.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}宁夏回族自治区泾源县人民法院民事判决书（2017）宁0424民初1113号原告：万一能，男，1969年8月14日出生，汉族，个体户，甘肃省平凉市人，现住甘肃省华亭县。公民身份号码：×××.委托诉讼代理人：田家明，甘肃慧源律师事务所律师。代理权限：一般代理。被告：张刚，男，1978年12月8日出生，汉族，个体户，宁夏泾源县人，现住泾源县。公民身份号码：×××.被告：杨波，女，1977年12月17日出生，汉族，个体户，甘肃省平凉市崆峒区红旗街95号8号楼一单元303室。公民身份号码：×××.二被告委托诉讼代理人：韩文彦，甘肃翰维律师事务所律师。代理权限：一般代理。原告万一能与被告张刚、杨波装饰装修合同纠纷一案，本院作出（2016）宁0424民初1098号民事判决书，被告张刚、杨波不服，向固原市中级人民法院提出上诉。固原市中级人民法院于2017年9月7日作出（2017）宁04民终543号民事裁定，撤销本院（2017）宁0424民初1098号民事判决，发回本院重审。本院于2017年10月20日重新立案后，依法另行组成合议庭，于2018年3月12日公开开庭进行了审理，原告万一能及其委托诉讼代理人田家明、被告张刚及二被告委托诉讼代理人韩文彦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告万一能向本院提出诉讼请求：1、请求由二被告支付拖欠装修工程款510832元；2、请求二被告支付违约金60000元；3、诉讼费由被告承担。2015年3月，二被告承包他人的一栋楼房准备开办宾馆，命名为假日酒店。二被告将宾馆的装修工程承包给我，2015年3月31日，我与二被告签订了装修合同，约定：工程范围包括水、电、暖、通风、吊顶、墙面、地面、灯具、洁具的安装、装修、装饰工程；工程价款为1260000元，工期90天，即自2015年4月1日至6月30日；工程款支付方式为：2015年4月1日支付总价款的30%，5月15日支付15%，6月15日支付15%，7月全部工程交工后支付30%，剩余10%为质量保证金，于2016年7月支付；违约金每天1000元。合同签订后我就进行装修。在装修过程中，二被告增加了大门的圆形造型工程，我预算为310322元，经协商确定为270000元。此外，还增加了石膏线、木雕、壁纸、木地板、二楼扶手、一二楼吧台、二楼酒柜、一楼储藏柜、一楼水景池、七楼和机房隔断带门、大厅形象墙工程，预算价为89924元。我还因为代被告购买材料支付价款80908元。在工程还没有完工的情况下，二被告就于2015年7月15日进行试营业，因相关手续不全被叫停。2015年8月6日工程完工，交付二被告，但二被告对工程既不进行验收，又不进行结算，并于8月12日开业经营。截止2016年1月29日，二被告共支付我工程款1190000元，尚欠510832元以各种借口拒付。综上事实，二被告违反合同约定拒付工程款，其行为违反了《合同法》的规定，属于违法行为，应当支付工程款，并按合同约定承担违约责任。故根据《民事诉讼法》的规定，望人民法院依法判决二被告支付我的工程款。二被告辩称，2015年3月31日，我们与原告签订装修施工合同，合同约定：以包工包料形式，我们将租赁他人房屋合伙经营的假日宾馆全部装修发包给原告，工程总价款为1260000元。2015年6月15日，约定增加大门的圆形造型工程装修项目，价格为270000元，共计总价款1530000元，施工期限为90天，我们要求原告严格按照图纸设计要求施工。原告一直拖延到2015年8月12日还有20%价款约319040元的工程量未完工，而且部分工程质量不合格，我们多次联系原告完成剩余工程，并验收后交付使用，原告推拖。我们因为承受不起房屋租赁损失和拖延营业的损失，无奈另请他人完成了原告未完成的剩余工程，于2015年8月13日正式开始营业，在营业中发现门锁等部件质量不合格，我们又重新进行了更换。尽管如此我们还是按合同约定支付了原告工程款1190000元。下欠340000元，其中应扣除：1、代原告支付拖欠农民工工资75000元；2、更换不合格门锁费用55700元；3、维修材料费及工费6010元；4、结付马某某务工工资80000元；5、因装修未完工程量七角线支出费用59040元；6、原告造成的损失：a、自来水管损坏造成楼下药房损失费用9700元；b、地暖损坏造成六楼地板及五楼顶部、墙面损坏返工费98100元；c、停业损失164467.48元；7、原告延期交付应承担违约金77000元；8、保修金126000元。因双方对工程没有验收、结算，只能依原合同及我们的签字概算，原合同及新增大门造型工程价款合计1530000元，我们向原告给付1190000元，代原告支付农民工工资75000元，合计1265000元。现双方争议的为265000元，但原告主张的金额为510832元，显然不属实，就争议的265000元，应该递减另行装修七角线费用59040元、更换不合格门锁款55700元、扣除10%保修金126000元，合计240740元，差额为24260元，但由于原告给我们造成损失272267.48元，为此请求依法驳回原告的诉讼请求，对于损失，我们保留诉权。原、被告围绕各自的诉讼请求和答辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对于原告提供的被告无异议的装饰装修合同、预算清单各1份，本院予以确认；对于原告提供的代购清单、增加项目清单各1份，因该两份清单上无被告的签字确认，又无其他证据相互印证，故无法证实原告欲证明的事实，本院不予确认；原告提供的射频卡门锁检验报告，因无法确定该检验报告确系原告为被告所安装门锁的检验报告，对该报告的关联性不予确认；原告申请出庭证人李某甲、刘某甲、张某某证言，经审核，对于证人陈述在被告的宾馆装修工地干活的事实，本院予以确认，证人陈述从原告处听说的事实部分，不具有客观性，本院不予确认。