河南省新县人民法院民 事 判 决 书（2021）豫1523民初112号原告：新县富泰混凝土加工有限公司，公司地址：河南省新县西山大道西侧向阳新村。法定代表人：赵国义，系该公司总经理。委托诉讼代理人：周洪超，男，1967年4月10日生，汉族，住河南省淮滨县，系该公司员工，代理权限为特别授权。委托诉讼代理人：刘磊，河南义仁律师事务所律师，代理权限为一般代理。被告：新县科邦房地产开发有限责任公司，公司住址：河南省新县产业集聚区康畈分区。法定代表人：吴大权，系该公司总经理及本案被告。被告：吴大权，男，1973年9月5日生，汉族，住河南省新县。被告：钟思群，男，1972年1月12日生，汉族，住河南省新县。委托诉讼代理人：李博伦，河南义仁律师事务所律师，代理权限为一般代理。原告新县富泰混凝土加工有限公司与被告新县科邦房地产开发有限责任公司、吴大权、钟思群合同纠纷一案，本院于2021年1月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告新县富泰混凝土加工有限公司委托诉讼代理人周洪超，被告新县科邦房地产开发有限责任公司、吴大权，被告钟思群委托诉讼代理人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告诉讼代理人向本院提出诉讼请求，1．请求被告钟思群向原告支付商砼供应款300万元整人民币及利息（利息按照同期银行贷款利率自2019年7月21日起计算至商砼欠款结清之日止）；2．请求被告新县科邦房地产开发有限责任公司、吴大权对上述债务承担连带清偿责任；3．请求被告承担原告为本次支付的律师费、保全申请费、保险费；4．请求被告承担与本案有关的一切诉讼费用。事实和理由：被告钟思群建设被告科邦房地产开发有限责任公司发包的新县向阳新村南塔北塔楼（各十八层工程），截止于2019年7月21日，被告钟思群共欠原告新县富泰混凝土加工有限公司商砼供应款300万元整人民币（叁佰万元整）。后因被告钟思群不能及时支付上述款项，故经过原、被告三方协议，2019年7月21日三方签订《协议》一份，《协议》载明，现达成如下协议：该工程地下室浇筑完成之日起3日内，被告钟思群给付原告新县富泰混凝土加工有限公司上述商砼款150万元（壹佰伍拾万元整）；该工程主体第八层封顶之日起3日付清余下商砼款150万元（壹佰伍拾万元整），该款项利息按照同期银行贷款利率自2019年7月21日起计算至商砼欠款结清之日止。被告新县科邦房地产开发有限责任公司、吴大权愿意对被告钟思群欠原告新县富泰混凝土加工有限公司的上述商砼款及利息承担连带责任。被告新县科邦房地产开发有限责任公司、吴大权辩称，一、2018年12月1日巨力公司和钟思群签订了补充协议，合同约定乙方完成八层主体和封顶，也就是乙方钟思群要垫付八层具体工程款，其中基础工程是我公司与钟思群口头约定，该垫层一切事宜由钟思群负责协调、购买混凝土，同时，钟思群与富泰公司商谈的一切事物都是由他个人进行解决，富泰公司任何个人没有同我公司见面与商谈供货事宜，垫层资金支付问题依据我与钟思群签订的补充协议支付约定一同执行，也就是说富泰公司混凝土材料款应由钟思群支付；二、2019年7月12日富泰公司停止供应向阳新村混凝土，此时该垫层还未完全结束，停止供应原因是因为钟思群无资金给予支付，在新县混凝土供应市场有一条不明文的规定，未解决前乙方材料款和一切事宜，不得让任何一方商砼站供应混凝土，导致该工地停工十天，在此情况下钟思群应找浒湾福鑫商砼站，但是没有就绝对让富泰有保障的前提下，富泰商砼不让福鑫商砼站进场，这属于市场垄断行为，福鑫商砼站不能提供混凝土工地会长期停工，富泰商砼站与钟思群强迫我公司签订担保协议负连带责任属于霸王合同，2019年7月21日与富泰商砼站签订协议，第二天即22日福鑫商砼站立马提供混凝土供应，这个情况我们都有依据，也就是这个字我公司不签，混凝土就无法进场，如果说钟思群有资金支付就没有富泰商砼站签协议，更不会导致我公司负连带责任；三、我与钟思群签订的补充协议拨款第二项，地下室完成封顶后要付给50%的保证金也就是300万，地下室完成时间是2019年12月20日，我公司在10月18日到12月26日已付给钟思群193万保证金，这部分资金为什么没有付给富泰商砼站，纵观我这个楼房建到12层，工期540天，签订协议日期为2018年12月1日，正式开工日期是2019年2月22日，按我同钟思群签订的协议他要垫资完成到八层封顶，从2019年2月22日到2020年5月29日完成，完成到第三层，从北楼第三层到南楼第四层由我公司负责实施，也就是说混凝土供应及钢材供应都是由我个人和公司去商谈签订协议，资金也是我