宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）宁0106民初365号 原告：北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司，住所地:宁夏回族自治区银川市金凤区。 负责人:穆雪峰。 委托诉讼代理人：李洁，宁夏新中元律师事务所律师。 被告：宁夏对外建设有限公司，住所地:宁夏银川市金凤区。 法定代表人:张燕云，该公司总经理。 委托诉讼代理人：徐瑜励，北京大成（银川）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：潘佳莹，北京大成（银川）律师事务所律师。 原告北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司与被告宁夏对外建设有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年1月8日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司负责人穆雪峰及其委托诉讼代理人李洁、被告宁夏对外建设有限公司委托诉讼代理人徐瑜励、潘佳莹到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告支付原告工程款920018.96元及按合同约定收取被告方未付款额按0.07%的日占款补偿金367087.56元(自2016年5月至2018年1月,计19个月920018.96×0.07%×30×19)，合计1287106.52元；2、本案诉讼费用由被告承担。 事实及理由：2014年4月2日,原告与被告签订一份《银川市阅海万家G1区消防工程施工合同》,由原告承包被告总承包的阅海万家G1区3#、10#、12#-16#楼消火栓安装工程,内容包括施工图纸范围内整栋楼消火栓系统安装工程,合同价为固定平米单价人民币16元,合同价款采用固定平米单价乘以图纸总建筑面积(后附图纸及结算书)方式确定,即按照施工图纸内的每栋楼的总建筑面积乘以固定平米单价人民币16元加设计变更,现场经济签证进行结算。合同签订后,原告积极组织人员按规定及时进驻施工现场,并配合其他施工单位完成合同约定的工程。工程完工后交付并实际投入使用至今。完成的工程造价为1920018.96元,除被告已向原告支付了工程款1000000元外,尚欠工程款920018.96元至今未付。原告曾多次找被告索要工程款,被告拒不支付拖欠的工程款,由于被告拖欠申请人巨额工程款,给原告的生产经营活动造成很大影响,造成原告外借高利民间借贷向材料供应商及工人还债,故被告除支付原告工程款外还应当承担按合同约定向原告支付未付款额0.07%的日占款补偿金。综上，原告诉至法院，请求判如所请。 被告宁夏对外建设有限公司辩称，一、本案工程款最终结算价应为1447333.28元，被告尚欠360533.13元，具体为：1、工程合同总价款：1736003.04元。根据《消防工程施工合同》约定，涉案工程采取包工包料的承包方式，工程造价按固定单价每平米16元计算，乙方自负盈亏。涉案消防工程建筑面积共108500.19平方米（其中3#楼屋顶比其他楼多出消防水箱箱体及消防出水端阀门管道），故涉案消防工程合同总价款1736003.04元。2、额外增加价款：消防箱型号变更导致原告额外增加人工费27000元及材料费15096.24元。在施工过程中，因消防箱型号变更，需增加开洞，原告为此额外支付了人工费27000元。对于消防箱的费用，变更后的消防箱比预算价格有所增加，因涉案工程包工包料，合同价款本就包括消防箱的费用，故被告仅就增加部分额外予以支付。根据《消防工程施工合同》约定，增加部分应当按2013定额预算及最新材差文件执行。综合单价增加31.32元，工程量482套，被告应额外支付15096.24元。3、应扣除：原告未完成工程的工程款及人工费共计330766元，该费用应当从工程总价款中予以扣除。原告未按《消防工程施工合同》的约定完成全部工程，后期消防箱内配件购买及安装、消防箱防火板封堵材料及安装、消防验收、水电费、后期清理现场及扣款等均是由被告另行安排第三方完成，为此被告向第三方支付工程款及人工费共计330766元，其中(1)购买消火栓箱内配材费用202912元。被告购买灭火器964具、每具48元，水枪及水龙带880套、每套178元，共计202912元。(2)安装消火栓箱内配材人工费4200元。(3)后期清理现场及扣款共计13520元。(4)支付消防检测费65000元。