被告提供的证据，其中原告无异议的被告垫付75000元农民工工资的收条，本院予以确认；对于门锁系统设备购销合同、照片、销售清单、防水合同、维修费用清单、未完工程量清单等证据，原告均不予认可，经结合被告方证人证言审核，能够证实被告因酒店地暖、水管漏水等进行过修复的事实，但无法证实与原告的装修行为有关联性，本院对其关联性不予确认；对被告欲证实代原告向马某某垫付80000元工资的收条，结合证人马某某证言审核，与原告无关联性，本院对其关联性不予确认。被告申请出庭证人禹某某、马某某、王某某、鲁某某、刘某乙、陶某某、李某乙证言，经审核，对其中陈述的原告无异议的事实、陈述客观且能够与被告部分书证相印证的事实予以确认。原告在本次诉讼中申请证人刘某甲出庭作证，经质证，原告对证人证言无异议，被告对证人证言发表质证意见为，该证人与原告有利害关系，且原告在向证人发问时有诱导性的提问，故对证人证言不予认可。经审核，对证人刘某甲陈述其在原告承包的被告酒店装修工程中从事木工工作、涉案的装修工程完工后未进行验收及原告未装修七角线的事实予以确认，对证人刘某甲陈述的从原告处听说的事实不予确认。被告在本次诉讼中提交的新证据有：房屋租赁协议1份、工资表1份、采暖费交费明细表1份、税收缴款书2份、收款收据2份、泾河小区1#楼交付使用书1份，证实原告迟延交付及因工程质量问题造成被告的损失情况。原告的质证意见为，与本案无关联性，不予认可。因被告在本案中未对其主张的损失提起反诉，故上述证据与本案无关联性。根据原、被告陈述以及对证据的分析认定，本院确认以下事实：2015年3月31日，原告与二被告签订《装饰装修施工合同》，约定由二被告将其合伙经营的”泾源县六盘山假日酒店”装饰装修工程发包给原告实施，承包方式为：包工包料形式，施工范围：水、电、暖、通风、吊顶、墙面、地面、灯具、洁具的安装、装修、装饰的施工。施工配合消防、工程施工。施工期限为90天，即自2015年4月1日至2015年6月30日，自验收合格双方签字之日起保修期为1年，合同价款为1260000元，支付方式为4月1日支付30%，5月15日支付15%，6月15日支付15%，7月工程交工验收合格后支付30%，保修期满后即2016年7月支付剩余工程款10%。原告因自身原因延误工期或被告未按期支付工程款，均为每延误一天向对方支付违约金1000元。合同签订后，在原告实施装修过程中，二被告增加大门圆形造型工程，双方于2015年6月15日就该工程签订了《预算清单》，约定该工程价款为270000元，工期为22天。双方在履行《装饰装修施工合同》及大门圆形造型工程即《预算清单》过程中，被告于2016年1月29日前向原告支付工程款1190000元，分别于2016年2月1日和11月25日共计代原告支付工人工资75000元。原告在履行合同过程中未对七角线进行施工，被告于2016年4月将该部分工程重新发包给李某乙进行施工，李某乙完成了该部分工程，被告向李某乙支付工程款59040元。本院认为，原、被告签订的《装饰装修合同》及大门圆形造型工程即《预算清单》是双方当事人真实意思表示，上述约定不违反法律规定，具有法律约束力，应受法律保护。根据双方当事人签订的合同内容及施工内容，符合为使建筑物，构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求，使用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行装饰处理的工程建筑活动的特征，故本案应定性为装饰装修合同纠纷。双方当事人签订的合同总价款为1530000元。根据双方签订的合同来看，双方就施工范围约定虽不明确具体，但该工程包括墙面和地面工程，综合本案被告酒店的其他所有装修工程均由原告实施的实际，该装饰装修工程中不可分割的七角线工程，亦应由原告实施，由于原告未完成该部分工程，被告提出经他人另行装修时支付的价款59040元应当包括在总工程价款内扣除的辩解意见客观真实，证据确实充分，予以采信。原告主张被告代付的75000元工人工资包含在已付的1190000元工程款内，但结合其诉称中”二被告截止2016年1月29日共付材料款和工程款1190000元”的陈述和双方无异议的被告向工人支付工资的8张收条进行审查，8张收条中显示支付工资的时间均在2016年1月29日之后，故对原告诉称被告已付1190000元中包含75000元工人工资的主张，不予支持。综上，扣除七角线价款59040元及被告代付的75000元工人工资外，被告应当向原告支付剩余工程价款205960元。原告要求被告支付装修合同及补充协议之外新增工程款89924元及代购材料款80908元的诉讼请求，不符合合同约定，证据不足，不予支持；原告要求被告支付违约金的诉讼请求，证据不充分，事实不成立，不予支持。被告在该工程未验收、交工的情况下，便开始使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条”建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持”的规定，被告提出该工程质量问题的辩解主张，不予采信。综上所述，原告主张由被告支付拖欠装修工程款的请求，本院部分予以支持；原告主张由被告支付违约金的请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、由被告张刚、杨波在本判决生效后十五日内支付原告万一能工程款205960元；二、驳回原告万一能的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟廷履行期间的债务利息。案件受理费9508元，由原告万一能负担5119元，被告张刚、杨波负担4389元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区固原市中级人民法院。审判长禹文兰审判员马丽霞审判员丁宁二〇一八年三月二十二日书记员李杰附：本案适用的法律依据1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。