巴彦淖尔市临河区人民法院民事判决书（2020）内0802民初4155号原告吴某，个体户，住巴彦淖尔市，公民身份号码×××。委托诉讼代理人李某，爱德律师事务所巴彦淖尔分所律师。被告巴彦淖尔市龙源泰建筑劳务有限公司。法定代表人赵某。原告吴某与被告巴彦淖尔市龙源泰建筑劳务有限公司（下称龙源泰公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告吴某及委托诉讼代理人李某、被告龙源泰公司的法定代表人赵某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告吴某诉称，2019年9月1日,龙源泰公司与我签订了《钢筋工程施工合同》，约定，由我为龙源泰公司的临河区双河镇舒怡之境老年公寓5#、6#楼及地下室做钢筋工程，地下室按建筑面积每平方米130元,约10000平米,工程总价款为1300000元。因龙源泰公司资金困难,导致工程无法完工，后双方协商,扣除所有我应承担的各项费用按每平米78元结算，面积10545平方米，工程款为822510元。施工期间龙源泰公司陆续支付工程款650000元,尚欠172510元未付。现请求判令龙源泰公司：1、支付工程款172510元，并从起诉之日即2020年8月4日起至还清款之日止按市场报价利率支付利息；2、承担诉讼费、保全费。被告龙源泰公司辩称，吴某在施工中人员严重缺乏，超过工期后只完成了总工程量的60%，工程未能完工，后按工程量、工人工资比例进行核算每平米为78元，工程款为822510元，已支付750000元。按合同约定,塔吊司机的费用87200元由各工种按工程量承担，木工李小军、姚连玉的工程量分别为209947元、240205元、瓦工胡玉茂的工程量为344000元、吴某的工程量为822510元，应承担塔吊司机的费用为44472元。按合同约定，吴某所用的配电箱、电缆、材料中的顶棍由其负责，其工人工伤保险由我公司统一购买，从工程款中扣除。因其无钱购买配电箱、电缆、顶棍，已由我公司提供，双方协商的配电箱、电缆费用20000元及顶棍费用2850元应从工程款中扣除，还应扣除吴某17个工人每人每月22.1元共计751.4元的保险费，现不同意支付吴某工程款。经审理查明，2019年9月1日，吴某向龙源泰公司承包了双河镇舒怡之境老年公寓5号、6号楼及地下室钢筋工程，双方签订了《钢筋工程施工合同》，约定，工程内容：主体结构按图纸要求，所有主体钢筋制作以及二次结构的钢筋植筋、安装所有钢筋制作，包括焊接套筒、顶棍及制作中的所有机具、配电箱（机具必须符合要求，过旧的机具不能进场）；进场工人全部实名制提供身份证并第一时间购买保险（由公司统一购买，实际费用从工程款中扣除）；工期：2019年9月1日至2020年10月31日；承包方式及付款：框剪结构按建筑面积每平方米75元，约17000平方米，约1275000元，地下室按建筑面积每平米130元，约10000平米，共计1300000元，最终以实际面积计算（造型不做计算），付款方式现金，以三层、六层封顶根据建设方合同按工程量支付乙方，停工支付所完工程量的60%-70%，工程整体完工具备交工条件，支付到工程总量85%-95%，交工完成全部付清，合同截止，如建设方因资金短时间（15天）内，按合同未支付不得停工、闹事，如有煽动工人停工闹事，龙源泰公司有权单方终止合同，并以完成工程量的60%结算，吴某并承担全部法律责任；在施工过程中所用大型机具（塔吊、提升机）司机工资问题按工程比例，各工种一起承担相应的费用。2019年12月19日，龙源泰公司与吴某就上述工程进行了结算，单价为78元，面积为10545平米，总工程款为822510元。2019年12月4日、9日、2020年1月10日内蒙古精益建筑有限公司分别代龙源泰公司向吴某工人支付工资110000元、40000元、500000元，2019年12月27日龙源泰公司在舒怡之境老年公寓又支付吴某带班工人刘小治等人工资100000元，吴某、刘小治出具了借条，龙源泰公司共计支付工程款750000元。另查明，2019年9月23日至2020年1月12日在张晓忠承包龙源泰公司舒怡之境老年公寓工地2台塔吊期间，费用每台每月为12000元，该期间的费用87200元已由龙源泰公司支付张晓忠。2019年9月25日、10月16日龙源泰公司分别与李小军、姚连玉、胡玉茂签订了木工工程施工合同、瓦工工程施工合同，亦均约定在施工过程中所用大型机具（塔吊、提升机）司机工资问题按工程比例，各工种一起承担相应的费用。经结算，木工李小军、姚连玉的工程量分别为209947元、240205元，瓦工胡玉茂的工程量为344000元，吴某的工程量为822510元，共计1616662元，根据龙源泰公司与吴某约定，吴某应承担塔吊司机的费用为44472元。龙源泰公司提供的社会保险交费通知单、完税证明中的交款单位为内蒙古精益建筑有限公司。龙源泰公司提供的内蒙古精益建筑有限公司的罚款单、吴某的结算证明、承诺书、吴某的代班人员刘小治、陈勇的承诺书、110接警回执单、微信聊天记录与本案无关，本案不作认定。庭审中，吴某认可使用了龙源泰公司提供的配电箱和电缆，否认使用了顶棍，称未与龙源泰公司协商配电箱和电缆费用。龙源泰公司未能提供吴某同意支付配电箱、电缆费用20000元及使用顶棍的证据。吴某称按每平米78元是扣除所有其应承担各项费用后的结算单价，龙源泰公司不认可，吴某未能提供证据证明。本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。涉案工程经结算工程款为822510元，龙源泰公司已付750000元，再核减吴某应承担的塔吊司机费用44472元，龙源泰公司还应付28038元。吴某要求龙源泰公司支付工程款的利息的请求，本院予以支持，利息的承担从2020年8月4日起至付清款之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的2020年8月4日一年期贷款市场报价利率计付利息。吴某称按每平方米78元结算是扣除所有其应承担各项费用后的结算单价，龙源泰公司不认可，吴某未能提供证据证明，其主张不能成立。龙源泰公司要求吴某支付配电箱、电缆费用及顶棍费用，但未能提供证据证明吴某同意支付上述费用的证据，本院不予支持。龙源泰公司提供的社会保险交费通知单、完税证明中的交款单位为内蒙古精益建筑有限公司，要求从工程款中扣除吴某工人保险费用的主张，本院亦不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下：被告巴彦淖尔市龙源泰建筑劳务有限公司于本判决生效后3日内支付原告吴某工程款28038元，并从2020年8月4日起至付清款之日止，按同期全国银行间同业拆借中心公布的2020年8月4日一年期贷款市场报价利率计付利息；如不能按照本判决指定的期间履行债务，则根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务的利息。案件受理费3750元，由原告吴某负担3150元，由被告巴彦淖尔市龙源泰建筑劳务有限公司负担600元。财产保全费1383元，由原告吴某负担221元，由被告巴彦淖尔市龙源泰建筑劳务有限公司负担1162元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本,上诉于巴彦淖尔市中级人民法院。审判长 杨利文人民陪审员 杨丽萍人民陪审员 马春梅二0二一年一月六日书记员 曲 扬附相关法律条款：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。