(5)封堵防火板材料及人工费共计42600元。(6)水、电费共计2534元。4、本工程尚在保修期内，应扣除质保金86800.15元。被告已支付100万元工程款，原告对此予以认可，故被告目前尚欠360533.13元未支付。二、原告未按《消防工程施工合同》约定履行义务，迟延交付工程，导致被告整体工程竣工验收逾期，造成被告严重损失；且原告经被告多次催促，不进行结算，也从未按合同约定向被告上报工程进度，工程竣工验收后未支付工程款的责任完全在于原告违约，被告不应承担支付日占款补偿金。1、《消防工程施工合同》第四条约定：工程期限自2014年3月30日至2014年6月30日。2015年底原告才完成消火栓箱箱体的安装，被告多次催促要求原告尽快完成工程，但原告考虑到自己要承担相应的违约责任消失不见。为了整体项目竣工验收，被告只好委托第三方就后续购买及安装消火栓箱内配材料、整改箱件后封堵防火板、后期清理现场、消防检测、竣工验收等工程全部进行施工。为此，被告另行支付费用330766元，并向发包人承担了逾期违约金三百多万元。根据《消防工程施工合同》第十一条第4款“工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方（原告）必须向甲方（被告）支付本工程造价的2‰的违约金”之规定，原告应承担未按约定时间竣工的违约金2534564元。被告将依法采取法律措施维护自己的合法权益。2、被告不存在未按时向原告支付工程款的行为。《消防工程施工合同》第五条约定：“原告每月25号向被告上报当月工程进度，被告核实后7日内付清当月进度款；原告提供总造价80%材料发票。”但被告从未收到原告提交的工程进度报告及相应的发票，因此被告不存在不付款导致原告损失的事实。2016年6月被告委托第三方将后续工程完工并进行了涉案消防工程检测、竣工验收后，原告出现了，向被告提出按合同总价款支付违约金，被告提出双方根据事实结算，原告不同意。原告要求的日占补偿金0.07%过高，应当按照相关司法解释标准计算，即中国人民银行贷款基准利率计算，综上，原告延误工期并在施工过程中擅自停工，导致被告为完成工程另承担费用330766元，并向发包方支付了高额违约金。被告另行组织施工部分的费用应从合同价款中予以扣除，原告应为其违约行为造成的后果自行负责，被告不承担占款补偿金或者任何违约责任。请求法庭依法裁判，维护被告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织原、被告进行了举证、质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：原告提交的证据：1、《消防工程施工合同》真实、合法，可以证实原、被告双方签订合同的事实；2、技术交底记录、设计变更通知单真实，对其证明效力本院予以确认；3、建设工程消防验收公告真实，对其证明效力本院予以确认；4、施工图纸真实、合法，对其证明效力本院予以确认；5、阅海万家G1区消防工程结算书、阅海万家G1区消火栓系统安装工程结算书均系原告单方制作，对其证明效力本院不予确认；6、住房城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成通知》与本案无关，对其证明效力不予确认；7、检验报告及合格证、工程材料购配件、设备报审表、进场检验记录真实、合法，对其证明效力本院予以确认;8、中华人民共和国公共安全行业标准（灭火器箱）、宁夏计价定额安装工程主要材料价格信息2012.12版、国家建筑设计标准图集虽真实，但与本案审理无关，对其证明效力本院不予认定。被告出具的：1、《消防工程施工合同》真实、合法，可以证实原、被告双方签订合同的事实；2、阅海万家G1区消防工程结算书系被告单方制作，对其证明效力本院不予确认；销货清单无法核实其真实性，对其证明效力本院不予确认；宁夏银行转账支票存根、收据、宁夏增值税普通发票真实、合法，可以相互印证，对其证明效力本院予以确认；工程量结算清单、计量工程任务单无法核实其真实性，对其证明效力本院不予确认；证人证言无其他证据予以佐证，对其证明效力本院不予确认。 根据原、被告的当庭陈述、举证、质证及本院对证据的认证，确认以下事实： 2014年4月2日，原（乙方）、被告（甲方）签订《消防工程施工合同》一份，约定乙方承包范围包括阅海万家G1区3、10、12、13、14、15、16号住宅楼项目工程施工图纸范围内的消火栓系统。承包方式为在甲方提供的图纸范围内包工包料，即本工程乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包调试、包施工安装所发生的水电费等，乙方须自负盈亏。