台安县人民法院民 事 判 决 书（2020）辽0321民初2665号原告李斌，男，1976年10月4日出生，汉族，无固定职业，住辽宁省鞍山市台安县。被告台安县珍林牧业养殖场，统一社会信用代码：912103216612282720，住所地：辽宁省鞍山市台安县桓洞镇本街。负责人高耸，系该个人独资企业投资人。被告张广林，男，1961年5月16日出生，汉族，农民，住辽宁省鞍山市台安县。被告张津铭，男，1961年5月16日出生，汉族，农民，住辽宁省鞍山市台安县。上列三被告委托代理人张广林，男，1961年5月16日出生，汉族，农民，辽宁省鞍山市台安县组，系张津铭父亲。原张李斌诉被告台安县珍林牧业养殖场、张广林、张津铭承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告李斌、三被告委托代理人张广林到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告李斌诉称：2018年6月至11月期间，原告为被告建成9栋鸡舍和另外2栋鸡舍的建筑材料。当时双方协议，鸡舍土建完工后便结清人工费、材料款。土建工程完工后（不含配套设施窗、门等），被告没有兑现诺言，分文未付。被告张广林只出具了一张欠条共计人民币516万元（含另一合伙人）。2020年8月30日，被告张广林单独为原告出具258万欠条一张，并同意今年9月30日还清。后三被告并未按照约定偿还欠款。现为维护原告合法权益，原告诉至人民法院，请求法院判令三被告给付所欠人工费、材料款共计人民币258万元，并从欠款之日起至还款之日止按照年利率6%给付利息并承担各项诉讼费用。被告张广林辩称：原告起诉的数额不属实，要求对工程款的数额进行重新计算。且原告所承揽工程并没有完工，原告要求给付工程款没有到期，应该在工程完工后在给付工程款。被告台安县珍林牧业养殖场、张津铭答辩意见与张广林一致。经审理查明：原告李斌与案外人刘长征为合伙人关系，被告张广林与被告张津铭为父子关系，被告张津铭与被告台安县珍林牧业养殖场投资人高耸为夫妻关系。2018年3月18日，被告台安县珍林牧业养殖场出具授权委托书一份，授权书中载明投资人高耸因故不能管理场内业务，故特授权被告张广林管理场内一切业务。2018年6月11日，被告张广林、张津铭及台安县珍林牧业养殖场投资人高耸与案外人刘长征签订了建筑施工承包合同一份。合同约定由乙方即刘长征承揽珍林牧业肉鸡养殖小区建设工程，承包内容为鸡舍土建包工包料9栋90米，2栋70米，不包含化粪池、办公室，按照市场价格再议。同时约定承包单价为每平方米316元，税金及质保金由甲方即三被告自行承担，工期为2018年6月11日至2018年10月1日。合同签订后，原告李斌与案外人刘长征因合伙关系，共同入场开始施工。2018年9月5日，被告张广林与原告李斌、刘长征施工代表夏清涛签署了施工改动设计及阶段验收认证单一份，其中记载内容如下：1背面四栋鸡舍主体工程完工，具备鸡笼安装，南面四栋主体完工，具备上设备。2、主体工程因风机、风窗未到位影响下一步抹灰。3、电线杆没动，工程无法进行，甲方应予合理补偿；4、坟没动，及后垫土方影响工程进度造成预算增加，甲方应补偿。后台安县珍林养殖场施工因上述问题停止施工，原告与三被告就停工责任赔偿问题多次协商如下：2018年9月15日，被告张广林签署了施工延期及补偿协议书一份，协议书中载明2018年9月15日开始由于甲方原因停工损失由甲方全部解决及停工后甲乙方责任等问题，但乙方未在该协议上签字；2020年3月25日，被告张广林、张津铭与李斌签订租赁协议书一份，约定以台安县珍林牧业养殖场共9栋鸡舍及场地内所有设施、鱼池共计3.4775公顷租赁给原告李斌，租期为2020年到2040年，租金用于抵偿工程款及违约利息。2019年8月29日，被告张广林又出具了欠条一张，欠条载明张广林、高耸欠刘长征、李斌、孙秀芝等人民币516万元；约定支付时间为2019年8月29日至2019年10月10日前，若到期不能还款，则张广林、高耸自愿将300亩土地手续所有权和果树、鸡舍、猪舍过户给被欠款人所有。