中华人民共和国 山东省滨州市滨城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁1602民初5191号 原告：中铁二十三局集团有限公司，住所地中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段530号1栋5楼508号，统一社会信用代码91510100740338242L。 法定代表人：孙圣杰，该公司董事长。 委托诉讼代理人：李超，男，该公司职员。 委托诉讼代理人：帅小勇，男，该公司职员。 被告：滨州众通物资租赁有限公司，住所地山东省滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰六路139号，统一社会信用代码91371602MA3F0BUG8B。 法定代表人：褚兴坤，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：姜云雷，山东开言律师事务所律师。 被告：山东博远重工有限公司，住所地滨州市滨城区滨北街道办事处凤凰六路139号，统一社会信用代码91371602790362697L。 法定代表人：褚兴坤，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：姜云雷，山东开言律师事务所律师。 原告中铁二十三局集团有限公司（以下简称中铁二十三局）与被告滨州众通物资租赁有限公司（以下简称众通公司）、山东博远重工有限公司（以下简称博远公司）租赁合同纠纷一案原告中铁二十三局向本院提出诉讼请求：1.判令二被告向原告共同返还未按合同约定交付租赁物底托防护系统的租赁费用151864.3元；2.判令二被告向原告共同支付违约金536976元；3.判令二被告向原告共同支付机械租赁设备停工费用590046.7元；4.判令二被告共同支付农民工窝工费用300000元；5.判令二被告赔偿原告因被告延期交货导致原告增加的设备租赁费共计2805933元；6.本案诉讼费、保全费、公告费由二被告承担。 事实与理由：2017年12月，原告银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部与被告众通公司签署《连续梁周转物资租赁合同》（编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20171222-01）,合同主要约定如下：原告向被告众通公司租赁85+160+85m古益沟挂篮构件，租期15个月，共四套，暂估重量115吨/套，单价42.265万元/套，总租金共计1690600元；合同对租期计算方式以及交付方式作了明确约定；且被告众通公司无法继续履行租赁合同时，将由被告博远公司继续履行；同时对违约责任、损失赔偿责任及管辖法院作出明确约定。案涉租赁合同签订后在履行过程中，二被告出现了合同约定的违约事实，并造成了原告相应的实际损失，具体如下：第一、按照《连续梁周转物资租赁合同》第二条第2款约定单价内含了底托防护系统的费用，但在交付标的物时，被告众通公司并未向原告提供底托防护系统等相关构件，属于不完全履行，应在已付租金内扣减关于底托防护系统的费用151864.3元。第二、按照《连续梁周转物资租赁合同》第6.8条约定“被告逾期进场，按照该条约定每天应向原告偿付两倍租费的违约金”，被告众通公司应向原告支付违约金536976元（违约金计算及明细见“延时到货违约金费用清单”）。第三、按照《连续梁周转物资租赁合同》第7.5条约定，被告众通公司违反本合同约定的交付时间，逾期交付导致原告蒙受损失，损失包括但不限于劳务人员的窝工费、机械设备停工费等，原告有权按照合同的规定要求被告众通公司赔偿损失。第四、按照《连续梁周转物资租赁合同》第一条特别说明的内容，原告认为在被告众通公司无法履行合同时，被告博远公司应及时按约继续履行，但被告博远公司也未按照合同约定的期限内履行，因此被告众通公司和被告博远公司应当共同承担赔偿责任。第五、因被告提供的挂篮模板等材料严重延期交货，直接导致原告的施工工期延误，原定于2018年年底完工的项目延期至2019年年底才完工，因此导致原告增加了外租机械设备的租赁费共计2805933元人民币。