西安市高陵区人民法院民 事 判 决 书(2020)陕0117民初2390号原告（反诉被告）：西安路艺园林景观工程有限公司，住所地西安市未央区经十七路青门新区9号楼20602室。统一社会信用代码：916101126986207454。法定代表人：李梓寒，系该公司董事长兼总经理。委托诉讼代理人：蒋书宇，陕西瑞拓律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈康，陕西瑞拓律师事务所律师。被告（反诉原告）：陕西锐度石材有限公司，住所地西安市未央区北三环大明宫建材家居批发基地石材区F区50-51号。统一社会信用代码：91610112MA6TXA6P4U。法定代表人：经明箫，系该公司执行董事兼总经理。被告：经明箫，男，汉族，1992年7月16日出生，住西安市未央区。共同委托诉讼代理人：伍宁，陕西锦园律师事务所律师。原告西安路艺园林景观工程有限公司（路艺公司）诉被告陕西锐度石材有限公司（锐度公司）、经明箫建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年6月24日立案受理后，被告（反诉原告）锐度公司提出反诉，本院依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，适用普通程序，由审判员赵栋科独任对本案进行审理。原告委托代理人蒋书宇、陈康，被告（反诉原告）锐度公司及被告经明箫的共同委托诉讼代理人伍宁到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）路艺公司本诉称：2018年11月25日，原告与被告签订《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》，合同约定，原告承包被告位于西安市高陵区蓝湖九郡小区内景观提升沥青路面工程，合同工期15天。工程预付款按工程总造价30%预付全部施工完成，付工程总造价70%，验收合格后15日内办理结算，结算完成后付清结算总价款的95%，剩余5%为质保金，质保期两年，两年之后无质量问题一次性退还质保金。2019年4月21日双方办理结算，但被告未依约履行付款义务。被告转款分为公户转款与法定代表人个人账户转款，根据《公司法》第二十条第三款规定公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。为保护原告合法权益，望判如所请：1、请求判令被告支付工程款76784.0955元，并承担迟延支付工程款利息暂计算2000元（自2019年5月10日按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。被告（反诉原告）锐度公司对本诉辩称：被答辩人要求答辩人支付的7.1万元工程款付款条件未成就，被答辩人的诉讼请求应予驳回。1、涉案工程未经验收，被答辩人未提交工程竣工资料及竣工结算书，付款条件不成就。2、涉案工程质保期未满，支付质保金的条件不成就，被答辩人要求支付质保金的请求应予驳回。被答辩人施工质量存在多处问题且拒不返工修复，由此给答辩人造成的损失被答辩人应予赔偿。答辩人法定代表人经明箫并非合同主体，其作为被告主体不适格。综上所述，被答辩人所主张的工程款付款条件未成就，未到付款时间，其起诉经明箫无事实及法律依据，请贵院查明事实，驳回被答辩人全部诉讼请求。被告锐度公司反诉称：反诉人与被反诉人于2018年11月25日签订了《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》，合同约定反诉人西安路艺园林景观工程有限公司（以下称路艺公司）承包位于西安市高陵区的蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程，该合同还约定：合同工期15天，质量标准为合格，因乙方（路艺公司）原因致使工程质量达不到约定的质量标准，由乙方（路艺公司）承担返工费用，工期不予顺延，乙方（路艺公司）还应承担违约责任，并赔偿因此给甲方（锐度公司）造成的损失。按约定工期完成不奖不罚，每推后一天，甲方（锐度公司）扣除乙方（路艺公司）违约金500元，合同暂定总价约283363.73元。合同签订后，乙方（路艺公司）按约定时间进场施工，直到2018年12月25日才告知反诉人施工完毕，但经反诉人现场核查，被反诉人施工存在诸多质量问题，反诉人现场提出要求被反诉人整改，被反诉人始终未予整改，至今依然未进行整改修复。按照双方合同约定，因被反诉人原因造成的质量缺陷，被反诉人应无偿返工并承担全部费用，延误的工期不予顺延。涉案合同约定工期每推后一天，扣除路艺公司500元，此约定违约金明显过高（按该标准计算，违约金高达29万余元），被反诉人根据实际情况酌情大幅降低被反诉人违约金，按以已付工程款23万元为本金，以日万分之四为标准，以实际误工天数计算违约金共计54924元。根据上述事实并依据我国《民法通则》134条等规定，反诉人要求被反诉人对涉案工程的质量缺陷进行无偿返工，并承担工期延误给反诉人造成的经济损失，请法院查明事实，支持反诉人的反诉请求：1、被反诉人对涉案工程施工质量不合格部分进行返工修复，直至质量合格；2、请求被反诉人支付反诉人工期延误赔偿金54924元（延误工期从2018年12月11日至2020年7月30日，延误标准以已付的23万元工程款为本金，按日万分之四收取）；3、诉讼费、反诉费及保全费均由被反诉人承担。