宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2020）宁0104民初4111号原告（反诉被告）：宁夏鸿艺装饰工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街南侧友爱中心西侧隆鑫综合市场B25-13。法定代表人：蒲仙宏，该公司总经理。委托诉讼代理人：李大航，北京市盈科（银川）律师事务所律师。被告（反诉原告）：许忠，男，1960年4月15日出生，汉族，个体从业人员，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。委托诉讼代理人：吴昊，宁夏言宗律师事务所律师。被告：卢伟，男，1982年8月26日出生，汉族，个体从业人员，住辽宁省大连市金普新区。（未到庭）原告宁夏鸿艺装饰工程有限公司（以下简称鸿艺装饰公司）与被告许忠装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月12日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。庭审后，本院通知卢伟作为被告参加诉讼，并依法适用普通程序，公开开庭审理。第一次庭审，原告鸿艺装饰公司的法定代表人蒲仙宏，被告许忠的委托诉讼代理人吴昊到庭参加诉讼。第二次庭审，原告鸿艺装饰公司的法定代表人蒲仙宏及委托诉讼代理人李大航，被告许忠的委托诉讼代理人吴昊到庭参加诉讼，被告卢伟经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。鸿艺装饰公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告向原告支付装修工程款及违约金合计126066元，其中欠付工程款100000元，截至2020年4月9日违约金26066元，以及2020年4月10日起至实际还清工程款之日所产生的违约金；2.本案诉讼费、保全费以及实现权益所产生的相关费用均由被告承担。事实和理由：2018年5月3日，被告许忠作为银川市兴庆区观湖壹号爱弥儿幼儿园装修工程的发包方，委托卢伟与原告签订室内装修装饰合同。合同生效后，原告按照合同要求完成全部室内装修项目，并通过了被告的验收。原、被告于2019年1月30日就银川市兴庆区观湖壹号爱弥儿幼儿园装修工程事项签订结算单，明确工程决算金额为2280000元。截至2020年4月9日，被告共支付2180000元，下欠100000元未付。被告逾期支付工程款，应当支付违约金，合同约定，违约金按照月利率2%计算，被告应付截至2020年4月9日的违约金26066元。为维护自身合法权益，原告诉至法院，请求判如所请。许忠辩称，其并非本案的适格的主体，本案的工程施工合同是卢伟与鸿艺装饰公司签订的，其作为卢伟的亲属在施工过程中仅负责工地的现场管理工作，因此其代表卢伟向鸿艺装饰公司出具了工程结算单，其仅为卢伟的代理人，合同的权利义务应当由卢伟承担，同时鸿艺装饰公司主张违约金的约定仅是关于工程停工中损失及违约金的计算标准，并非逾期付款的违约金计算标准，因此鸿艺装饰公司主张的违约金标准没有法律依据。鸿艺装饰公司未按期交工，给其造成了损失，应当依约承担迟延交付违约金；已完工的工程存在质量问题，也应予赔偿，故提起反诉，反诉请求为：1.请依法判令反诉被告向反诉原告支付迟延交付违约金43851元（自2018年7月6日至2018年10月31日共117天，按照银行同期年利率6%，2280000×年利率6%÷365天×117天=43851元）；2.判令反诉被告向反诉原告支付工程质量损失暂定60000元（具体金额以实际鉴定为准）；3.本案诉讼费用由反诉被告负担。卢伟未到庭答辩，但在与本院的通话中表示，其曾和许忠等人准备合伙经营幼儿园，案涉幼儿园的设计及选址均是由其完成，后其退出。案涉装修合同是其和王庆与原告谈的，签订合同时王庆没有拿身份证，所以由其代为签订。幼儿园的装修款均由许忠、王庆、许超如支付。其在工地负责有一个多月，之后则全由许忠负责。其代付的工程款实为王庆、许超如的款项。材料交付不及时、消防审验等原因，致使工程不能按期完工。鸿艺装饰公司针对反诉辩称，工期延长系反诉原告许忠导致，其公司不应当承担责任。许忠不断变更设计图纸、延期提供装修所需材料。工程质量合格，不存在质量问题。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年5月3日，卢伟与鸿艺装饰公司签订《工程施工合同》，约定卢伟将观湖壹号幼儿园装饰装修工程交由鸿艺装饰公司施工，工程采取包工并包部分材料，工期60天，2018年5月6日开工，于2018年7月5日竣工，工程总价为2060000元，约定按进度分六次支付工程款，质保金100000元在竣工后一年内付清。