福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2018）闽0583民初640号 原告：陈耀辉，男，1964年8月21日出生，汉族，住福建省南安市。 原告：李宝华，女，1963年10月2日出生，汉族，住福建省南安市。 陈耀辉、李宝华共同的委托诉讼代理人：黄昕，福建安凯律师事务所执业律师。 陈耀辉、李宝华共同的委托诉讼代理人：郑汉增，福建安凯律师事务所实习律师。 被告：泉州天元房地产开发有限公司，住所地福建省南安市。 法定代表人：曾川农，系该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：廖逸，福建联合信实（泉州）律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：黄诗平，福建联合信实（泉州）律师事务所执业律师。 原告陈耀辉、李宝华与被告泉州天元房地产开发有限公司（以下简称“天元房地产公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2018年1月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈耀辉、李宝华共同的委托诉讼代理人黄昕，被告天元房地产公司的委托诉讼代理人黄诗平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈耀辉、李宝华向本院提出诉讼请求：天元房地产公司立即支付逾期交房违约金（按陈耀辉、李宝华已付购房款695145元为基数，以每日万分之一为标准支付2017年1月1日起至2017年10月12日止的逾期交房违约金19742元）。事实和理由：2015年1月28日，陈耀辉、李宝华与天元房地产公司签订一份《商品房买卖合同》，约定由陈耀辉、李宝华向天元房地产公司购买址于南安市丰州镇X房，总价款为695145元，陈耀辉、李宝华依约支付了购房款。根据《商品房买卖合同》第八条约定：出卖人应当于2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定将商品房交付买受人使用。《商品房买卖合同》第九条约定：出卖人逾期交房超过90日后，买受人要求继续履行合同的，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金。天元房地产公司直至2017年10月12日才将房屋交付陈耀辉、李宝华，陈耀辉、李宝华的合法权益受到了严重损害。 天元房地产公司辩称，第一，天元房地产公司所开发的讼争楼盘在2016年12月14日经验收合格，2017年5月25日经五部门竣工验收合格，2017年6月7日经消防验收合格，早已符合交房条件。陈耀辉、李宝华关于逾期交房违约金应计算至2017年10月12日止的主张，不应得到支持。第二，即使本案经审理认为天元房地产公司存在逾期交房的情形，但根据《商品房买卖合同》第八条第四项，因不可抗拒的自然因素如六级以上大风、五级以上地震、18mm以上日降水量等，天元房地产公司可以据实予以延期，为此可以延期的天数为210天，该些天数应当在计付违约金时予以扣减。 本院经审查认定事实如下：天元房地产公司系依法注册成立的从事房地产开发的有限责任公司，并取得泉州火车站片区（丰州）安置小区（西华花园城）二期1＃、2＃、7＃住宅的商品房预售许可证，证号为（南）预售［2014］第41号。2015年1月28日，陈耀辉、李宝华与天元房地产公司签订《商品房买卖合同》一份，该合同包含附件六的《合同补充协议》等内容。合同约定，陈耀辉、李宝华购买天元房地产公司开发的址在南安市，建筑面积共111.58平方米，单价为每平方米6230.01元，总金额695145元。第八条约定，出卖人应当在2016年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用：1、该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格和消防验收合格；2、该商品房所在建筑物生活给排水、用电、管道燃气、电信、有线电视、消防、邮政信报箱等设施达到设计要求条件；3、小区内部道路、绿化、室外照明、消防、环卫及其他商业、社区服务和管理等公共配套建筑、基础设施按规划设计要求建设完成。分期建设的，该商品房所在分期建设部分应按规划设计要求全部完成，并与在建工程之间设置有效的隔离设施和施工安全设施。如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第1种方式处理：1、买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的；2、①因法律政策或政府行为（如交通管制、高考、施工限制或市政建设规划变更、市政配套延期／未到位影响施工）；②遇不可抗拒的自然因素如六级以上风力、五级以上地震、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等（以泉州市气象台／地震台数据为准，“以上”均含本数）；③因大规模流行性疾病等社会异常事件影响施工；④在施工过程中非出卖人原因导致停水停电或施工遇到重大技术难题等影响施工以及其他突发事件造成无法正常施工的。