江苏省邳州市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0382民初8872号原告：上海岑成机电设备有限公司。住所地上海市金山区朱泾镇临源街****360B。法定代表人：李明学，该公司执行董事。委托诉讼代理人：刘稳，上海言忠理律师事务所律师。委托诉讼代理人：王云，上海言忠理律师事务所律师。被告一：江苏华腾工业设备安装集团有限公司南通分公司。住。住所地江苏省南通市中南世纪城****/div>负责人：朱新冬，该分公司经理。被告二：江苏华腾工业设备安装集团有限公司。住所地江苏。住所地江苏省无锡市滨湖区绣溪路**-28>法定代表人：潘辉晶，该公司执行董事。委托诉讼代理人：李东海，该公司副总经理。被告三：管永辉，男，1975年12月8日出生，汉族，住江苏省启东市。以上三被告共同委托诉讼代理人：朱佳祥，江苏谟仕律师事务所律师。原告上海岑成机电设备有限公司（以下简称岑成公司）与被告江苏华腾工业设备安装集团有限公司南通分公司（以下简称华腾公司南通分公司）、江苏华腾工业设备安装集团有限公司（以下简称华腾公司）、管永辉建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月15日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告岑成公司委托诉讼代理人王云，被告华腾公司委托诉讼代理人李东海，三被告共同委托诉讼代理人朱佳祥到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告岑成公司向本院提出诉讼请求：1、判决被告一支付原告安装工程款项602500元及迟延履行的利息（利息以602500元为基数，自立案之日起计算至实际履行之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；2、判决被告二、被告三就支付安装工程款承担连带清偿责任；3、判决三被告支付本案的诉讼费用。事实和理由:原告与被告一于2018年6月8日签订了合同编号为2018060803的《安装工程合同》，合同约定原告承包被告一作为建设单位的徐MWMWT州谷阳800太阳能电池生产车间大宗气体工程的生产车间的空气压缩管道、氮气管道、氧气管道的安装施工。合同约定工程总造价为1580000元，需要相应增加的材料及人工费另行计算做补充增加费用。该工程实际为被告三承包的项目，因被告三为个人，没有相应的资质，故被告三挂靠在被告一名下，借用被告一的名义与总承包方上海电子工程设计研究院有限公司长沙分公司签订分包合同后再将本合同中的相应安装工程分包给原告。原告于2019年7月5日经工程现场人员确认完成相应的安装施工及部分增项，但截止到起诉之日，被告一和被告二就该合同陆续仅支付了原告977500元安装工程款，剩余的602500元安装工程款一直未予支付。因被告一和被告三属于挂靠与被挂靠的关系，故被告一和被告三应当就尚未支付的602500元安装工程款承担连带清偿责任。被告一作系被告二的分公司，被告二应当就被告一尚未支付的602500元安装工程款承担连带清偿责任。三被告辩称：请求驳回原告诉请。涉案工程至今未完工，未验收决算，原告中途离场，给被告方造成损失，原告实际完成工程量需审核后才能确定。被告保留追究原告擅自停工的违约责任。本院经审理认定事实如下：2018年6月8日，被告华腾公司南通分公司（作为建设单位、甲方）与原告岑成公司（作为施工单位、乙方）签订《安装工程合同》，约定：工程名称：徐州谷阳800MW太阳能MWT电池生产车间大宗气体工程。工程地点：邳州市高新技术开发区滨湖大道。工程内容：生产车间的压缩空气管道；氮气管道；氧气管道的安装施工。工程总造价：(RMB)￥1580000.00元(其中50%的材料开具16%的材料发票。其余50%为安装人工费不含税金。)人民币大写：壹佰伍拾捌万元整。在施工过程中有与合同及图纸不一致的地方；需要相应的增加材料及人工费，另行计算；做补充增加费用。工程期限：本工程自2018年6月8日起开工至2018年8月5日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。工程质量和保修：工程质量必须符合国家施工验收规范。质保期为验收之日起一年。付款方式：合同签订先预付15%，项目施工完成主管支付进度款25%，项目施工完成支付进度款30%竣工验收后14日内支付25%工程款。合同5%作为质量保证金，质保期满期后14天内一次性支付，质保金不记利息。工程验收：工程竣工后，乙方通知甲方，由甲方邀相关人员在5天内进行验收，办理交接手续。如甲方逾期不进行验收或未办理交接手续，则按验收合格论处。本合同签订后甲方派管永辉同志，联系电话182××******，乙方派吴战胜同志，联系电话186××******作为双方现场代表，负责施工监督与协调工作。合同尾部建设单位处由华腾公司南通分公司加盖合同专用章，委托代理人载明管永辉，施工单位处加盖岑成公司合同专用章。上述合同签订后，原告进行了施工。施工过程中，2019年5月16日，被告管永辉向原告出具《欠条》一份，载明：今有(江苏华腾工业设备安装有限公司南通分公司)管永辉；欠(上海岑成机电设备有限公司)李明学。徐州谷阳800VV太阳能电池生产线大宗气体工程项目，材料及安装人工费共计：897500.00元。金额大写：捌拾玖万柒仟伍佰元整。备注：项目总价1580000.00元。……到2019年5月16日为此一共打款682500.00元；至今欠897500.00元。