公司负责筹备，包括工人都是我公司参与协调，纵观基础垫层到他完成第三层扣除我支付部分保证金外，钟思群未拿出一分钱投入到工程建设，几千万的建筑工程量靠忽悠和空手套白狼的手段去操作，这个工程怎么能说是按工期顺利进行，从钟思群垫层到第三层施工的工期基础完成时间2019年2月23日到8月8日，基础占用时间为5个月，地下室2019年8月9日至11月20日占用4个月时间，一至三层从3月15日至5月29日占用两个半月，我与他签订的总工期是540天即18个月，垫层占用9个月即总工期一半时间，到第三层占用13个月按正常工期，正常完成时间应该主体封顶，从施工记录测算基本上一个月一层楼，正常的施工日期标准层是每个月至少完成四层，所陈述工期的原因就此要说明钟思群严重缺少垫付资金，才导致工期无限期延长，导致各供应商材料款不能及时支付，我与钟思群签订的协议图纸外的工程需要各方签字后才能同意，所有责任应由钟思群全部承担。被告钟思群辩称，一、河南巨力建设工程有限公司承建新县科邦房地产开发有限责任公司开发的向阳新村项目时，约定的工程范围不包含图纸以外的混凝土换填，所以此部分的混凝土用量不应由钟思群进行支付，而应当由新县科邦房地产开发有限责任公司承担。二、由于新县科邦房地产开发有限责任公司严重逾期未能支付工程款，导致钟思群无法向材料供应商支付货款，新县科邦房地产开发有限责任公司应当对此承担连带责任。三、新县科邦房地产开发有限责任公司对本案的混凝土工程款应当承担连带清偿责任，被告钟思群积极与原告协商解决。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：因截止2019年7月21日，被告钟思群共欠原告商砼供应款300万元，因钟思群不能及时支付上述款项，2019年7月21日原告（丙方）与被告新县科邦房地产开发有限责任公司（甲方）、吴大权（甲方）、钟思群（乙方）签订协议，约定：1、根据甲乙双方签订的建设工程施工合同节点，该工程地下室浇筑完成之日起3日内，乙方给付丙方商砼款150万元；该工程主体第八层封顶之日起3日付清余下商砼款150万元。该款项利息按照同期银行贷款利率自2019年7月21日起计算至商砼欠款结清之日止。……3、甲方愿意对乙方欠丙方的上述商砼款及利息承担连带责任。4、如甲方和乙方违反上述款项，未及时足额向丙方支付商砼款及利息，则甲方和乙方需赔偿丙方其他损失（包括但不限于：为解决该纠纷花费的律师费、诉讼费、保全费等其他费用）。现因被告一直未支付上述欠款，引起诉讼。另查，该建筑第八层已完成施工。为解决纠纷，原告雇请律师，共花费律师费5,000元。2019年8月20日中国人民银行公布的一年期贷款市场利率为年利率4.35%。本院认为，依法成立的合同受法律保护，各方应当依照合同的约定履行义务。本案中，原告已依照合同约定向被告钟思群提供了货物，且双方约定的付款条件已成就；被告钟思群应当依照双方约定，按时支付货款。被告吴大权及被告新县科邦房地产开发有限责任公司在双方签订的协议中一承诺对欠款及利息承担连带清偿责任；故，原告要求被告钟思群偿还欠款及利息，被告吴大权及被告新县科邦房地产开发有限责任公司承担连带清偿责任符合法律规定。被告钟思群称，主体垫层所用的混凝土应当由被告吴大权及被告新县科邦房地产开发有限责任公司承担，被告吴大权及被告新县科邦房地产开发有限责任公司称，依据双方签订的房屋施工主体合同，材料款应当由被告钟思群承担；三被告之间的约定与本案无关联性，其质辩理由本院不予采信，三被告可以另行处理。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十五条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告钟思群于本判决生效后三十日内支付原告新县富泰混凝土加工有限公司欠款300万元，并自2019年7月21日起至全部欠款偿清时止，年利率4.35%计息，息随本清；二、被告吴大权、被告新县科邦房地产开发有限责任公司对上述债务承担连带清偿责任。三、被告钟思群、被告吴大权、被告新县科邦房地产开发有限责任公司于本判决生效后三十日内支付原告新县富泰混凝土加工有限公司律师费5,000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费30,800元，减半收取15,400元，由被告钟思群、被告吴大权、被告新县科邦房地产开发有限责任公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于河南省信阳市中级人民法院。审判员  张涛二〇二一年一月二十日书记员  邹昆