山东省济南市历城区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鲁0112民初7869号 原告：江苏共筑石化工程有限公司，住所地南京市鼓楼区。 法定代表人：范福生，执行董事。 委托诉讼代理人：戴丹群，江苏海越律师事务所律师。 委托诉讼代理人：吕少俊，该单位工作人员。 被告：江苏中科智储科技有限公司，住所地南京市江宁区。 法定代表人：马斌，执行董事。 委托诉讼代理人：张伟，江苏盛律律师事务所律师。 原告江苏共筑石化工程有限公司（简称共筑公司）与被告江苏中科智储科技有限公司（简称中科公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月22日立案受理。本院依法适用简易程序，于2020年11月27日公开开庭进行了审理。原告共筑公司的委托诉讼代理人戴丹群、吕少俊，被告中科公司的委托代理人张伟通过互联网庭审系统参加诉讼。本案现已审理终结。 共筑公司向本院提出诉讼请求：1.判令中科公司支付共筑公司剩余工程款685000元及利息（利息计算方式自2018年3月31日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期贷款利率计算，自2019年8月20日起至实际支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2.判令中科公司承担本案的全部诉讼费用、保全费用、保函费用。事实和理由：共筑公司与中科公司于2017年12月4日签订了《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2017-0201）,合同约定由共筑公司承建中科公司总包的“济南热力集团有限公司济钢能源站熔盐蓄热装置工程”，项目工程地点为山东省济南市。共筑公司于2018年3月底完成了合同约定的内容，按照合同约定，中科公司应付至结算价的100%。经双方确认的工程决算价格为335万元，截至目前，中科公司支付了266.5万元，剩余68.5万元及逾期利息尚未支付，经共筑公司多次催要未果。为维护共筑公司的合法权益，特提起诉讼，望判如所请。 中科公司辩称，因案涉工程共筑公司尚未完成施工，更未完成案涉工程的调试工作，故其无权要求中科公司支付案涉工程价款。案涉设备是高温高压设备，需要进行自动化操作，但共筑公司并未完成组装后的调试工作，全自动运行的目的无法实现，因此设备一直处于闲置状态。中科公司与共筑公司共同与济南热力集团有限公司签订的合同中明确约定，承包人配合发包人完成设备单机系统调试成功后（视为验收合格），发包人支付承包人工程结算价的30%；设备单机系统安全稳定运行2018年一个采暖季后，无重大质量问题，发包人支付承包人工程结算价的10%。但共筑公司并未将自动化操作模块中的240个点位安装完毕，只完成了146个点位的安装，已安装点位中有6个点位未连接，预留的42个点位的安装工作也未完成，并未施工完毕，没有验收合格，更没有安全稳定运行一个采暖季，故共筑公司的主张不符合合同约定及法律规定，应予驳回。 经审理本院认定事实如下： 2017年，共筑公司与中科公司签订《联合投标协议书》一份，约定双方组成联合体，共同参加济南热力集团有限公司济钢能源站熔岩热系统主要设备采购工程投标。中科公司为联合体主办人，共筑公司为联合体成员，共筑公司对按照图纸采购和施工负责，中科公司对工艺包和图纸负责。 中标后，2017年12月4日，共筑公司（承包人）与中科公司（发包人）签订了《建设工程施工合同》（合同编号为GF-2017-0201）,合同主要约定：由共筑公司承建中科公司总包的“济南热力集团有限公司济钢能源站熔盐蓄热装置工程”，项目工程地点：山东省济南市，工程内容：设备、材料采购，现场设备制作，机电仪安装以及防腐保温，工程承包范围：熔盐蓄热装置，合同工期90天，自2017年12月4日开工至2018年3月4日竣工。合同价格形式为固定总价，合同价位302万元。其中专用合同12.4.1约定，关于付款周期的约定：节点付款（见协议书）。本合同签订后，发包人支付承包人签约合同价的20%（开具收据）；承包人货到现场后（主要设备的80%）,发包人支付承包人签约合同价的40%（开具60%增值税专用票，税率：11%）；承包人配合发包人完成设备单机系统调试成功后（视为验收合格），发包人支付承包人工程结算价的30%（开具至全额增值税专用票，税率：11%）；设备单机系统安全稳定运行2018年一个采暖季后（2018年11月15日2019年3月15日），无重大质量问题，发包人支付承包人工程结算价的10%。建设工程施工合同签订前后，共筑公司进行了熔盐蓄热装置的采购和安装施工。 