广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初31079号原告：张兴勇，男，汉族，住重庆市长寿区。原告：勾丽群，女，1986年5月10日出生，汉族，住重庆市长寿区。两原告共同委托诉讼代理人：傅学容，广东天骅律师事务所律师。被告：佛山市国华置业有限公司，住所地：佛山市南海区。法定代表人：郑某1。委托诉讼代理人：曾丽芬，女，该公司员工。委托诉讼代理人：卢丽娴，女，该公司员工。原告张兴勇、勾丽群诉被告佛山市国华置业有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年11月23日立案后，依法适用简易程序于同年12月29日公开开庭进行了审理。两原告的委托诉讼代理人傅学容、被告的委托诉讼代理人卢丽娴、曾丽芬到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。两原告向本院提出诉讼请求：1.被告支付逾期交楼违约金71337.14元予原告（违约金以总房款为本金自逾期之日即2020年7月1日起计算至2020年10月27日止，9月30日前按日万分之三的标准计算，之后按日万分之四的标准计算）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告在2019年5月28日与被告签订了《商品房买卖合同》和《补充协议》，购买了被告开发的位于佛山市南海区××××××××××××××××××××商品房一套，总房价为1857738元。上述合同及补充协议中约定了商品房的基本情况、房价、交付期限、双方权利义务、逾期付款及逾期交楼的违约责任等内容。签合同时，合同中约定被告在2020年6月30日前交付上述房屋给原告，逾期交付则支付违约金给原告。合同签订后，原告按照合同约定支付了全部购房款，但到了约定交楼期限，被告却未将上述房屋交付给原告使用，虽经原告多次催促，被告延期至2020年10月28日才通知收楼，根据双方所签合同及补充协议约定，被告有义务向原告支付逾期交楼的违约金，但虽经原告多次催要，被告都拒不支付。被告辩称，一、涉案房屋于2020年10月23日达到合同约定的交付条件，因此被告的交付时间最晚应认定为2020年10月23日。涉案房屋分别于2020年9月21日取得房屋测绘报告，2020年10月23日通过政府竣工备案达到合同约定交付的条件，被告也已于2020年10月16日向原告送达收楼通知书，因此涉案房屋的交付日期最迟应认定为2020年10月23日。二、涉案工程项目建设过程中遭遇疫情、测绘单位解散、台风暴雨等不可抗力、合同约定可据实顺延交付因素的影响，导致项目工期延误近300天，根据合同的约定被告也无需就该期间承担责任。（一）2020年1月，全国爆发新冠肺炎疫情，被告为配合全国疫情防控工作，主动延期复工复产，参照《佛山市自然资源局关于明确新冠肺炎疫情期间延期免息措施操作指引的通知》第二条“受疫情影响不能及时移交的回迁房等物业，可申请免责延期时间最长不超130天”的规定，被告可主张至少130天的不可抗力免责期限。退一步讲，即使根据《广东省高级人民法院关于审理涉新冠肺炎疫情商事案件若干问题的指引》第六条“不可抗力的起止时间一般可以参照省级政府启动和终止重大突发公共卫生事件的时间来确定”的规定，广东省重大突发公共卫生事件（广东省突发公共事件应急预案第3.2.2款明确省级二级防控为重大防控)的起止时间为2020年1月23日至2020年5月9日（共计107天），被告也可至少享有107天的不可抗力免责期限。（二）涉案项目签署合同之日起至房屋交付之日止，共计发生过“山竹”、“天鸽”、“帕卡”等超过21次台风暴雨等气象灾害情况（广东省气象灾害应急预案明确省级二级防控为重大防控，施工单位应停止施工作业），造成我司工程延误超过59天，根据补充协议第七条第2.9款的约定，被告可顺延交付。（三）涉案项目委托的测绘单位为佛山市南海区×××××××，该单位为政府指定的测绘单位且为南海区唯一的测绘单位。2020年6月3日，该单位临时通知停止业务受理并于2020年9月21日与被告终止测绘合同，被告此后不得不重新委托测绘单位，该等情况也构成补充协议第七条第2.1、2.4、2.6款约定的“施工过程中遇到的异常困难、其他非被告所能控制的事件”情形，被告可据此顺延交付110天而无需承担相应责任。（四）退一步讲，即使法院认定被告存在逾期，原告所主张的违约金标准也远高于周边租金的3倍（涉案房屋同地段房屋租金约为2900元/100平/月，而原告主张的违约金高达9000元/100平/月）。再者，补充协议第七条第1款关于逾期交付的条款，因存在限制买受人解除合同权利情形而无效，因此应根据主合同第十二条的约定，按每日万分之二（逾期90日内）得标准计算违约金。综上，恳请法院驳回原告的全部诉讼请求。原告和被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院依法组织双方当事人进行了证据交换和质证，对真实性无异议或有原件核对的证据，本院确认其真实性并在卷佐证。对无原件核对且当事人对真实性有异议的证据，本院不确认其真实性。对有争议的证据，本院认定如下：1.原告提交的证据5关于燃气供应的微信聊天记录，原告明确不在本案中就燃气问题进行主张，故本院对该证据不予审查；2.