贵州省兴义市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔2301民初10882号 原告：陈权，男，1998年3月21日生，汉族，住贵州省兴义市。 委托诉讼代理人：刘玉泉，兴义市黄草法律服务所法律工作者。 被告：王茜茜，女，1993年5月1日生，汉族，户籍地贵州省金沙县，现住贵州省兴义市。 原告陈权与被告王茜茜装饰装修合同纠纷一案，本院2020年10月26日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈权及其委托诉讼代理人刘玉泉、被告王茜茜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈权向本院提出诉讼请求：1.判令解除原、被告双方签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》；2.判令被告返还原告装修预付款110000元，并以110000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率为标准，从起诉之日起计算资金占用费至实际清偿之日止；3.判令被告赔偿违约损失128000元（每日2000元为标准，从2019年7月20日起计算至2019年9月24日止）；4.判令本案诉讼费由被告承担。事实及理由：原告承租兴义市梦乐城3区负1层4-G301用于经营酒吧。因装修需要，2020年6月17日与被告签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，在合同中对装修期限、装修价款、装修款支付进度、具体的装修项目、违约责任等进行了明确约定。2020年7月18日，合同约定装修期限届满后，被告未能完成装修工作，但原告已经支付了装修预付款110000元，经原告催促，被告明确表示，无法继续装修，也不愿意结算退场，原告无奈之下，只得重新聘请他人施工，原定于2020年7月20日开业的酒吧，被迫延缓到2020年9月24日开业，期间给原告造成了巨大的损失，后原告就该110000元预付款的返还及损失要求被告支付遭拒，无奈提起诉讼。综上所述，原、被告双方形成装饰装修合同关系，被告未能按照合同约定如期完工，并明确表示无法继续履行合同，双方签订的合同应予解除，合同解除后，原告支付的装修预付款被告应予返还；因被告胡搅蛮缠，拒不继续施工，也不结算退场，给原告造成了巨大的损失，根据合同约定的每天按2000元的损失赔偿原告，遂要求被告支付逾期完工的损失128000元应当得到法律的支持。为维护原告的合法权益，特依法提起诉讼，望人民法院依法受理并作出公正判决。 王茜茜辩称，案涉装修工程是我个人承包的。我同意解除合同，不同意返还110000元预付款，也不同意承担诉讼费。原告并没有按照合同履行付款义务，且多次干扰装修修改方案，更换项目，如6平方电线更换为10平方，期间原告的合伙人多次通过电话、微信、短信的方式恐吓我。结束工期也是原告通知的，双方无协商，结算报价也是原告单方面说的，并没市场评估。原告在后期说另找他人装修，其中有部分材料是我购买的，并且在原告即将开业时通知我维修的。泥工部分已做完，浴室柜（含镜子）材料已到场，原告要求不做，所以没做。柱子装饰工人在做，原告不让做。酒柜、吧台已做，是改变了图纸，木工师傅可以作证。软装没做，舞台装饰做了原告要求撕掉，沙发桌椅（30张以内）、隔断没做，橱柜当时问过原告是否需要更换原经营场所内存在的橱柜，原告说不用更换，将就用。户外空调挂机装饰没做，室内墙面造型没做，墙布已做。已做完部分只算成本在121100元左右，做完的部分原告也没有支付完相应的费用。因为预算超支，加上原告言语上比较偏激，双方存在纠纷，被告便没有做了。但是原告已使用了卫生的门（6扇）、小吊灯（总价3200元、20多个）、网红树、消防灯（5个）、外门门头、吧台、酒柜。我认可自7月21日至9月2日期间扣除2周后按每日2000元支付损失。 本院经审理认定事实如下：2020年5月29日，陈权作为承租方向贵州梦乐城商业经营管理有限责任公司提交《梦乐城租赁合作意向书》，租赁位于兴义市梦乐城3区负1层4-G301用于经营三生有幸音乐酒吧，双方签订了《梦乐城购物中心商铺租赁合同》，约定租期为5年，自2020年6月18日至2025年6月17日。承租面积为369.85平方米，租金为第一个租赁年度月租金为21元／平方米·月，第二个租赁年度为月租金24元／平方米·月，……。合同签订后，陈权向贵州梦乐城商业经营管理有限责任公司预交了3个月费用包含租金30260.16元及管理费、垃圾清运费等共计51160.08元。