2018年1月12日，济南热力集团有限公司（甲方）与中科公司、共筑公司（乙方）签订买卖销售合同一份（编号：B1-2017-JG-01），约定济南热力集团有限公司向中科公司、共筑公司购置熔盐蓄热装置1台，含税总价为535万元，于2018年2月28日前安装调试完毕，并约定：安装调试完毕，连续正常运行168小时后，由乙方提出验收申请，甲方及政府相关监管部门组织验收，验收合格双方签署验收合格证书，验收不合格视为乙方迟延交货。 2018年3月，共筑公司出具《工程交工证书》，载明：济钢能源站能源蓄热装置储罐基础、钢结构平台、设备、工艺管道、防腐、保温、电气、仪表已全部按照图纸内容完成，初步调试完成，中科公司加盖项目部章。2018年4月26日，共筑公司出具上述项目结算书，认为工程款合计3494787.03元。2018年9月19日，中科公司复函称，认可“济南热力集团济钢能源站熔盐蓄热项目”竣工结算金额为335万元。此笔费用包含2018年采暖季（2018年11月-2019年3月）共筑公司人员进场调试涉及的所有费用（材料费除外），配合调试合格验收，交付业主使用单位济南热力集团有限公司后稳定正常供热168小时。 截至目前，中科公司已支付共筑公司工程款266.5万元，余款68.5万元未付。共筑公司已向中科公司开具了335万元的发票。 2020年10月15日，中科公司向共筑公司发出《履约催告函》，认为案涉项目至今无法完成验收，原因在于共筑公司负责完成的设备安装施工项目，截止目前始终无法达到连续稳定正常供热168小时，要求共筑公司收到告知函后7日内组织人员到项目所在地及时完成设备调试义务（设备需达到连续稳定正常供热168小时），否则将依法追究共筑公司法律责任。2020年10月21日，共筑公司回函称，一、我司于2017年和2018年根据贵司要求的时间，均安排了调试人员前往项目工程所在地进行了供热调试，但由于业主无人跟踪，调试事宜最终不了了之。二、我司于2019年根据贵司确定的时间再次安排了调试人员，并订好了机票，但因贵司在我司调试人员出发前临时告知我方，贵司未能与业主单位协商好调试时间，调试事宜将另行通知，从而导致此次调试无法进行。三、关于贵司本次催告函要求的调试事宜，如贵司与业主单位协商好确定的调试时间，我司仍然可以组织人员到现场调试。另外，我公司申明，我司仅负责按照图纸要求提供的设备正常开机，并且由于本项目完工至今已超过2年半的时间，因设备、管线的老化、损坏等原因导致调试工作无法进行的情况，我司不承担任何责任和相关费用。次日，共筑公司向本院提起诉讼，并申请冻结了中科公司的银行账户。 2020年12月27日上午，本院到案涉项目现场进行了查勘并向业主单位询问了相关情况。工作人员告知，因该熔盐蓄热装置不能实现自动化运行，未实际使用，一直处于闲置状态。 本院认为，共筑公司与中科公司签订的联合投标协议书、建设工程施工合同及双方共同与济南热力集团有限公司签订的买卖销售合同均系当事各方真实意思的表示，均为有效合同。案涉工程为济钢能源站熔盐蓄热装置工程，根据上述合同，共筑公司与中科公司作为联合体，应就该工程共同向济南热力集团有限公司负责，交付符合合同约定的设备并保证设备的正常运转及使用。共筑公司对按照图纸采购和施工负责，中科公司对工艺包和图纸负责，双方均应当诚信履行各自义务。本案中，共筑公司主张中科公司支付剩余款项，应当举证证实符合合同约定的付款条件。中科公司已付款近80%，根据共筑公司与中科公司签订的建设工程施工合同中的分期付款条款，承包人配合发包人完成设备单机系统调试成功后（视为验收合格），发包人再支付承包人工程结算价的30%，设备单机系统安全稳定运行2018年一个采暖季后，无重大质量问题，发包人支付承包人剩余的工程结算价的10%。共筑公司提交的《工程交工证书》，只能证明2018年3月底前完成了初步调试，并不等同于系统调试成功，更未达到系统安全稳定运行的情形。双方与济南热力集团有限公司签订的买卖销售合同中也约定，安装调试完毕，连续正常运行168小时后，由中科公司、共筑公司提出验收申请，济南热力集团有限公司再组织验收，验收合格签署验收合格证书，验收不合格视为中科公司、共筑公司迟延交货。从双方的往来函件、当庭陈述及本院现场查勘、了解的情况看，案涉设备并未完成系统调试，不能实现自动化运行的目的，并不符合验收的条件，无法安全稳定运行。共筑公司作为施工单位，理应及时组织技术人员进行系统调试，修复系统存在的问题，使设备能够安全稳定运行，中科公司也应予以协助配合，这样才能避免被购买设备的单位追究法律责任，实现双方合作共赢的初衷和目的。综上，共筑公司主张中科公司支付剩余工程款685000元及利息，不符合合同约定及法律规定，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下： 驳回原告江苏共筑石化工程有限公司的诉讼请求。 案件受理费10650元，减半收取计5325元，保全费4520元，均由原告江苏共筑石化工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，预交上诉费，上诉于山东省济南市中级人民法院。 审 判 员  于   东   亮 二〇二一年一月七日 法官助理  路倩倩书记员杨丽