如卢伟未按期支付第二项、第三项工程款，则每日支付工程造价金额3‰的违约金，如鸿艺装饰公司原因未按期完工，按每天5000元支付违约金。合同还对双方的权利义务、材料供应、工程变更等事项进行了规定。2018年9月30日，许忠与鸿艺装饰公司进行竣工验收，并制作了《工程竣工验收单》，载明“验收合格，已交工部分待维修，电路水路待安装及调整”。2019年1月30日，许忠与鸿艺装饰公司就上述工程完成结算，并制作了《工程结算单》，确认工程存在增项60000元，工程最终结算价为2280000元，已付2000000元，并约定于2019年1月30日支付180000元，2019年2月3日支付80000元，剩余20000元在墙面维修及门软包项目施工结束支付。《工程结算单》中提到的已付款2000000元中，有一笔为许忠付款，金额为100000元，剩余款项主要通过卢伟、许超如、王庆等人付款。许忠称王庆、许超如系其女婿、女儿。2019年3月，鸿艺装饰公司的法定代表人蒲仙宏通过微信联系许忠，许忠表示用皮革将硬体和软体都包上就可以付款。经本院询问，许忠称幼儿园产权在其名下并已投入使用，其与卢伟是亲戚，曾准备共办幼儿园，但卢伟随后退出，许超如、王庆的付款实际是由其支付的。许忠就反诉提出工程质量及维修价格鉴定，本院对该事项委托鉴定，后许忠又撤回了鉴定申请。本院认为，《工程施工合同》载明合同当事人为卢伟和鸿艺装饰公司，许忠因此表示其不是合同的当事人，其与本案无关，鸿艺装饰公司不应向其主张权利。本案中，可以明确许忠与案涉工程密切相关，许忠曾与卢伟准备合伙经营幼儿园，幼儿园装修款实际由许忠支付，完成装修的幼儿园现由许忠支配并收取利益。人民法院对于民事合同主体的审查，不能仅仅依据载明的签字人，特别是在签字人存在多重身份的时候，还要结合合同内容及履行内容来判断。本案中，卢伟与许忠系亲戚关系，二人曾准备合伙经营幼儿园，并由卢伟签订《工程施工合同》，但工程款付款、现场负责、验收、竣工结算均由许忠完成，并结合许忠提出反诉，许忠实际履行了《工程施工合同》的发包人的权利与责任。同时，完工后的幼儿园也由许忠支配并收取利益，故《工程施工合同》的发包人实际为许忠，其应承担付款义务。因此，许忠、卢伟均是《工程施工合同》的当事人，均应承担付款义务。许忠抗辩其不是《工程施工合同》的当事人，与事实不符，本院不予支持。许忠作与鸿艺装饰公司完成结算，并制作了《工程结算单》，各方当事人对结算金额均未提出异议，本院予以确认，结算价格为2280000元，已付2180000元，故许忠、卢伟还应支付100000元。《工程施工合同》约定的违约金与进度款相关，且进度款已足额支付，此违约金条款与鸿艺装饰公司主张的事实不符。《工程结算单》也没有约定违约金，故鸿艺装饰公司主张违约金没有事实依据，本院不予支持。关于反诉，结算单表明存在工程变更，而卢伟也陈述案涉工程材料存在供应不及时、消防审验等情况，且双方在结算时许忠也没有提出工程逾期的问题，故本院对于许忠要求鸿艺装饰公司支付迟延交付违约金的诉讼请求不予支持。双方对于工程质量及损失范围存在争议，许忠对此负有举证义务。许忠放弃鉴定，因此未能完成举证责任，故本院对其该项反诉请求不予支持。卢伟经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，应视为对其相应诉讼权利的放弃。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告许忠、卢伟于本判决生效之日起十日内支付原告宁夏鸿艺装饰工程有限公司工程款100000元；二、驳回原告宁夏鸿艺装饰工程有限公司的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告许忠的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3342元，保全费1150元，合计4492元，由原告宁夏鸿艺装饰工程有限公司负担691元，被告许忠、卢伟负担3801元。反诉案件受理费1189元，由反诉原告许忠负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审判员 朱敏斌二〇二〇年十二月十六日法官助理 杨 媛书记员 王 莉附本案适用相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。履行告知书本判决生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行判向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。