因装修需要，2020年6月17日，陈权（甲方）与王茜茜（乙方）签订《住宅室内装饰装修工程施工合同》，主要约定乙方以包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材承包甲方的家庭居室装修工程，工程地点位于梦乐城1楼三生有幸酒吧，面积为480平方米。工程期限为30日（以实际工作日计算，若施工所在单位有关周末或者节假日不允许施工的规定，合同工期顺延）。开工日期为2020年6月18日，竣工日期为7月18日。本合同工程造价为138800元（见住宅装饰装修工程报价单）。乙方设计并提供装修图纸一式两份。甲、乙双方各执一份。甲方需要变更或增减施工项目的，应与乙方协商，双方签署《工程变更单》，明确调整的价款和工期的相应增减，工程增项的变更，应适当顺延工期，根据乙方情况为准。由乙方采购的主要施工材料、设备应符合国家相关质量检验标准，进场时应通知甲方到现场验收。如不符合设计、施工要求或规格有差异、应停止使用，甲方有权要求更换。如已使用，对工程造成损失的，乙方无条件整修并承担其费用。乙方购买的主要施工材料、设备，在施工过程中，甲方如需变更，双方须填写《变更单》，确认品牌及型号后，乙方方可购买，任何口头承诺无效。以下原因造成竣工日期延误的，工程应顺延：1.工程量变化或设计变更；2.不可抗力；……5.乙方通知甲方交款，甲方在接到通知后2日内不交款或未足额支付款项。乙方有权停止施工，工期相应顺延。若甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由甲方承担，工期顺延。工程款支付方式为第一期装修费在开工前支付工程总造价的30%即39000元，第二期装修费在水电验收后2日内支付工程总造价的40%即52000元，第三期装修费在泥工验收后2日内支付工程款总造价的30%即39000元，第四期装修费在工地完工验收后30日内支付8800元。合同尾部手写包含1.墙面贴砖（防水）、水箱、浴室柜（现场做镜子）、门（卫生间）；2.大厅：吊顶（铝格栅）、软装（除去架子上装饰）和效果图相似、桃花；3.墙面：造型、地面贴砖、柱子装饰、酒柜、吧台、舞台装饰、门头、沙发桌子（30张以内）、网红树、隔断、厨房（橱柜）所有水电改造、灯（普通吊灯）、户外空调外挂机、装饰。逾期一天2000，尾款扣。合同签订后，王茜茜进场施工，9月10日左右离场。而后陈权制作了一份《三生有幸酒吧清单》载明合同内所包含的项目，已做项目为地面贴砖（水泥沙子及砖）、墙面墙布、门头、网红树、灯、安全出口及消防等、卫生间筒灯，电路布置（原本由6平方米升级为10平方米）、开关面板及空开、瓷粉、吧台、酒柜（差吧台装饰）、卫生间门的材料（人工不是）、吧台石材、卫生间石材、吊顶（铝格栅吊顶）、卫生间水箱、厨房、卫生间墙砖、垃圾清运。王茜茜对该清单的真实性无异议，并陈述该清单是2020年9月陈权要求其到酒吧出具的，所列内容属实。在施工期间，陈权向王茜茜支付了110000元装修款。兴义市三生有幸音乐酒吧于2020年7月13日经工商注册成立，系个体工商户，经营者为陈权。王茜茜于2020年7月23日，向陈权出具一份收到其装修款110000元的《收据》。针对王茜茜未施工的部分，陈权另行聘请他人施工完毕，并于2020年9月23日在微信朋友圈发表三生有幸音乐酒吧于2020年9月24日开业的消息。 陈权在庭审中主张王茜茜已完成的部分工程价值50000元，同意从已付款110000元中扣除，并要求王茜茜返还60000元装修款。王茜茜不认可陈权的主张，经本院释明后，表示对其已施工部分工程申请鉴定。本院限其在2020年12月21日提交书面鉴定申请，逾期未提交视为放弃鉴定申请，王茜茜未在规定时间内提交。经本院多次电话通知其提交鉴定申请，其均未提交，后期更不接听电话。2020年1月19日，本院以传票传唤的方式通知王茜茜到庭办理鉴定事宜并到现场对其施工的工程内容进行现场确认，其亦未到庭。 本院认为，陈权因装修位于兴义市兴义市梦乐城3区负1层4-G301商铺需要，与王茜茜签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》，系双方当事人的真实意思表示，合法有效。各方当事人应按照合同约定全面履行自己的义务。合同中明确约定王茜茜施工的内容为1.墙面贴砖（防水）、水箱、浴室柜（现场做镜子）、门（卫生间）；2.大厅：吊顶（铝格栅）、软装（除去架子上装饰）和效果图相似、桃花；3.墙面：造型、地面贴砖、柱子装饰、酒柜、吧台、舞台装饰、门头、沙发桌子（30张以内）、网红树、隔断、厨房（橱柜）所有水电改造、灯（普通吊灯）、户外空调外挂机、装饰。王茜茜仅施工了部分未再施工。对陈权提交的《三生有幸酒吧清单》，王茜茜对其真实性无异议，并认为所列内容属实。