云南省昆明市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）云01民终11003号上诉人（原审被告）：北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司。住所地：云南省昆明市西山区滇池路C1-3号正和综合楼。负责人：王建。上诉人（原审被告）：北京丰立装饰工程有限公司。住所地：北京市昌平区北七家镇天通北苑三区34号楼2层1单元101。法定代表人：李佳忆。二上诉人共同委托的诉讼代理人：王婷婷，云南云子宇靖律师事务所律师，特别授权代理。二上诉人共同委托的诉讼代理人：戴柠，云南云子宇靖律师事务所律师，特别授权代理。被上诉人（原审原告）：孟晨轩，男，1986年1月19日出生，汉族，住云南省昆明市富民县。委托诉讼代理人：刘国海，西山区中实法律服务所法律工作者，特别授权代理。上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司因与被上诉人孟晨轩装饰装修合同纠纷一案，不服昆明市五华区人民法院（2020）云0102民初5384号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年11月14日立案后，依法组成合议庭进行了审理，二上诉人共同委托的诉讼代理人王婷婷、戴柠，被上诉人孟晨轩及其委托的诉讼代理人刘国海到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回被上诉人一审全部诉讼请求，一、二审诉讼费由被上诉人负担。主要事实和理由：一、一审判决认定事实错误：1.上诉人一直积极履行合同，因被上诉人不予配合，未将房屋腾空，故上诉人无法量房，之后被上诉人就表示房屋不装修了。2.双方所签合同约定的2019年12月5日为预计开工日期，合同约定具体开工日期应当以被上诉人的书面通知为准，被上诉人在微信聊天中也陈述3月份开工，因受疫情影响，2020年3月上诉人刚复工，被上诉人就要求退款，上诉人与其协商时被上诉人也表示不量房是个人方面的原因。3.双方所签合同第十一条约定进场施工的前提条件是合同价款支付至50%，该款被上诉人未足额支付，上诉人享有先履行抗辩权。二、本案合同不符合法定或约定的解除条件，合同尚未解除，被上诉人就找其他人装修房屋，导致合同目的无法实现，本案的违约方系被上诉人，其无权要求上诉人双倍返还定金。综上，请求二审法院改判支持上诉人的上诉请求。孟晨轩辩称，一审判决认定事实清楚、适用法律正确，请求二审法院驳回上诉，维持原判。孟晨轩向一审法院起诉请求：1.解除原告与第一被告签订的《家庭装饰装修工程施工合同》；2.两被告连带双倍返还原告定金46000元；3.本案诉讼费由被告承担。一审法院经审理确认以下事实：2019年4月7日，原告孟晨轩（发包方、甲方）与被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司（承包方、乙方）（以下简称丰立分公司）签订《家庭装饰装修工程施工合同》，约定就乙方承包甲方位于昆明市五华区房屋的家庭装饰装修工程的有关事宜双方协商一致，工程造价为115000元，工期为2019年12月5日至2020年4月5日；甲方委托乙方设计施工图纸，并另行约定设计费用。合同签订当天原告向被告丰立分公司支付定金23000元。原告自2019年12月28日起催促被告丰立分公司设计施工图纸以便工程开工，至开庭之日施工图纸仍未设计好。另查明，2020年4月底原告已另行委托装修公司对涉案房屋进行装修。一审法院认为：当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。本案中，原告与被告丰立分公司签订装修合同，双方约定施工图纸由该公司设计，结合双方的庭审陈述及各方提交的证据看，被告丰立分公司在双方约定的开工日（2019年12月5日）前并未对涉案房屋进行实际测量及绘制施工图纸，且无证据证实被告丰立分公司要到实地测量原告不予配合，相反原告于2019年12月28日主动与被告丰立分公司联系询问设计方案，此后被告丰立分公司一直未出任何设计方案。该被告辩称原告曾表示对涉案房屋不再装修，而其提交的证据不足以证实此观点，故对此答辩意见一审法院不予采纳。因被告丰立分公司截至工期届满都未制作好施工图纸，欠缺装修工程必备的开工条件，其行为已构成根本违约，现涉案房屋已由原告另行装修，双方签订的《家庭装饰装修工程施工合同》已无实际履行的可能，故原告主张解除合同有事实及法律依据，一审法院予以支持。因被告丰立分公司认可23000元系定金，该数额未超出定金允许的范畴，故对于款项性质系定金一审法院予以确认。现合同因被告丰立分公司违约而已解除，原告有权行使定金罚则要求双倍返还定金46000元，故其该项诉请有事实及法律依据，一审法院予以支持。对于被告北京丰立装饰工程有限公司的责任承担方式问题，原告主张其应与被告丰立分公司承担连带付款责任。一审法院认为，连带责任需当事人事先约定，或符合法律规定的连带责任情形时才适用连带责任条款。本案中，原告未举证证实双方存在约定，发生的事实也不符合法律规定的连带责任情形，故对于原告主张被告北京丰立装饰工程有限公司应承担连带付款责任的诉请缺乏事实及法律依据，一审法院不予支持。根据《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款规定，分支机构以自己的名义从事民事活动，产生的民事责任由法人承担；也可以先以该分支机构管理的财产承担，不足以承担的，由法人承担。被告丰立分公司的行为符合上述规定，故被告北京丰立装饰工程有限公司应承担补充付款责任。