开工日期为配合总包工程进度，竣工日期2014年3月30日至2014年6月30日。工程固定单价为每平方米16元。付款方式为以甲方2013年12月提供的图纸内容为准，按照施工进度据实付款，即甲方在乙方进场后，每月25号乙方向甲方上报当月工程进度，经甲方代表核实后7日内向乙方指定账户全额付清当月工程进度款。乙方提供总造价80%材料发票，不再承担任何费用。因涉及变更造成工程量增加的，按实际工程量套用2013定额预算及最新材差文件执行。乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务与甲方指定的设计单位沟通等工作。质保期为2年。施工过程中，原告向被告出具技术交底记录与设计更改通知单，更改原因为业主要求优化设计，更改内容为“1、所有住宅内的消火栓箱均为可放置灭火器的消防柜。1.1甲型双栓室内消火栓箱改为乙型组合式消防柜，见04S202-20；同时附近的灭火器放于此消防柜内。1.2戊型单栓室内消火栓箱改为甲型组合式消防柜，见04S202-20；同时附近的灭火器放于此消防柜内。2、个住宅地下层、地库内单独放置的灭火器应设置专门的落地式灭火器箱安放。”庭审中，原、被告均认可原告施工面积为108500.19平方米，因设计变更新增人工费27000元。共有消防箱482套，被告认可工程变更后，每个箱体增加成本31.32元。被告委托消防检测共向第三方宁夏启安消防技术服务有限公司支付65000元检测费。涉案工程于2016年5月10日经消防验收合格。被告向原告支付工程款1000000元，下剩工程款未予以支付，故原告诉至法院，请求判如所请。 本院认为，原、被告签订《消防工程施工合同》真实、合法，各方均应按合同约定履行义务。本案约定了固定单价，双方对工程量即施工面积均予以确认，故工程价款为1736003.04元（108500.19元×16）。双方均认可因设计变更增加人工费27000元应包含在工程价款中。合同在实施过程中双方均认可存在设计变更，但双方的计价方式未发生变更，合同明确约定工程量如发生变化按实际工程量套用2013定额预算及最新材差文件执行。但本案中箱体发生变化并非工程量即面积的变化，故原告关于增加部分的按2013定额及相应材差文件计价的主张不能得到支持。双方均认可共有消防箱482套，因原告不能举证证明其成本的增加，被告同意每个箱体增加成本31.32元，本院予以支持，共计15096.24元。故涉案工程工程总价款应为1778099.28元（1736003.04元+27000元+15096.24元）。合同明确约定乙方负责竣工验收，故检测费用应由乙方即原告负担，被告主张的65000元应在工程款中扣除。被告主张扣除的其他费用因其证据不足，本院不予支持。双方确认已付款金额为1000000元，故被告尚欠原告工程款金额为713099.28元（1778099.28元-65000元-1000000元）。涉案工程于2016年5月已验收合格，被告应向原告支付款项，未支付的，应承担利息损失，原告主张的按每日0.07％计算补偿金过高，调整为按年利率4.75%计算，计算19个月为53631元（713099.28元×4.75%÷12×19）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同该纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 被告宁夏对外建设有限公司于本判决生效之日起十日内向原告北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司支付工程款713099.28元、利息53631元，共计766730.28元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费17756元，由原告北京多华消防安全工程安装有限公司宁夏分公司负担7179元，被告宁夏对外建设有限公司负担10577元。 如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。 审 判 长 冯 芳 人民陪审员 耿 敏 人民陪审员 韩 蕊 二〇一九年三月二十一日 书 记 员 李桂霞 附相关法律法规： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同该纠纷案件适用法律问题的解释》 第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。