江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0583民初18370号原告：李华，男，1983年5月8日出生，汉族，住江苏省昆山市。被告：昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司，住所地江苏省昆山市玉山镇超华商贸城******。法定代表人：陈先宏，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：李珍珍，江苏惟勤律师事务所律师。委托诉讼代理人：袁莉莉，江苏惟勤律师事务所律师。被告：陈先宏，男，1976年12月25日出生，汉族，住安徽省舒城县。原告李华与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司、陈先宏装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年11月2日立案后，依法适用简易程序于2020年12月21日、2021年1月22日公开开庭审理了本案。原告李华及被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司的委托诉讼代理人袁莉莉到庭参加诉讼，被告陈先宏经本院合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告李华向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司之间的《室内工程装饰合同》于2020年7月14日解除；2.判决被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司退还原告已支付工程价款与房屋装修评估价值的差价97788元，并支付差价占用期间的利息（自合同解除之日2020年7月14日起，按当月LPR计算至实际退还之日止）；3.判决被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司承担逾期完工违约金12267元及房屋评估费5000元，合计17267元；4.判决被告陈先宏对被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司上述债务承担连带清偿责任；5.案件受理费等诉讼费用由被告承担。后原告李华增加诉讼请求：判令被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司返还空调款项47500元，被告陈先宏承担连带责任。事实和理由：原告李华于2019年6月2日与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司签订《室内工程装饰合同》，委托被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司对珠江御景14栋203室进行室内装修。合同约定施工期限为180天，工期自2019年6月10日开工至2019年12月10日竣工，施工方式为包工包料，工程总价为29万元，付款方式为“合同签订后30%，施工工程过半后30%，工程完工后30%，竣工验收后5%，质保金5%”，工程延期违约责任为：“每延迟一日，以装饰工程直接造价的0.03%作为违约金罚款支给甲方直至工程直接造价扣完为止”。原告李华在工程完工前分别通过微信转账、银行转账的方式支付了工程总价款的71%，共计206000元，已然完成在工程完工前需支付被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司60%工程总价款的合同义务。但被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司施工进度一再拖延，未在合同约定的工期内完工交付。经原告李华多次催促及多次与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司协商解约退款，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司曾在2020年6月8日出具《珠江御景施工计划》承诺于7月5日前全部完成，又于2020年6月30日再次出具施工计划，承诺7月8日涂料顶面结束、7月15日前门及门套、窗套结束工程。但即使被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司多次承诺，装修工程仍无实质性进展，严重影响原告李华入住新屋。原告李华于2020年7月14日向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司发出《解除合同通知书》，通知双方合同于2020年7月14日解除，并就合同解除后的相关事宜进行了明确告知，如果被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司对原告李华核算的工程量有异议，应当在收到通知书后3日内向原告李华提出并预约进行现场核对。但被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司收到通知书后未予理会，也未提出异议。原告李华于2020年8月5日再次向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司发出《关于现场鉴定通知书》，原告李华拟委托第三方昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司进行现场评估，如有异议被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司应于3日内提出，但被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司仍不予理会。昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司于2020年8月11日进行现场勘查，并于8月13日作出昆信衡核资202008(005)号《装修价值咨询报告》，评估装修价值为108212元。原告李华为该评估支付评估费5000元，应由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司承担。