该费用是由于被告的延期交货导致的，因此被告应当赔偿原告以上费用。综上所述，因二被告违反案涉租赁合同的相关约定义务，导致原告蒙受损失，特依据我国《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律法规以及《连续梁周转物资租赁合同》的约定，恳请法院查明案件事实，判如所请。 被告众通公司辩称，一、在租赁物使用完毕后，中铁二十三局与众通公司签订《租赁转销售付款协议》，由租赁合同转为销售合同，对原租赁合同进行替代和变更，双方之间就使用完毕的租赁物卖给原告事宜达成新的合意，付款协议约定双方就本协议所涉及的任何事项均无任何争议。且《租赁转销售付款协议》也已履行完毕。如原告方存在如此巨额的经济损失，早就在双方协商签订新的协议时提出要求众通公司违约赔偿的要求，双方不可能达成新的协议，中铁二十三局更不可能再给众通公司付款。由此可以证实众通公司合同不存在违约，更不存在给原告造成误工损失情况。二、众通公司按合同履行，不存在违约情况。中铁二十三局诉称，因被告逾期进场应支付违约金。根据原告提供订货函，要求众通公司在2018年2月25日前全部到货。但按照与原告签订的租赁合同，第五条约定原告支付押金及租赁物的40%租金后发货。原告未支付挂篮租金的40%（至2018年3月14日支付全部模板挂篮租金的40%），原告主张逾期到货不能成立，众通公司按照合同约定和原告通知的时间发货不存在任何逾期交货。更不存在导致原告租赁机械设备停工及农民工窝工损失。三、即使众通公司存在违约，中铁二十三局不能同时主张违约金和停工及农民工窝工损失，请法庭确认原告的诉讼请求。合同法规定的违约金主要是补偿性的，合同法第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。”从第一百一十四条的规定来看，违约金在实质上是以补偿性为原则的，支付的数额需要根据损失情况来具体确定。四、中铁二十三局主张机械设备停工和工人窝工损失于法无据。原告主张逾期交货造成机械设备租赁损失和窝工损失，为此，提供了机械设备租赁合同和奖励措施的通知内部文件。众通公司不存在违约，同时，原告提供的租赁合同约定的租赁期限均为暂定，也就是说具体时间未定，而原告提供的租赁合同全部约定按照原告书面通知进场时间为准；实际租赁期限按照安装完成后开始计算时间的约定；项目冬休期间不计租赁费；设备服务于全标段范围的约定，原告不能证明由被告逾期造成损失、其存在损失的情况以及实际损失数额。另外，根据原告自己的网站报道可以证实，整个工程均按时保质完成，何来逾期情况。并且通过原告提供的[2018]6号项目经理部文件可以证实，2018年1月2日原告就已经发生工期延误情况。五、中铁二十三局增加诉讼请求无事实和法律依据。原告起诉时已主张了违约金和机械设备停工和工人窝工损失，现又增加诉讼请求要求赔偿增加设备租赁费损失，属于重复主张。通过本答辩状第三点意见可以证实众通公司不存在任何违约情况。而且，原告在诉状中主张的逾期交付时间为2个月，原告延误的工期为2个月，但增加诉请延误时间长达1年之久，明显前后矛盾。由此可以证实原告增加的诉讼请求无事实和法律依据。综上所述，原告滥用司法资源，各项诉求于法无据，不应得到支持。请法庭查明事实，依法驳回原告的诉讼请求。 被告博远公司辩称，第一，博远公司不是本案合同的相对方，众通公司具有承担民事责任的资格，应当由其自行承担合同民事责任。中铁二十三局与众通公司签订《连续梁周转物资租赁合同》，根据合同相对性原则，在合同履行过程中发生纠纷，权利义务主体应当是签订合同的双方，不应起诉博远公司。第二，租赁物使用完毕后，中铁二十三局与众通公司已签订了《租赁转销售付款协议》，由租赁合同转为销售合同，对原合同的替代和实质性变更，根据合同约定双方就本协议所涉及的事项均无任何争议。其签订合同的主体也不是博远公司，可以进一步说明中铁二十三局不应起诉博远公司。因此，请求法院依法驳回中铁二十三局对博远公司的诉讼请求，维护博远公司的合法权益。 