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第七十四条第二款，《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第十条、第九十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百一十八条之规定，判决：一、解除原告孟晨轩与被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司于2019年4月7日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》；二、被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司于本判决生效之日起五日内双倍返还原告孟晨轩定金人民币46000元；三、被告北京丰立装饰工程有限公司对上述款项承担补充支付责任。案件受理费950元，减半收取475元，由被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司共同承担。二审中，各方当事人未提交新证据。二审经审理，本院确认以下事实：一、上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司（乙方）与被上诉人（甲方）于2019年4月7日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》第1.5条约定：“工程有效期限120天；约定开工日期如下：预计开工日期2019年12月5日，预计竣工日期2020年4月5日。开工日期以乙方材料实际进场时间为准，甲方应在施工条件成熟的条件下，提前七天书面通知乙方进场开工。”二、2019年12月28日，被上诉人在与上诉人工作人员的微信聊天中，说到：“谢师，麻烦你们先设计几套效果图出来看看，差不多3月份左右要开工了。”上诉人的工作人员回复：“你们房子什么时候可以量尺寸？可以量尺寸的时候我去量了回来做效果图给你们看。”一审判决对前述事实认定存在错误和遗漏，本院予以纠正。对一审判决确认的其它事实，本院予以确认。综合各方当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：上诉人是否应双倍返还被上诉人定金？本院认为，首先，经审查《家庭装饰装修工程施工合同》第1.5条的约定，2019年12月5日为预计开工日期，实际开工日期应当以被上诉人的书面通知为准，而被上诉人于2019年12月28日在微信聊天中告知上诉人3月左右开工，根据合同约定并结合前述案件事实，本院确定本案工程的开工日期应当为2020年3月，一审判决认定开工日期为2019年12月5日有误，本院予以纠正。其次，因《家庭装饰装修工程施工合同》第1.5条约定“开工日期以乙方材料实际进场时间为准”，第3.1.2条约定“甲方委托乙方设计施工图纸……设计费用由甲方支付（此费用不在工程价款内）”故北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司做为承包人应当在2020年3月前作好进场施工的准备工作，包括设计施工图纸。第三，从双方聊天记录可知，提供设计图的前提为北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司进行量房，因2020年1月开始爆发新冠肺炎疫情，北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司客观上不可能在疫情期间进行量房，即北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司未能在开工之前完成图纸设计工作系不可归责于其一方的原因所致，被上诉人要求其承担双倍返还定金的违约责任缺乏依据，本院不予支持。现双方均同意解除《家庭装饰装修工程施工合同》，本院对此予以确认，基于合同解除，上诉人应当将其收取的定金23000元返还被上诉人。综上所述，上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司的上诉请求部分成立，本院对成立部分予以支持；一审判决认定事实错误导致处理有误，本院依法予以纠正。据此，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一、二项之规定，判决如下：一、维持昆明市五华区人民法院（2020）云0102民初5384号民事判决第一项，即“一、解除原告孟晨轩与被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司于2019年4月7日签订的《家庭装饰装修工程施工合同》”；二、撤销昆明市五华区人民法院（2020）云0102民初5384号民事判决第二项、第三项，即“二、被告北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司于本判决生效之日起五日内双倍返还原告孟晨轩定金人民币46000元；三、被告北京丰立装饰工程有限公司对上述款项承担补充支付责任”；三、由北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司于本判决生效之日起五日内返还孟晨轩定金23000元；四、由北京丰立装饰工程有限公司对本判决第三项确定的义务承担补充支付责任；五、驳回孟晨轩的其它诉讼请求。一审案件受理费950元，减半收取计475元，由上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司负担237.50元，由被上诉人孟晨轩负担237.50元。二审案件受理费950元，由上诉人北京丰立装饰工程有限公司昆明分公司、北京丰立装饰工程有限公司负担475元，由被上诉人孟晨轩负担475元。本判决为终审判决。审判长 朱 欢审判员 钱晓燕审判员 张 霞二〇二一年一月二十七日书记员 李昱蓉