第九条约定，除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第1种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起90天内退还全部已付款，并按买受人已付款的0.05％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之壹的违约金。合同签订后，陈耀辉、李宝华于合同约定的交房日期之前支付了全部购房款695145元。天元房地产公司于2017年10月12日将本案商品房交付陈耀辉、李宝华使用。本案工程于2016年12月14日经建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位验收合格，于2017年6月7日经消防验收合格，于2017年8月11日竣工验收备案。对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。 对有争议的证据和事实，本院认定如下：天元房地产公司提供的《气象证明》、《天气资料分析报告》，均系南安市气象局出具的证明文件，故对其真实性，予以认定；该证据可以证明本案工程从2015年1月28日双方签订合同之日到2016年12月31日双方合同约定交房之日遭遇六级以上风力、18mm以上日降雨、35℃以上高温天气共146天，即天元房地产公司的交房时间可以顺延到2017年5月26日交房。 本院认为，天元房地产公司依法取得经营房地产开发资质和商品房预售许可证，陈耀辉、李宝华向天元房地产公司购买址在南安市，在商品房预售许可证的预售范围之内，因此，陈耀辉、李宝华与天元房地产公司签订的《商品房买卖合同》，主体资格合格，当事人意思表示真实，内容合法，为有效合同。根据《商品房买卖合同》第八条约定，天元房地产公司应当在2016年12月31日前，将符合第八条各项约定条件的商品房交付陈耀辉、李宝华，如遭遇六级以上风力、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等可以延期；因本案工程从2015年1月28日双方签订合同之日到2016年12月31日双方合同约定交房之日遭遇六级以上风力、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等天气共146天，即天元房地产公司的交房时间可以顺延到2017年5月26日。本案工程于2016年12月14日经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位验收合格，于2017年6月7日经消防验收合格，天元房地产公司于2017年10月12日将本案商品房交付陈耀辉、李宝华使用，天元房地产公司已构成逾期交房。因天元房地产公司逾期交房超过90日，陈耀辉、李宝华要求继续履行合同，按照合同约定，天元房地产公司应自2017年5月27日起至2017年10月12日止，每日按陈耀辉、李宝华已付购房款695145元的0.01%计算支付逾期交房违约金，故陈耀辉、李宝华请求天元房地产公司支付自2017年1月1日起至2017年10月12日止，每日按其已付购房款695145元的0.01％计算的逾期交房违约金，对于符合法律规定的部分即天元房地产公司应自2017年5月27日起至2017年10月12日止，每日按陈耀辉、李宝华已付购房款695145元的0.01%计算支付逾期交房违约金9663元，予以支持；超出此部分的，不予支持。陈耀辉、李宝华认为仅有气象证明并不构成可以延期交房的理由，天元房地产公司还应提供施工日志或监理日记予以证明工程实际延期。因双方合同约定，遭遇六级以上风力、五级以上地震、18ｍｍ以上日降雨、35℃以上高温等自然因素，即可予以延期，并未约定天元房地产公司必须提供施工日志或监理日记，故陈耀辉、李宝华的该主张，不符合双方的合同约定，不予采纳。天元房地产公司辩称，其有通过邮递、短信等方式通知业主交房，但未能提供证据予以证明，故对天元房地产公司的该辩称，不予采纳。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、泉州天元房地产开发有限公司应于本判决生效后十日内支付陈耀辉、李宝华自2017年5月27日起至2017年10月12日止的逾期交房违约金9663元； 二、驳回陈耀辉、李宝华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费294元，减半收取计147元，由陈耀辉、李宝华负担75元，由泉州天元房地产开发有限公司负担72元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  卢君玉 二〇一八年三月二十八日 书记员  倪丽端 附本案引用的主要法律条文及执行申请提示： 《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 执行申请提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 -8- -7-