被告提交的证据2-8工程施工联系单、通知函等，有原件核对，本院对其形式真实性予以确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：2019年5月28日，两原告（买受人）与被告（出卖人）签订《商品房买卖合同（预售）》（下简称“涉案合同”）约定：出卖人将其开发的位于广东省佛山市南海区×××××××××××××××××××房出售予买受人，用途为住宅，总价款1857738元。自本预售合同网上签订之日起1日内支付首期款1257738元，剩余房款×00000元应于2019年5月28日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。买受人未按照约定时间付款的，逾期在90日之内按逾期应付款的日万分之2计付违约金；逾期超过90日后，出卖人有权解除合同，出卖人选择不解除合同的，按逾期应付款的日万分之4计付违约金。出卖人应当在2020年×月30日前向买受人交付该商品房。商品房交付时应符合下列条件：1.已经取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.已取得房屋测绘报告。出卖人未按约定时间将该商品房交付买受人的，逾期在90日之日按已付全部房款的日万分之2计付违约金；逾期超过90日后，买受人有权解除合同，买受人选择继续履行合同的，按已付全部房款的日万分之4计付违约金。等约定。同日，两原告（买受人）与被告（出卖人）就涉案房屋买卖签订《补充协议》，第四条对主合同第七条、第八条的补充约定：买受人逾期付款的，按应付购房价款每日万分之三的标准向出卖人支付违约金；逾期超过90日仍未付清的，则出卖人有权解除合同。出卖人选择不解除的，买受人按应付购房价款每日万分之三的标准向出卖人支付违约金。第七条对主合同第十二条的补充约定：商品房未按合同约定交付日期交付的，逾期在90日以内的，由出卖人按买受人全部已付房价款每日万分之三的标准向买受人支付违约金；逾期超过90日、未超过180日的，该期间的违约金按买受人全部已付房价款每日万分之四的标准计算。逾期超过180日的，买受人有权解除合同，出卖人按买受人全部已付房价款10%支付违约金。等约定。原被告均确认原告已全额支付涉案房屋全部房款1857738元。2020年9月22日，涉案房屋所在楼栋取得测绘报告。2020年10月23日，涉案房屋所在楼栋取得房屋竣工验收备案。被告向两原告送达了《商品房交付通知书》，通知两原告于2020年10月28日至2020年10月31日前来办理收楼手续。原告收到收楼通知后于2020年10月29日收楼。本院认为，两原告主张被告支付逾期交房违约金，本案的争议焦点为因新型冠状病毒疫情是否应顺延交房期限、是否应计算违约金及计算标准。新型冠状病毒疫情属于全国突发公共卫生事件，因疫情各级各地方政府采取了一系列管制措施，涉案合同约定被告应于2020年6月30日前交付涉案房屋，疫情期间涉案房屋所在楼栋的建设尚未完工，被告的施工进度必然会受到新型冠状病毒疫情的影响，结合疫情对原被告双方造成的损失，根据公平原则，本院酌定顺延被告交房期限30日，即交付房屋时间顺延至2020年7月30日前。对被告的其他顺延交房期限的主张，本院不予采纳。涉案合同明确约定商品房交付条件包括取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告。涉案房屋于2020年9月22日取得房屋测绘报告，于2020年10月23日才取得竣工验收备案，被告通知两原告2020年10月28日方能收楼，计算至2020年10月28日被告实际逾期交付涉案房屋90日。两原告主张逾期交房违约金至2020年10月27日，本院予以照准。被告未能如期交付符合合同约定的房屋，其行为已构成违约，应承担违约责任。被告逾期交房未超过90日，两原告主张按超90日的标准计算违约金，理据不足。虽涉案合同约定逾期交房90日内的，按日万分之二计算违约金，但双方同日签订的补充协议就逾期交房违约金进行了特别补充约定，约定逾期交房90日内的，按日万分之三的标准计算，补充协议同时约定买受人逾期支付房款90日内的亦按万分之三计付违约金，双方权利义务约定对等，两原告主张按补充协议约定的标准计算逾期交房违约金，符合双方约定，本院予以支持。被告关于应按涉案合同约定标准计算逾期交房违约金，本院不予采纳。综上，被告应支付逾期交房违约金49602元（1857738元×0.0003/日×89日）予两原告，两原告超出本院核定范围的违约金主张，本院不予支持。关于被告追加测绘单位佛山市南海区×××××××作为第三人参加诉讼的申请，被申请人并非必须参加诉讼的主体，是否追加其作为第三人并不影响本案事实查明及案件处理结果，本院对被告的该追加申请不予准许。本案诉讼是因被告违约引起，受理费应由被告负担。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零七条之规定，判决如下：一、被告佛山市国华置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付逾期交楼违约金49602元予原告张兴勇、勾丽群；二、驳回原告张兴勇、勾丽群其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取791.72元（两原告已预交），由被告负担并应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予两原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  曾舟洲二〇二一年一月十五日书记员  成海欣