河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书(2018)豫0103民初5214号原告：广州市第二装修有限公司，住所地广州市越秀区越秀北路安乐道**。统一社会信用代码：91440101190475129Q。法定代表人：邹克勤，总经理。委托诉讼代理人：王永欣，河南龙文律师事务所律师。委托诉讼代理人：周凯明，河南龙文律师事务所律师。被告：河南亚星置业集团有限公司，住，住所地郑州市上街区许昌路西段一社会信用代码：914101067126274937。法定代表人：高国安，董事长。委托诉讼代理人：李军红，河南亚星置业集团有限公司工作人员。委托诉讼代理人：李杰，河南亚星置业集团有限公司工作人员。第三人：河南亚星建筑安装工程有限公司，住，住所地郑州市上街区许昌路西段一社会信用代码：91410106170270249Y。法定代表人：王保民，董事长。委托诉讼代理人：周子涵，河南亚星建筑安装工程有限公司员工。原告广州市第二装修有限公司与被告河南亚星置业集团有限公司、第三人河南亚星建筑安装工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告广州市第二装修有限公司(以下简称广州第二装修公司)的委托诉讼代理人王永欣、周凯明、被告河南亚星置业集团有限公司(以下简称亚星置业公司)的委托诉讼代理人李军红、第三人河南亚星建筑安装工程有限公司(以下简称亚星建筑公司)的委托诉讼代理人周子涵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广州第二装修公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法判令被告立即清偿原告工程款尾款1197625元；2.请求法院依法判令被告支付自2017年6月24日起至清偿之日止的债务利息，按中国人民银行同期贷款利率计算；3.由被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2017年3月27日，经协商一致，原、被告和第三人签订《郑州市二七区环翠路学校（一区、四区中学部分）装修工程施工合同》一份，合同总标的为1842500元，双方的权利义务详见合同。合同签订后，原告已依约全面履行完毕合同义务，被告接收并使用至今，期间，被告仅支付工程款644875元，剩余1197625元工程款虽经原告多次催要，但被告至今未付分文，故原告提起诉讼。被告亚星置业公司辩称：一、从程序上请求驳回原告的起诉，理由是本案亚星公司已在2017年6月向贵院提起了涉案工程的诉讼，该案正在审理过程中，本案原告的起诉是在重复诉讼，按照民诉法的规定，两案应合并审理。二、从实体上来讲，由于本案原告未依约履行合同，导致被告亚星公司形成重大损失，本案原告已丧失涉案工程款项的追索权。综上，请求驳回原告的起诉。第三人亚星建筑公司述称：第一点，原告并未完全施工。第二点，原告施工的工程质量不合格，并且严重的拖延工期。第三点，原告在退场时同意未完工程及需整改的事项委托第三人施工费用由原告承担。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告提供的证据施工日记中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；2.原告提供的证据工序验收单系复印件，无其它证据相印证，本院不予确认；3.原告提供的证据发文签收表中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；4.原告提供的证据工程量清单与计价表中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；5.被告提供的证据巡检整改通知单10份、通知单2份中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；6.被告提供的证据环翠路学校(中学部)装修工程阶段性验收专题会会议纪要及现场验收表、环翠路学校(中学部)装修工程交工验收专题会会议纪要及现场验收表、2017年6月24日验收表、工程场地移交单中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；7.被告提供的证据《郑州市二七区环翠路学校装修整改、整修工程施工合同》2份及财务记账凭证、财务付款凭证、发票中能够与本案其它证据相印证的部分，本院予以采信；8.被告提供的证据甲供材料、设备申请单，设备、材料进场验收单、甲供材超用造价表中，原告对该组证据中未加盖原告项目专用章且为复印件的单据、甲供材超用造价表真实性有异议，本院对该组证据中原告有异议的证据不予确认。根据当事人陈述和经本院审查确认的证据，本院确认以下事实：2017年3月27日，原、被告及第三人签订《郑州市二七区环翠路学校（一区~四区中学部分）装修工程施工合同》，甲方：河南亚星置业集团有限公司，乙方：广州市第二装修有限公司，丙方：河南亚星建筑安装工程有限公司。