该清单中载明已做项目为地面贴砖（水泥沙子及砖）、墙面墙布、门头、网红树、灯、安全出口及消防等、卫生间筒灯，电路布置（原本由6平方米升级为10平方米）、开关面板及空开、瓷粉、吧台、酒柜（差吧台装饰）、卫生间门的材料（人工不是）、吧台石材、卫生间石材、吊顶（铝格栅吊顶）、卫生间水箱、厨房、卫生间墙砖、垃圾清运。由此，王茜茜并未完成合同内约定的施工内容，其构成违约。结合合同的履行情况，王茜茜已停止施工，即双方实际已停止履行合同，在庭审中王茜茜同意解除合同。故对陈权主张解除案涉合同的诉讼请求，本院予以支持。对陈权主张返还已付装修款110000元的问题，从陈权提供的《三生有幸酒吧清单》载明的已做项目内容以及其庭审中的陈述，王茜茜确实施工了部分工程。王茜茜不同意返还110000元，但针对其已施工部分工程，并未举证证明价值多少。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实应当提供证据加以证明。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。因双方在合同中未对各分项施工内容的单价进行约定，经本院向王茜茜释明后，其表示对其施工部分的价值申请鉴定。本院限期其提交书面鉴定申请，但其未在规定的时间内向本院提交鉴定申请，后经本院多次电话通知，均未能提交。而后本院以传票的方式通知其到庭办理鉴定事宜并到现场对其施工内容进行确认，其亦未到庭。由于王茜茜不配合鉴定导致本院待证事实即王茜茜所施工的内容价值无法查明，由此产生的法律后果由王茜茜自行承担。但王茜茜施工了部分工程系客观存在的事实，对此陈权主张王茜茜施工部分价值50000元，并同意在已付款项中扣减50000元。为了减少当事人的诉累，节约司法成本，本院以陈权主张王茜茜施工内容价值50000元予以确认，并进行扣减，故王茜茜还应返还陈权60000元装修款。王茜茜占用陈权支付的装修款，而未按合同约定完成装修义务，给陈权造成的损失主要是利息损失。故对陈权主张从起诉之日（2020年10月26日）按照全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算资金占用费，本院予以支持。关于陈权主张违约损失128000元，以每日2000元，从2020年7月20日计算至2020年9月24日。合同约定工期从2020年6月18日至2020年7月18日。如前所述，王茜茜仅施工了部分内容，在2020年9月10日离场前，未施工完毕合同约定的内容。王茜茜主张工期延误的原因是陈权未按照合同约定支付工程款和其更改装修项目导致，从王茜茜出具的《收据》看，陈权在2020年7月23日前已向其支付了110000元，案涉合同价款138800元，已支付了近80%的装修款，而王茜茜在合同约定期限推后近2个月即离场前均未施工完毕。且根据合同约定，更改装修项目需要签署《工程变更单》，王茜茜并未提供陈权逾期付款以及更改项目的证据，由此产生的不利后果由其承担。综上，王茜茜未按照合同约定的工期完成装修义务，已构成违约，其应当承担违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失。陈权向本院提交银行收款交易流水及《梦乐城购物中心商铺租赁合同》等证据证明其营业时间推后2个月，造成了营业损失及租金损失。首先，银行收款交易流水载明收入基本都是微信红包，无法确认均系经营三生有幸音乐酒吧的营业收入。且营业利润应当扣除经营成本，陈权并未举证证明其产生的经营成本，无法计算出具体的营业损失金额。王茜茜认可从2020年7月21日至9月2日期间扣除2周后按每日2000元支付陈权损失，经计算为58000元，该主张系其对自己权利的处分，故违约损失以其自认的58000元予以确认。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、解除陈权与王茜茜于2020年6月17日签订的《住宅室内装饰装修工程施工合同》； 二、王茜茜于本判决生效之日起十日内退还陈权装修款60000元，并以此为基数从2020年10月26日起按照全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场利率计算资金占用费至款项返还完毕支付止； 三、王茜茜于本判决生效之日起十日内支付陈权违约损失58000元； 四、驳回陈权的其余诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4870元，减半收取2435元，由陈权负担1200元，王茜茜负担1235元（于本判决生效后十日内直接支付给陈权）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于贵州省黔西南布依族苗族自治州中级人民法院。 审 判 员 陈莹莹 二〇二一年一月二十五日 法官助理 卢声艳 书 记 员 靳林波