.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}太原市万柏林区人民法院民事判决书（2018）晋0109民初523号原告(反诉被告)：慈溪市逍林吉宏家居店，住所地慈溪市逍林镇新园村三北东大街**号***室。经营者：凌宝女，女，1975年12月20日出生，汉族，住安徽省祁门县溶口乡溶口村凌村。委托诉讼代理人：陈晨，浙江金穗律师事务所律师。委托诉讼代理人：吉立利，男，1979年12月13日出生，汉族，该家居店经理，住江苏省响水县小尖镇吉舍村*组。被告（反诉原告）：太原波斯湾酒店管理有限公司，住所地太原市万柏林区纺织苑小区C区3号楼底商1-3层。法定代表人：张合法，总经理。委托诉讼代理人：杨彦波，山西百会律师事务所律师。原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店（以下简称原告）与被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司（以下简称被告）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年1月17日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告慈溪市逍林吉宏家居店的委托诉讼代理人陈晨、吉立利，被告太原波斯湾酒店管理有限公司的委托诉讼代理人杨彦波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告立即支付原告工程款160000元，并支付逾期付款违约金2240元（暂算至起诉之日，要求继续计算至实际履行之日止，以160000元为基数，按月利率2%计算）；2、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年9月5日，原被告签订《陈设服务合同》一份，合同约定，被告委托原告为太原市万柏林区纺织苑小区C区3号楼底商1-3层提供整体软装设计安装，设计安装费及服务费共计人民币400000元，被告在合同签订后支付合约金额的30%，即人民币120000元，原告发货前，支付合同总金额的30%，即人民币120000元，原告货到现场，一楼安装完成，支付金额人民币150000元，原告完成摆放并经被告验收合格后，7日内支付金额人民币10000元，服务时间为收到被告所支付采购定金CAD深化图纸确认后43天，原告到被告现场摆放时间10-15天，被告须在约定时间付清原告进度工程款，否则被告按照1000元/天的标准向原告支付合同违约金，合同还就其他事项做了约定。合同订立后，原告即按约组织人员进场进行软装设计安装，但原告按照合同进度安装完成后，被告未及时支付150000元工程款。2017年11月28日，被告的现场负责人余卫明出具《经费支付报销单》一份，确认原告已完成合同约定工程量，应支付软装进度款150000元，现原告已按照约定履行了合同，被告却以各种理由拒付剩余工程款160000元，为维护原告合法权益，故诉至本院，请求判如所请。被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司辩称，被告不存在拖欠原告工程款的事实，请求依法驳回原告的诉讼请求，原被告双方签订合同以来，被告依约支付了原告第一笔和第二笔工程进度款，原告收到工程款后，在开始施工后不久便无故停工并向被告提出无理要求，直接影响了工程进度，在协商未果的情况下，被告将工程承包给了第三人高润亮。此外，被告提供的《经费支付报销单》涉嫌伪造证据，我公司负责人从未在该单据上签署过”已确认完成合同约定工程量”。被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司向本院提出反诉请求：1、请求依法判令被反诉人支付反诉人违约金100000元；2、反诉费由反诉被告承担。事实与理由：2017年9月5日，反诉人与被反诉人针对波斯湾汤泉项目整体软装设计安装签订了《陈设服务合同》，合同签订后，反诉人如约向被反诉人支付了合同约定的第一笔和第二笔进度款，但被反诉人收到款项后，在开始施工后不久便无故停工，向反诉人提出无理要求，直接影响了反诉人的工程进度，在协商无果的情况下，反诉人被迫重新将工程承包给了第三人高润亮的工程队组织施工。鉴于被反诉人无故停工且并未在合同约定期限内完成施工，严重影响了反诉人的整体工程进度，导致反诉人项目迟迟不能开业，给反诉人造成了巨大的经济损失，为维护反诉人的合法权益，故诉至本院，请求判如所请。原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店辩称，反诉人的反诉请求没有事实及法律依据，被反诉人已经按照合同约定履行了装饰装修工程施工义务，在履行合同过程中没有无故停工，在反诉人的现场施工负责人余卫明已经签字确认工程进度款及完成约定工程量的情形下，反诉人仍未按约支付工程款，导致被反诉人不得已停止后续工作。反诉人陈述的迟迟难以开业是因为在筹备波斯湾汤泉项目的过程中反诉人的自身资金无法周转，导致应付款未及时支付，且反诉人的部分硬装迟迟无法完工，导致部分地方无法陈设，另外，反诉人的汤泉项目消防审批也一直未通过，因此，反诉人的所谓无法开业是其自身的违约行为及无法办理消防审批导致的，被反诉人在履行合同过程中不存在违约，亦无需支付违约金，应驳回反诉人的反诉请求。