合同主要内容如下：一、工程概况：1.工程名称：郑州市二七区环翠路学校（一区~四区中学部分）装修工程。2.工程地点：郑州市二七区工人路与环翠路东北区域。二、承包方式：本工程包括但不限于施工、除甲供材外的其他材料（含采料损耗）、工期、质量、安全文明施工、材料检测、维修、调试、验收、竣工资料移交。（本工程的材料检测费已包含在合同总价内，该费用不另计收取）。三、承包范围：1.乙方承包范围：郑州市二七区环翠路学校（一区~四区中学部分）装修。乙方还须完成除甲方分包工程及甲供材以外的图纸设计施工范围内所有工程的全部程序、图纸会审及招标答疑中所要求施工的所有内容。四、施工工期：本合同总工期为60天（包含节假日），开工日期：2017年4月1日，竣工日期：2017年5月31日。甲方分包工程工期包括在本合同总工期时间内，甲方予以全面配合乙方施工。若甲方分包工程工期延误，导致本合同总工期延迟的，甲方予以相应顺延。五、合同价款：1.本合同采取固定总价一次性包死，合同固定总价（含税）：￥1842500.00（大写人民币：壹佰捌拾肆万贰仟伍佰元整）。本合同价款不包含甲供材保管费，在结算时依据5.2保管费的计取办法计入；5.结算价=合同固定总价±设计变更、现场签证费用+甲供材保管费-违约金。甲乙双方按照合同约定的结算办法进行工程竣工结算，如乙方上报的总结算价超过最终确定的结算价5%以上的，乙方需向甲方支付审检金额的20%作为违约金》。六、付款方式：6.1乙方完成合同承包范围50%的工程量时，针对已完工程量向甲方、丙方申请核实与确认，经甲方、乙方、丙方三方验收合格后甲方向乙方支付合同总价的35%；6.2工程竣工并经甲方、乙方、丙方三方验收合格后甲方向乙方支付合同总价的80%；6.3乙方提供完整的竣工结算资料，并办理结算后（如乙方未及时提报结算资料，最终以甲方出具结算为准），甲方向乙方付至结算总价的95%；剩余5%作为质保金，质保期满后无质量问题经甲方签字确认后无息返还；甲供材料的管理规定：乙方须在2017年3月28日前申报甲供材料的进场计划、规格及数量(包含变更、签证)，乙方应当充分考虑材料用量的经济性，若工程竣工结算后乙方申报用量大于本补充协议约定计算的结算量(包含定额损耗)结算量超领5%以内部分按甲方实际采购价扣除，超领5%以上部分，其超过部分的材料按1.1倍材料价在乙方工程款中扣除；本工程保修期2年，自本工程竣工验收合格甲方签字确认之日起计算；乙方逾期竣工验收、交工，每逾期1天乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，逾期超过10天的，甲方有权解除合同并向乙方追偿给甲方造成的所有损失，因乙方违约导致工期延误的，按照本逾期违约条款处理，因不可抗力或甲方原因导致工期延误的，经甲、乙、丙三方书面确认后，工期可以顺延；工程质量达不到合同规定的质量标准，乙方应按照甲方要求期限无条件整改，直至达到合同要求，整改日期每拖延一天，乙方向甲方支付合同总价5‰的违约金，并承担整改费用及由此给甲方造成的损失，甲方有权直接从履约保证金中扣除；履约保证金不足部分，甲方有权在工程款中扣除，同时甲方有权解除合同；合同还约定了其他事项。后双方依约定履行合同。在施工过程中，原告因认为被告材料进场不及时，设计变更等，对顺延工期问题与被告多次沟通协调。被告亦于2017年5月3日、2017年5月10日，两次向原告涉案工程项目部发出通知单，认为原告施工的装修工程工期严重滞后，要求加快施工进度。2017年5月23日，被告给付原告工程款554875元，2017年6月7日，被告给付原告工程款90000元，合计644875元。2017年6月5日，原告委托代理人王春华签名的补充协议显示，原告同意将原合同承包范围中一、二、四区一层未完装修工程交由亚星置业公司另行安排装修队伍施工，该部分装修工程价款由原合同总价中扣除；原告承诺一、二、四区二层、三层室内装修工程(含四层计算机教室)，二至六屋公共走道装修工程在2017年6月13日全部完成；四至六层室内装修工程在2017年6月20日全部完成；原告未能按约定的时间完成，原告承诺按扣除原合同总价的10%承担违约责任，同时亚星置业公司保留按合同约定追究违约责任的权利等。2017年6月16日，原、被告及第三人召开环翠路学校(中学部)装修工程阶段性验收专题会，主要内容：通报2017年6月16日上午三方人员参与对涉案工程验收检查结果，通报了涉案工程施工存在的问题。2017年6月21日，原、被告及第三人召开环翠路学校(中学部)装修工程交工验收专题会，主要内容：通报2017年6月16日和2017年6月21日三方人员参与对涉案工程验收检查结果，通报了涉案工程施工存在的问题。2017年6月，被告多次向原告发出《巡检整改通知单》，对涉案工程施工现场发现的问题通知原告并提出整改要求。2017年6月28日，原、被告及第三人签署《工程场地移交单》，主要内容：广州市第二装修有限公司(乙方)所承接的郑州市二七区环翠路学校（一区至四区中学部分）装修工程，实际施工时间为2017年4月1日至2017年6月23日。