综上，双方之间的《室内工程装饰合同》于2020年7月14日解除，原告李华已支付装修款206000元，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司已完工价款为108212元，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司应退还原告李华已支付工程价款与房屋装修评估价值的差价97788元，并应支付差价占用期间的利息。在原告李华严格按照合同约定履行支付工程价款义务后，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司无正当理由拖延工期长达216天，扣除双休日和法定节假日后延期141天，根据合同第九条第2款约定，应按每日0.03%的标准支付违约金。之前原告李华认为被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司已经支付空调款，后来空调厂商告知空调款项未支付，导致原告李华无法调试空调，然而空调款项47500元已经包含在评估报告的已完成工程款中，苏州力合机电有限公司向原告李华讨要，原告李华要求从评估报告中扣除空调款项47500元，并由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司返还给原告李华，由原告李华自行向苏州力合机电有限公司支付款项。根据公司法规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司是由被告陈先宏设立的一人有限公司，被告陈先宏应对被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司辩称，首先，不同意解除装修合同，不同意支付逾期完工违约金，造成工期延误的原因是原告延期付款，原告发出解除合同通知书属于擅自违约解除行为，根据合同第7条第5项约定，因原告超期付款延误的工期同样顺延，并且原告承担相应的违约责任，同时，延误工期的计算期间应扣除疫情导致的我方无法正常施工的期间，应当扣除2019年12月15日至2020年3月1日期间，根据合同第9条，疫情导致的无法完工不能计算违约金。其次，原告要求退还已支付工程价款与评估价的差价没有事实和法律依据，对原告单方委托的评估报告，我方无法认可。根据合同第10条第2项的约定，合同造价应与双方协商或法律约定的司法鉴定，即便最终法院判决合同解除，涉案装修工程量也应以双方报价单为依据进行最终结算。关于空调款项，三菱电机中央空调47500元及人工费65元是包含在装修合同总价中的，原告已认可，我方有权收取该费用，原告无权要求我方返还。原告支付的装修款为200000元，并非206000元。被告陈先宏未作答辩。本院认定事实如下:2019年6月2日，原告李华（甲方、委托方）与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司（乙方、承接方）签订《室内工程装饰合同》，约定“第一条、工程概况：1.工程地点：珠江御景XX栋XX室，施工面积186平方米，2.施工内容详见本合同附件《预算书》，3.委托方式：包工包料，4.工程日期：2019年6月10日开工至2019年12月10日竣工，工程总工期180天，第二条、工程总价290000元……第六条、1、合同签订后两日内付工程总款的30%(一期)；施工过程中工程至半，经甲方确认后三日内付装饰工程款的30%(二期)；施工过程中工程完工后，经甲方确认后三日内付装饰工程款的30%（三期）；竣工验收后甲方在7日内付工程总款的5%(四期)；质保金甲方在工程竣工后半年内付清工程总款的5%(五期)……甲方不按合同约定的价款和时间支付款项，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任，竣工验收合格后，甲方未能付清工程尾款，乙方有权不交付甲方使用……第七条：工期延期，1.停水停电、节假日，休息时间以及小区规定不能施工的，工期应顺延，2.因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期时，工期顺延，3.施工中如果因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容延误工期的，甲方必须书面通知乙方并承担全部施工费用，工期顺延；如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，4.施工中甲方未经乙方同意，私自要求施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题、延误工期和造成的费用，由甲方承担全部责任，5.在乙方正式通知甲方交纳相应的工程进度款并征得书面甲方同意后，甲方须在三天内到乙方财务交款或支付到指定账户，超过期限，乙方将实行停工，因此而延误的工期同样顺延，甲方并承担相应的违约责任……第九条：违约责任，1.合同生效后，擅自解除合同方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使双方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿，2.如果因乙方原因而延迟完工，每延迟一日，以装饰工程直接造价的0.03%作为违约金罚款支给甲方直至工程直接造价扣完为止，如果因甲方原因而延迟完工，每延一日，以装饰工程直接造价的0.03%作为违约金罚款支付给乙方(注：不含双休日及国家法定节假日)……”。根据《室内工程装饰合同》所附的报价单明细，其中列明“一、工程总造价272261.28元，二、材料运输及垃圾清运费8167.84元（十层以上为3%），三、管理费5%14021.46元（现场监理，保修及售后服务），合计294450.57元，合同价290000元”。2019年6月10日，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司开始施工。2019年6月6日，原告李华支付被告陈先宏100000元，2019年7月18日，原告李华支付被告陈先宏6000元，2019年7月31日，原告李华支付被告陈先宏50000元，2019年9月20日，原告李华支付被告陈先宏50000元。庭审中，原被告一致确认，2019年7月18日的6000元系支付的电子锁防盗门款项，并未包含在《室内工程装饰合同》所附的报价单明细中。原告李华主张由于被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司在未得到原告李华指示的情况下提前安装防盗门，导致防盗门在其他材料进场时被损坏，且被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司一直未提供电子锁，因此，该6000元不应作为支付的门款，而应计算在支付的装修款中。