当事人围绕其诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，原告提交的证据：中铁二十三局、众通物公司、博远公司营业执照、《连续梁周转物资租赁合同》、收货清单，对被告众通公司提交的证据：《租赁转销售付款协议》、中铁二十三局文件、押金及租金支付明细及记账凭证4份，本院依法予以确认。对原告提交的证据：山东博远重工有限公司出具的挂篮设计施工方案图纸复印件、塔吊租赁合同、拖式地泵租赁合同、混凝土搅拌运输车租赁合同、吊车租赁合同、车载泵租赁合同、施工升降机租赁合同、混凝土高压泵租赁合同、设备租赁结算单、付款单、关于要求桥梁、桥涵及防护队伍增加人员的紧急通知、新增误工发生第三方机械费、新增误工机械设备租赁合同、机械租赁费结算单、付款单、山东博远重工有限公司与鲁方平劳动争议一审民事判决书、鲁方平证人证言、工作告知函、墩柱封顶奖励文件、挂篮连续梁施工动画演示，经对被告质证均提出异议。经本院审查，上述原告提供的证据与本案争议事实无直接关联，且延时到货违约金费用清单、订货函、催货函、收货清单、机械费损失清单、关于要求桥梁、桥涵及防护队伍增加人员的紧急通知、新增误工发生第三方机械费（清单）等证据系原告自书证据，证人未出庭作证，不符合证人证言的形式要件，对上述证据的证明效力不予确认。 根据当事人的陈述和以上确认的证据，本院认定事实如下： 2017年12月，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部(租赁、甲方)与滨州众通物资租赁有限公司（出租方、乙方）签订《连续梁周转物资租赁合同》（合同编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20171222-01），合同约定：第二条甲方向乙方租赁85+160+85m古益沟挂篮构件，共4套（每套指1个T构的挂篮构件及附件），暂估重量115吨/套，起租期15个月，租赁期单价42.265万元/套，合计1690600元（以上总价为按15个月计算的租费，含双程运费及3%税费的总价），超期续租费1243元/天/套，押金11万元每套。1、上述单价均为使用期内每套综合租赁单价；此价格包含材料费、加工费、双程运费、3%税费；面漆颜色为蓝色；2、此单价包含挂篮杆件、轨道、横梁、底托导梁、行走及后锚、吊带、操作平台、爬楼、走道、栏杆、底托防护系统、挂蓝系统相关构件及配件；不包括预埋件、精轧螺纹钢、配套螺母垫片、连接器、手拉葫芦、千斤顶（详见甲方自备清单）。3、具体包含的购件型号及数量见双方技术方案及附表“挂篮租赁配置清单”。4、特别约定：本合同的部分挂篮构件（上下横梁各两根等）用到2017年11月15日与甲方签订的合同编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20171101-02托架连续梁周转物资租赁合同上，托架6个月内使用期间上下横梁不计租赁费，如使用于托架的挂篮构件超过六个月（在挂篮构件计租前），超期部分按附件2单价原值计算租金，甲方施工期间如有损坏及丢失按此合同的维修丢失赔偿标准赔偿乙方。第四条：租赁期限及租赁方式4.1、每套挂篮构件分别单独计算租期。每套租赁物实际使用不足8个月的按照8个月计算（不好冬歇期），结算单价按合同附件7结算；每套租赁物实际使用超过8个月不足13个月的按照13个月计算，结算单价按合同附件7结算；每套租赁物实际使用超过13个月不足15个月的按照15个月计算，按照第二条计算。乙方不得提前终止租赁，如甲方提前退场应提前半个月书面通知乙方；如乙方未提前通知甲方而擅自撤离甲方工地，则甲方有权不予结算和有权不支付租赁费，因此给甲方造成的损失由乙方承担。4.2、租赁期始：自单套租赁物最后一批构件到达甲方工地双方签字确认后开始计算租金，如果乙方租赁物存在质量问题，甲方有权利要求更换部分构件，则起算时间以更换的部件及构件到场时间起算；租赁终止：租赁终止以单套租赁物最后一批构件退租退场双方验收完毕签字确认后停租（退场前甲方将租赁物拆卸完毕分类码放具备装车条件，不属于租赁物本身的焊接物、混凝土等超过0.3米的杂物清除掉）；具备退场条件后，若乙方接到甲方通知之日7日内未到甲方工地现场组织验收装车，退租时间以甲方通知时间为准，单套租赁物乙方在甲方工地验收时间不得超过三天。4.3、超期续租费用见第二条款相关明细。