2017年6月16日、21日、24日甲方(亚星置业公司)组织相关部门会同广州市第二装修有限公司(乙方)现场负责人、丙方总包单位(亚星建筑公司)进行了分批检查，检查出质量不合格需要整改的事项及未施工内容详见附件。按照合同约定，由于乙方工期严重滞后，经甲、乙、丙三方协商，乙方同意退场并将检查发现的问题移交给甲方委托的第三方整改，整改完成时间初步确定为2017年7月5日前，乙方同意在本工程最终结算时扣除第三方整改施工所产生的费用。最终各方应按合同约定统一进行结算。2017年8月8日，亚星置业公司与河南盛景建筑劳务有限公司签订《郑州市二七区环翠路学校装修整改、整修工程施工合同》，约定在广州市第二装修有限公司退场后，亚星置业公司委托河南天之翼装饰工程有限公司、河南盛景建筑劳务有限公司进行整修、整改；承包方式，对未完成及不合格工程进行整改、整修施工，主要材料甲供，劳务承包；合同还约定了其他事项。该合同附件四合同价结算显示，广州市第二装修有限公司已施工但需维修工程115695元，广州市第二装修有限公司未施工完成工程11400元。2017年8月8日，亚星置业公司与河南天之翼装饰工程有限公司签订《郑州市二七区环翠路学校装修整改、整修工程施工合同》，约定在广州市第二装修有限公司退场后，亚星置业公司委托河南天之翼装饰工程有限公司、河南盛景建筑劳务有限公司进行整修、整改；承包方式，对未完成及不合格工程进行整改、整修施工，主要材料甲供，劳务承包；合同还约定了其他事项。该合同附件四合同价结算显示，广州市第二装修有限公司已施工但需维修工程164981元，广州市第二装修有限公司未施工完成工程41770元。上述原告已施工但需维修工程、未施工完成工程进行整修、整改的费用共计333846元。据被告陈述，涉案工程于2017年9月1日投入使用。后当事人之间因工程款支付问题发生纠纷，原告诉至本院。另查明，亚星置业公司曾以广州第二装修公司为被告，亚星建筑公司为第三人诉至本院，要求解除原、被告签订的装修工程施工合同，判令广州第二装修公司承担违约金180000元，并赔偿经济损失800000元。本院于2018年8月20日作出(2017)豫0103民初10658号民事裁定，裁定驳回了亚星置业公司的起诉。本院认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中原告与被告签订了相关的装修施工合同后，在合同履行过程中，当事人签署了补充协议及工程场地移交单，应视为各方经协商对合同内容的变更，涉案工程已施工完毕并已经投入使用，被告应按约定给付原告工程款。根据合同约定，涉案工程合同总价1842500元，扣除被告已支付给原告的工程款644875元，原告已施工但需维修工程、未施工完成工程进行整修、整改的费用333846元，被告应再支付给原告工程款863779元。被告认可涉案工程2017年9月1日投入使用，工程保修期应自2017年9月1日计算，根据各方约定，工程款的5%作为质保金，质保期满后无质量问题经甲方签字确认后无息返还，故被告应支付至原告施工价款的95%，为(1842500元-333846元)×95%=1433221.3元，减去已付的644875元，本案中被告应再支付给原告工程款为788346.3元，剩余的5%质保金，当事人各方可在质保期满后另行解决。原告要求被告按照中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款的利息，符合法律规定，本院亦予以支持。关于利息的起算时间，应自2017年9月1日涉案工程交付使用之日起计算。被告主张的违约金和浪费材料损失，可另行主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，第一百零九条，第二百六十九条、第二百七十九条第一款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第三款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告河南亚星置业集团有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告广州市第二装修有限公司工程款788346.3元及利息（利息以788346.3元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自2017年9月1日起计算至被告实际给付之日止）；二、驳回原告广州市第二装修有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费15579元，由被告河南亚星置业集团有限公司负担12156元，由原告广州市第二装修有限公司负担3423元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式十二份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  赵惠红人民陪审员  李 红人民陪审员  李 玲二〇一八年十一月十八日书 记 员  李晶莹