原告（反诉被告）路艺公司对反诉辩称：均不予认可，我方依据合同约定及时完工即催促锐度公司进行验收，但是该公司直至2019年4月18日才进行工程验收，并出具了工程验收单，验收单记载施工完成，自检合格。2019年4月21日才与我方进行结算，并出具工程量结算单，该单据中也备注“以上施工内容已于2019年4月18日验收合格”，故该工程不存在质量问题更不存在延误工期。锐度公司应依据规定向我公司付款。经审理查明：原告（反诉被告）路艺公司与被告（反诉原告）锐度公司于2018年11月25日签订《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》，合同约定，原告承包被告位于西安市高陵区蓝湖九郡小区内景观提升沥青路面工程，合同工期15天。合同第五条付款方式规定工程预付款总造价30%预付全部施工完成，付工程总造价70%，验收合格后15日内办理结算，结算完成后付清结算总价款的95%，剩余5%为质保金，质保期两年，两年之后无质量问题一次性退还质保金。2019年4月21日双方办理结算，涉案工程款结算总计301835.89元。除去被告已支付的200000元+30000元（被告提供微信转款记录）=230000元，被告应按约付清原告结算总价款的95%的工程款301835.89元×95%-230000元=56744.1元（不含质保金），但被告未依约履行该付款义务。原告为此起诉二被告，被告锐度公司以原告延误工期及工程质量有问题反诉原告，以致成诉。针对以上请求与答辩，原告路艺公司提供的证据有：1.蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同；2.银行转账记录；3.工程量结算单；4、工程验收单。被告锐度公司和被告经明箫提供的证据有：1.蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同；2.付款记录截图及聊天记录；3.现场整改维修工作函及邮寄信息。以上证据并有当事人陈述及庭审笔录等在卷佐证。本院认为，原告路艺公司与被告锐度公司签订的《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》系当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效。原告依约完成涉案工程，被告应按约支付工程款，现查明被告在双方结算后未付原告工程款56744.1元（不含5%质保金）。原告现主张被告支付该工程款56744.1元，有事实及法律依据，本院予以支持。对于原告主张的支付利息的请求，应以56744.1元为基数，分别按照中国人民银行同期同类贷款利率自2019年5月10日起计算至2019年8月19日止和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际付清之日止。另，被告经明箫系被告锐度公司法定代表人，其履行职务是代表被告锐度公司，不应独立对外承担责任，相应责任应由被告锐度公司承担，故，本院对原告主张的被告经明箫承担责任的请求，依法不予支持。对被告锐度公司反诉主张的原告对涉案工程施工质量不合格部分进行返工修复及支付工期延误赔偿金的请求，因原告按该《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》约定已完成了相应的工程量，并与被告锐度公司对涉案工程量进行了结算，且该涉案工程早已实际交付使用，原告只诉请按《蓝湖九郡项目景观提升沥青路面工程施工合同》支付“结算后未付清结算总价款的95%的工程款”，并未包含5%质保金，被告锐度公司随后可就本案工程质量与原告就质保金问题一并处理；且被告并未对工期延误属原告责任提供相关证据证明。故，本院对被告锐度公司的全部反诉请求，依法不予支持。现依照《中华人民共和国民法总则》第三条、第六条及《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）陕西锐度石材有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）西安路艺园林景观工程有限公司结算后未付工程款56744.1元（不含5%质保金）及利息（以56744.1元为基数，分别按照中国人民银行同期同类贷款利率自2019年5月10日起计算至2019年8月19日止和全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2019年8月20日起计算至实际付清之日止）；二、驳回原告（反诉被告）西安路艺园林景观工程有限公司其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）陕西锐度石材有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。本诉案件诉讼费1720元+保全费820元=2540元，由原告（反诉原告）路艺公司承担670元，由被告（反诉原告）锐度公司承担1870元（直付原告）；反诉案件诉讼费690元，由被告（反诉原告）锐度公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。审判员  赵栋科二〇二〇年十二月二十五日书记员  蒙 阳1