第五条：租赁费用及结算方式5.1、租赁费用以最底起租8个月总价先行开始计付，待租期超过8个月租期后，甲方按月补充相应租金，后续以此类推，最终按实际使用时间结算租金。5.2、合同签订后甲方支付首批次租赁物（每两套租赁物为一批次）押金；乙方收到首批次押金后开具押金收据，并按照甲方要求的交货时间组织当批次租赁物的制造工作，以此类推，乙方根据甲方支付押金进度并按照甲方要求的交货时间进行租赁物的制作工作；乙方向甲方交货前30天开具交货租赁物租金发票，乙方发送第一批次货物前甲方支付该批次租赁物40%的租金；发第二批次前乙方向甲方开具第二批次租赁物租金发票，第二批次发货前支付第一批次租赁物租金的30%和第二批次租赁物租金的40%，后续以此类推，最后一批发货前支付上一批租赁物租金的30%和本批次租赁物租金的70%。每批次货物到场一个月内甲方向乙方支付该批次租金的20%，所有租赁物到场后三个月内甲方支付总租金的10%。5.3、如甲方有需求可以按7480元/吨购买乙方租赁物中的部分或全部，货款两讫后，产权转换，该合同转为销售合同。第六条：进出场等约定6.5、乙方根据甲方支付的押金进度组织租赁物的制作工作，8套押金全部到场后，乙方承诺能在25天（含节假日）内完成8套挂篮所有构件的制作工作，若超过25天未加工完成，乙方双倍返还甲方押金，并终止合同。6.7、甲方在需要使用前40天以前给乙方发订货函，订货函上注明到货时间，乙方根据此时间自行安排租赁物的制造和生产，乙方必须在要求时间组织租赁物到场，不得提前或推迟。6.8、如果乙方逾期不能进场，则每天向甲方偿付两倍租费的违约金，逾期超过15天的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。第七条：租赁物的质量保证。7.2、挂篮构件安装过程中，如果甲方发现到场的挂篮构件存在数量不完整、规格错误或构件质量问题，则乙方须在接到甲方书面补发、更换通知后5日内予以解决，逾期乙方每日向甲方缴纳违约金2000元/套，时间自接到通知之日后5日至更换构件到场之日止，且该套挂篮起租时间从更换构件到场开始计算。7.3、挂篮构件安装完成投入使用期间，如果确因乙方租赁物存在质量问题造成甲方损失的，则乙方向甲方赔偿相应的损失并承担责任。7.4、因甲方施工不当所造成的设备损坏和人员伤亡事故，由甲方承担全部责任。7.5、任何一方违反本合同条款，以致他方蒙受损失时，受损方可按照合同法的规定要求损害方赔偿损失，赔偿金仅以可举证的直接损失为限，不包括流失的或预期的利益，以及任何其他连带性或间接性的损失，本条款与其他条款相冲突时，以本条款为准。附件1：挂篮构件、附件丢失维修赔偿标准；《挂篮构件租赁配置清单原值表》。附件7：8个月、13个月租期价目明细表。附表：挂篮进场通知单、挂篮安装指导通知单、挂篮退场通知单、挂来续租通知单、挂篮构件发货情况通知单。 2018年1月19日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部通过建设银行转账支付滨州众通物资租赁有限公司押金11万元；2018年3月14日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部转账支付滨州众通物资租赁有限公司押金33万元。 2018年3月26日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部通过建设银行转账支付滨州众通物资租赁有限公司租金676240元；2018年4月26日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部转账支付滨州众通物资租赁有限公司租金507180元。 众通公司于2018年4月6日至2018年5月28日发货，中铁二十三局于2018年4月8日至2018年5月30日陆续收到合同约定租赁物。 