原、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证、质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定事实如下：2017年9月5日，原告与被告签订《陈设服务合同》一份，合同约定，被告委托原告为太原市万柏林区纺织苑小区C区3号楼底商1-3层提供整体软装设计安装，设计安装费及服务费共计人民币400000元，工程款支付方式为：1、在合同签订后（以甲方汇款日期为准）支付合约金额的30%，即人民币120000元，用于乙方开始进行前期准备；2、乙方发货前，支付合约金额的30%，即人民币120000元；3、在乙方货到现场，一楼安装完成，支付金额人民币150000元；4、在乙方完成摆放并经甲方验收合格后，7日内支付金额人民币10000元。服务时间为收到被告所支付采购定金CAD深化图纸确认后43天，乙方到甲方现场摆放时间10-15天，合同第三条约定：1、从乙方在收到甲方第一笔合约款之日起计，如果乙方未能按照合同约定的服务时间内完成所有陈设服务工作，则乙方按照1000元整/天的标准向甲方支付合同违约金，违约金在最后一笔合同付款中直接扣除。（注明甲方原因除外）。2、在乙方执行合同中，甲方须在约定的时间，付清乙方进度工程款，否则甲方按照1000元整/天的标准向乙方支付合同违约金。合同签订次日，即2017年9月6日，被告向原告支付第一笔进度款120000元，当日，原告进入施工现场开始进行前期准备，2017年11月11日，被告在接到原告的发货通知后支付了第二笔进度款120000元。2017年11月29日晚，原告停止施工并撤离施工现场。庭审中，原告认可其在停止施工时，包括一楼在内的合同约定工程未全部完成。2017年12月7日，被告与第三人高润亮签订软装合同一份，由第三人高润亮对剩余工程进行施工。本院认为，1、关于合同效力，原告与被告签订《陈设服务合同》是双方的真实意思表示，不违反法律法规的相关规定，合同合法有效。2、关于原告主张被告支付剩余工程款160000元及逾期付款违约金的请求，原告依据被告现场负责人余卫明签字的《经费支付报销单》，主张其已完成了全部约定工程量，但是在庭审中，被告予以否认，原告亦认可其并未完成包括一楼在内的安装工作，因此，对原告已完成了全部约定工程量的主张，本院不予认可。依据合同付款方式”在乙方货到现场，一楼安装完成，支付金额人民币150000元”和”在乙方完成摆放并经甲方验收合格后，7日内支付金额人民币10000元”，的约定，原告并未完成包括一楼在内的安装工作，故对原告主张按照合同约定支付剩余工程款160000元及并支付逾期付款违约金的请求，本院不予支持。3、关于被告反诉请求原告支付违约金100000元。依据合同约定，原告向被告提供服务的时间应为2017年9月6日至2017年10月20日，因原告停止施工并撤离施工现场，导致被告另行选择施工单位，造成工程延误至2017年12月17日才完工，原告应当依据合同第三条第一项的约定承担违约责任。被告反诉主张原告自2017年10月21日至2017年12月17日，按照每日1000元计算，应支付违约金56000元的请求，本院予以支持。被告在合同签订次日依约向原告支付了第一笔进度款120000元，在接到原告的发货通知后，于2017年11月11日向原告支付了第二笔进度款120000元，被告的上述行为均未违反合同的约定。原告以被告迟迟不予支付第二笔进度款，且被告自身资金无法周转，导致许多应付款都未及时支付，被告的部分硬装迟迟无法完工导致部分地方无法陈列，致使工程未能按时完工的辩解意见，因合同并未约定第二笔进度款的具体支付时间，原告在接到被告的发货通知后及时支付了该笔进度款，且原告对其陈述亦无相应证据予以证实，故对原告的上述辩解意见本院不予采纳，被告主张原告停工给其造成其他损失44000元，因无证据予以佐证，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条第一款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十条的规定，判决如下：一、原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店于本判决生效之日起十五日内向被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司支付违约金56000元；二、驳回原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店的诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3544元，减半收取1772元，反诉费1150元由原告（反诉被告）慈溪市逍林吉宏家居店负担2278元，由被告（反诉原告）太原波斯湾酒店管理有限公司负担644元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉至太原市中级人民法院。审判员李晓巍二〇一八年三月十九日书记员刘丹