上述协议虽经双方或单方签署，但均未实际履行。2020年8月30日，张广林以珍林牧业养殖场委托人的身份向被告出具了欠条一张，欠条载明因建设鸡舍欠原告李斌人工费、材料费2580000元（贰佰伍拾捌万元），欠款于2020年9月30日前还清，被告张津铭以担保人身份在欠条上签字。2020年9月3日，原告李斌向本院提起诉前保全申请，请求法院保全被告台安县珍林牧业养殖场及张津铭名下价值2580000元（贰佰伍拾捌万元）的财产，本院依法作出（2020）辽0321财保1号民事裁定书并查封了被告台安县珍林牧业养殖场及张津铭名下鸡舍9栋、猪舍5栋、库房2栋及果树170亩。上述事实有原告、被告的陈述笔录、原告提供的欠条1份、授权委托书复印件1份、施工延期及补偿协议书1份、施工改动设计及阶段验收认证单1份、被告提供的建筑工程施工合同1份、欠条2份、租赁协议书1份等证据在卷，已经开庭质证及本院审查，可以采信。本院认为，依法成立的合同受法律保护，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。关于原告主张被告给付材料费、人工费共计人民币2580000元（贰佰伍拾捌万元）一节，因有欠条等证据证明，本院予以认定。关于该笔债务的承担问题，因案涉肉鸡养殖小区建设工程系为建设被告台安县珍林牧业养殖场所支出的费用，且被告台安县珍林牧业养殖场在2020年8月30日给原告出具的欠条上予以签章确认，故对原告主张被告台安县珍林牧业养殖场承担给付工程款的诉讼请求，本院予以支持。关于原告主张被告张津铭承担连带保证责任的诉讼请求，因被告张津铭以担保人身份在欠条上签字，其系完全民事行为能力人，该行为系其真实意思表示，且不违反法律规定，故对原告的此项请求本院予以支持。关于原告要求被告张广林承担共同给付工程款责任的诉讼请求，经查，被告张广林系被告台安县珍林养殖场负责人高耸的被委托人，其以委托代理人的名义签字的行为后果应由委托人被告台安县珍林养殖场承担，故对原告要求被告张广林承担给付工程款责任的诉讼请求，本院不予支持。关于原告主张被告从欠款之日起至还款之日为止按照年利率6%给付逾期付款利息的诉讼请求，不违反法律规定，但其主张利率过高，结合现行法律规定，故被告应以2580000元为基数，自逾期给付之日即2020年10月1日起至实际给付之日为止按2020年10月全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息。关于被告辩解原告起诉的数额不属实，要求对工程款的数额进行重新计算。且原告所承揽工程并没有完工，原告要求给付工程款没有到期，应该在工程完工后在给付工程款一节，因被告已经在给原告出具的欠条上签字确认了工程款的具体数额，同时工程没有完工的责任，原告已经提供证据证明是被告的原因所致，被告对此亦未提供证据予以反驳，故对其辩解本院不予采信。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七、第二百五十一、第二百六十三条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十一条之规定判决如下：一、被告台安县珍林牧业养殖场于本判决生效后十日内偿还原告李斌工程款人民币2580000元（贰佰伍拾捌万元）；并自2020年10月1日起至实际给付之日为止按2020年10月全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付逾期付款利息；被告张津铭对上述款项承担连带保证责任。二、驳回原告李斌其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费27440元，保全费5000元，由被告台安县珍林牧业养殖场、张津铭承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省鞍山市中级人民法院。审 判 长  李印军人民陪审员  王 强人民陪审员  尹 荟二〇二一年一月二十五日书 记 员  程 竹