2020年6月8日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部(甲方、承租方)与滨州众通物资租赁有限公司(乙方、出租方)签订《租赁转销售付款协议》，内容为：“就甲、乙双方于2017年签订的《连续梁周转物资租赁合同》（合同编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20171222-01，以下简称：项目三）；于2018年签订的《挂篮模板租赁合同》（合同编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20180103-01，以下简称：项目四）合同，两项合同项下租赁物全部转为销售，经双方充分协商达成如下协议，以资遵守：一、经协商，项目三租赁物全部转为销售让利后，销售款合计4183013.2元。甲方已支付给乙方（租金和押金）合计1623420.00元。本协议签订后，甲方于2020年8月10日前一次性支付给乙方2559593.2元。二、经协商，项目四租赁物全部转为销售让利后，销售款合计3950192.00元，甲方已支付给乙方（租金和押金）合计1785000.00元。本协议签订后10日内甲方一次性支付给乙方2165192.00元。三、以上让利后欠款合计4724785.2元。支付方式仅限电汇或银行转账。甲方付款前，乙方需补齐销售款金额的增值税普通发票，且发票的提供为付款的前置条件。乙方提供发票时间推迟，甲方支付时间顺延。四、上述让利后欠款甲方按期足额支付完毕后，甲乙双方就本协议所涉付款事项再无任何争议。上述任一期欠款甲方未足额按期支付，则乙方取消让利，甲方按照实际欠款金额支付（租金截止时间以实际退租之日退货单日期为准），并按照原租赁合同执行计算租金，且甲方每逾期付款一日向乙方支付20000元违约金，乙方有权按租金及原租赁合同约定的丢失、维修赔偿条款进行追索。五、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，本协议双方签字盖章生效。如因履行本协议发生争议，双方均应友好协商解决，如协商不成，双方均有权向滨州市滨城区人民法院提起诉讼。”上述协议双方均应履行完毕。 庭审中，中铁二十三局提供了中铁二十三局银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部于2018年1月8日出具的订货函三份，内容一是要求众通公司生产古益沟特大桥（85+160+85）M连续梁挂篮构件4套，2018年3月5日至2018年3月20日之间到货，最迟2018年3月20日前全部到货；内容二要求众通公司生产无日天沟特大桥（95+180+95）M连续梁挂篮模板8套，2018年1月20日至2018年2月25日前到货，最迟2018年2月25日前全部到货；内容三要求众通公司生产无日天沟特大桥（95+180+95）M连续梁挂篮杆件8套，2018年3月5日至2018年3月20日之间到货，最迟2018年3月20日前全部到货。2018年3月17日催货函，要求众通公司2018年1月签订的《挂篮模板租赁合同》约定的连续梁分配梁、挂篮模板于2018年3月20日之前到达施工地点。众通公司称未收到以上订货函、催货函。中铁二十三局未再提供证明已送达众通公司知悉的证据。 另查明，2018年1月2日，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部下发TYKZ3项发（2018）6号文件，即《关于下达无日天沟特大桥连续钢构赶工计划及节点奖励措施的通知》，该文件载明：无日天沟特大桥作为银百高速公路甜永段控制性工程，已经工期滞后。为响应业主“抓质量、抢进度”的劳动竞赛精神，按期完成节点工期目标，经项目部研究决定，制定了无日天沟特大桥连续钢构赶工计划及奖惩措施，现通知如下……。 2018年1月，中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部(租赁、甲方)与滨州众通物资租赁有限公司（出租方、乙方）签订《挂篮模板租赁合同》（合同编号：YBGS-TYKZ3-SBZL-20180103-01），合同约定：甲方租赁乙方95+3*180+95无日天沟挂篮模板8套，暂估重量48.8吨，起租期10个月，租赁期单价17.86995元，合计142.9596元，超期续租费488元/天/套，押金8万元/套，小计64万元。 