项目预计在2019年6月15日全部完工；在2019年8月1日之前管永辉必需支付清安装费818500.00元。其余项目总价5%的质保金(79000.00元)；需在2020年8月1日付清(付款方式见合同的付款方式一致)。特立此据。《欠条》尾部管永辉在欠款人处签名按手印。上述《欠条》出具后，原告未再继续进行施工。后被告方再次支付部分工程款，至2020年8月7日累计支付977500元。2020年8月，原告委托代理人刘稳代表原告与被告方协商剩余工程款事宜。期间2020年8月7日，刘稳制作《结算协议》一份发送给管永辉，管永辉签字后交回。该《结算协议》中载明：甲方：岑成公司；乙方：华腾公司南通分公司；丙方（保证人）：管永辉。鉴于：甲乙双方于2018年6月8日签订的合同编号为CC2018060803的《安装工程合同》(以下简称“合同”)，约定就乙方承包的徐州谷阳800MW太阳能MWT电池生产车间大宗气体工程，甲方完成生产车间的压缩空气管道:氮气管道:氧气管道的安装施工工程。工程总造价为1580000元(大写:壹佰伍拾捌万元整)。因项目方原因，甲方完成了90%以上的合同约定的工程量后，剩余工程量由项目方自行完成。在施工过程中，经项目方及乙方要求，乙方亦完成合同约定外的增加工程量，并且项目方就增加工程量予以确认。截止到2020年8月7日，乙方己支付甲方共计977500元工程款，剩余合同约定工程款及增加工程款尚未结算（以下统称“尾款”)。现就尾款结算事宜，甲乙双方经过友好协商一致，达成如下协议:一、甲乙双方同意尾款按照420000元进行结算。二、乙方同意于2020年8月底一次性支付尾款420000元至甲方指定账户。三、如乙方按照第二条约定按期足额支付至甲方后，则甲、乙双方就该合同项下的债权债务全部结清;如乙方未能按照第二条约定按期足额支付至甲方，则甲方仍然有权按照原合同约定要求乙方进行结算尾款，并且乙方应承担应付未付尾款的10%的违约金。四、丙方自愿就乙方所欠尾款承担连带保证责任。五、本协议经甲、乙、丙三方签字盖章后生效。该《结算协议》尾部丙方（保证人）由管永辉签名并按手印，另甲方、乙方处空白，岑成公司及华腾公司南通分公司均未签字盖章。以上事实，有原告提交的安装工程合同、欠条、结算协议等，及本院制作的庭审笔录在卷佐证，本院予以确认。本院认为，华腾公司南通分公司与原告签订的《安装工程合同》合法有效，双方均应按照合同约定及法律规定全面履行义务。原告按约进行施工，华腾公司南通分公司应按约支付工程款。关于剩余工程款金额问题：管永辉系本案合同的华腾公司南通分公司的委托代理人及项目负责人，其签署《欠条》、《结算协议》的相关效力及于华腾公司南通分公司。结算协议虽因甲、乙双方未签字盖章最终未生效，但其中经管永辉确认的“鉴于……”部分的事实可以作为认定本案事实的依据。结合其中描述的“甲方完成了90%以上的合同约定的工程量”，以及拟结算结果“尾款”420000元与444500元（合同总价158万元*90%-已付款977500元）相近的事实，可以确认原告已完成工程量价款应为158万元*90%=1422000元，扣除被告方已付的977500元，剩余工程款为444500元。关于原告主张的工程增量，因仅提供相关工程量确认单等复印件，被告均不予认可，故无法证明工程增量及价款，故本院不予支持。关于被告抗辩的罚款问题，因原告不予认可，被告举证《结算说明》复印件不能证明罚款实际发生，亦不能证明罚款系原告过错造成，结合《结算协议》中描述的“因项目方原因，甲方完成了90%以上的合同约定的工程量后，剩余工程量由项目方自行完成”，本院对被告该抗辩意见不予支持。关于付款期限问题：《欠条》中对工程价款进行预算并承诺付款期限，虽原告未完成剩余工程，《欠条》不能作为结算工程款金额的依据，但结合未完成施工非原告原因，且出具《欠条》后未再产生新的工程量的事实，被告方对于原告已完成工程量的价款应及时结算，允诺的付款期限仍应继续遵守，即2019年8月1日前付清质保金之外的工程款，5%的质保金应于2020年8月1日前付清。故原告主张支付剩余工程款,并自立案之日即2020年10月15日起计算逾期付款利息，本院予以支持。剩余工程款的金额以本院确认金额为准。关于华腾公司及管永辉的责任问题：华腾公司南通分公司系华腾公司的分公司，华腾公司依法应承担其债务。管永辉非原告的合同相对人，其出具的《欠条》中载明“(江苏华腾工业设备安装有限公司南通分公司)管永辉”，系代表华腾公司南通分公司出具，《结算协议》中系保证人的身份，故无法认定其个人构成债务加入，原告主张其承担连带责任，证据不足，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，判决如下：一、被告江苏华腾工业设备安装集团有限公司南通分公司、江苏华腾工业设备安装集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告上海岑成机电设备有限公司工程款444500元及逾期利息（以444500元为基数，自2020年10月15日起，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至付清之日）。二、驳回原告上海岑成机电设备有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取4912元，由被告江苏华腾工业设备安装集团有限公司南通分公司、江苏华腾工业设备安装集团有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费。审判员 许 晴二〇二一年一月十二日书记员 李怡丽