本院认为，本案中铁二十三局集团有限公司银百高速（G69）甜永段TYKZ3项目经理部与被告众通公司签订的《连续梁周转物资租赁合同》、《租赁转销售付款协议》，系当事人真实意思表示，为合法有效合同，对当事人具有法律约束力。其中《租赁转销售付款协议》对双方原租赁关系进行了变更，变更为对已承租物的买卖，且已实际履行完毕，双方的合同权利义务关系终止。中铁二十三局诉请众通公司返还未按合同约定交付租赁物底托防护系统的租赁费用151864.3元，但其提供的挂篮设计施工方案图纸并非涉案合同所涉的租赁物，该施工方案也非双方当事人签字确认的方案，其提供的供货清单亦不能反映全部租赁物，且双方所签《租赁转销售付款协议》中对所涉租金已全面结算，众通公司已让利并与中铁二十三局达成新的合意，中铁二十三局在履行前合理期间内，并未对已占有的租赁物提出异议，且已实际买卖履行完毕。中铁二十三局再行主张众通公司支付租金，并无事实和法律依据，对其该项诉讼请求，本院不予支持。 关于中铁二十三局主张众通公司逾期交货，要求其支付违约金、赔偿损失的诉讼请求。本院认为，当事人在合同中均约定了各自的权利义务，履行债务在先的当事人具有先履行的义务，先履行债务人未履行其义务时，后履行债务人有权依法中止履行。本案双方在《连续梁周转物资租赁合同》第五条约定“合同签订后甲方支付首批次租赁物（每两套租赁物为一批次）押金；乙方收到首批次押金后开具押金收据，并按照甲方要求的交货时间组织当批次租赁物的制造工作，以此类推，乙方根据甲方支付押金进度并按照甲方要求的交货时间进行租赁物的制作工作；乙方向甲方交货前30天开具交货租赁物租金发票，乙方发送第一批次货物前甲方支付该批次租赁物40%的租金”，合同中约定了中铁二十三局有先交付首批次押金、发送第一批次货物前支付该批次租赁物40%的租金的义务，而本案中铁二十三局于2018年1月19日支付押金11万元、2018年3月14日支付押金33万元，中铁二十三局并未按合同约定支付首批次租赁物（每两套租赁物为一批次）押金22万元，后中铁二十三局于2018年3月14日支付押金33万元，在2018年3月26日支付租金676240元，其后众通公司具有按合同交货义务，而双方合同同时约定“乙方根据甲方支付的押金进度组织租赁物的制作工作，8套押金全部到场后，乙方承诺能在25天（含节假日）内完成8套挂篮所有构件的制作工作，若超过25天未加工完成，乙方双倍返还甲方押金，并终止合同。甲方在需要使用前40天以前给乙方发订货函，订货函上注明到货时间，乙方根据此时间自行安排租赁物的制造和生产，乙方必须在要求时间组织租赁物到场，不得提前或推迟。”据此约定，中铁二十三局于2018年3月14日支付了4套挂篮押金44万元，众通公司应于2018年4月9日完成挂篮所有构件的制作工作，众通公司于2018年4月6日已实际发货，众通公司并未违反合同约定。中铁二十三局诉请众通公司支付违约金、赔偿损失，亦无事实和法律依据，对其该项诉讼请求，本院不予支持。 对中铁二十三局诉请博远公司支付租赁费、支付违约金、赔偿损失的诉讼请求。本院认为，合同具有相对性，合同是确定当事人权利义务法律关系的依据，本案中铁二十三局提供的合同等证据均是与众通公司之间签订并履行，中铁二十三局与博远公司之间并无合同关系，博远公司与众通公司均为独自成立的企业法人，各自独立承担其民事责任，中铁二十三局诉请博远公司承担本案的民事责任，并无事实和法律依据，对其诉讼请求，本院亦不予支持。对两被告的抗辩意见，本院依法予以采纳。 综上所述，依照《最高人民法院关于适用时间效率的若干规定》第一条第二款、第二十条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十八条、第一百四十条、第一百五十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回原告中铁二十三局集团有限公司的诉讼请求。 案件受理费48257.44元，由原告中铁二十三局集团有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。 审 判 长 朱 波 人民陪审员 肖 忠 人民陪审员 冯锁印 二〇二一年一月二十二日 书 记 员 崔丹丹