原告李华提供的微信聊天记录中显示原告李华多次要求被告陈先宏更换进户门并交付电子锁。2020年6月30日，被告陈先宏向原告李华出具清单一份，载明“1.7月1日至7月8日，涂料顶面结束，2.墙布（房东供货），3.7月10日至7月15日，门及门套、窗套结束，4.所有柜子（包括衣柜），7月底完工，5.卫生间洁具、淋浴房，7月20日前全部安装完毕”。2020年7月14日，原告李华向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司邮寄《解除合同通知书》，载明“……经本人与贵司法定代表人陈先宏多次确认，目前仍无实质性施工进度且贵司仍无法提供目前进度能满足贵司单方承诺进度的证据，本人视为贵司已严重违反商业诚信。基于上述情况，贵司已构成根本性违约，本人依法依约解除贵我双方签订的《室内工程装饰合同》，本合同自本通知书发出之日2020年7月14日起解除。现将解除后的事项通知如下：1、合同解除后，贵司工人不得再进入项目现场，所有工程即刻停止，本人将不再接受贵司交付的任何装修成果，所有贵司与工人及第三方的事务由贵司自行负责解决。2、请于收到本通知书后3日内完成项目现场的退场工作，贵司遗留在项目现场的工具请在本人监督下自行取回，逾期未取回的视为贵司放弃所有权，本人将自行作废弃处理。3、根据合同约定，贵司应向本人支付违约金，标准为“每延迟一日，以装饰工程直接造价的0.03%”自合同约定的2019年12月10日竣工日期起算至2020年7月13日止共计216天，违约金总额为18792元。4、根据贵司已完工程情况，对照贵司报价清单的工程项目，经本人核算，贵司仅完成了价值110000元的工程量(详见附件报价清单勾选部分)，本人已付工程款20万元(贰拾万元整)，扣除贵司已完工程量价款，余款应予退还本人。5、如果贵司对上述已完工程量有异议，请于收到本通知书后3日内向本人书面提出，并提交贵司已完工程量清单，请贵司派员在3日内与本人预约现场勘验核对时间，逾期未提出异议并预约工程量现场核对的，视为贵司认可本人自行核对的已完工程量。贵司也可以提出委托第三方对已完工程量及其价款进行造价鉴定。……再次提醒贵司……贵司怠于退场和工程量核对的，将被视为贵司放弃权利，由此产生的不利后果由贵司自行承担，本人将项目现场保留至2020年7月24日，此后将另行委托第三方进行装修施工”。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司收到《解除合同通知书》。2020年8月5日，原告李华向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司邮寄《关于现场鉴定通知书》，载明“我方已于2020年7月14日给贵司发出解除合同通知书，鉴于合同解除后贵司无任何解决问题的意向，现通知贵司我方将委托昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司进行现场评估，如有对我方寻找的第三方评估公司有异议，请贵司在收到本通知书3日内向本人书面提出，贵司也可以在收到本通知书3日内委托第三方对已完成工程量及其价款进行造价鉴定。本人保留对于贵司因逾期完工和工程质量问题给本人造成损失的主张权利”。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司收到《关于现场鉴定通知书》。原告李华委托昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司对昆山开发区珠江御景花园14号楼203室的装修价值进行评估，本次评估，原告李华花费5000元。昆山信衡土地房地产评估造价咨询有限公司在现场查勘（2020年8月11日）后于2020年8月13日出具评估报告，确定“估价价值时点为2020年08月11日，在不考虑估价对象在价值时点所受抵押、租赁等权利限制情况下，于价值时点最可能形成的客观合理装修价值为108212元”“本报告所涉昆山开发区珠江御景花园XX号楼XX室只完成部分装修(至价值时点已完成客餐厅、过道、厨房、阳台、卫生间地砖铺设，墙面批腻子，卫生间、厨房及阳台墙砖，水电管线安装，中央空调安装及结构改造)”“本报告所确定的价值为公开装修价值，是指估价对象在本次估价目的的特定条件下，在公开市场条件下可能形成的客观合理装修价值”“本次仅评估估价对象的装修，故采用成本法进行评估，参照苏住建房（2020）8号《市住房城乡建设局关于公布2020年度苏州市房屋装修及附着物参考价格的通知》结合市场询价及估价委托人提供的《室内工程装饰合同》进行评估，其计算公式如下：评估价值=重置单价×综合成新率×工程量”。评估报告所附房屋装修评估单列明：“装修小计44812元、水电及结构改造15900元、中央空调47500元，合计108212元”。本院通过对比评估报告所附评估单明细及装饰装修合同所附报价单明细，可以看出，评估报告依据的装修单价大部分高于装饰装修合同约定的单价，低于部分系未完全完工部分的折后单价。另查明：《室内工程装饰合同》所附的报价单明细中包含“中央空调人工65元，材料47500元，合计47565元”。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司未向案外人苏州力合机电有限公司支付空调款47500元。原告李华（甲方）与案外人苏州力合机电有限公司（乙方）签订《空调集成购销及安装合同》，约定工程地点为珠江御景14-203、合同总金额47500元。2021年1月21日，苏州力合机电有限公司向原告李华出具《收据》一张，载明收到三菱重工空调款47500元。又查明，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司向本院提供其自行制作的工程量清单一份，系其在实际施工过程中及施工完成后对涉案装修工程已完成工程量的汇总，列明“1.敲墙、拆除、运输：13200元；2.土建改造(砌墙、粉刷、铲墙：6500元；3.所有墙地砖加水泥粘合剂等材料：33700元；4.瓦工铺砖人工费：13000元；5.所有大理石：5600元；6.吊顶(材料、人工费、辅材)合计：14600元；7.油漆工类(除去顶面涂料)已完成合计：10500元；8.水电类(除去灯具开关未安装)已完成：17000元；9.空调(剩下最后控制面板未安装)计：47000元；10.两个卫生间铝扣板吊顶：2400元；11.设计费10000元”。原告李华对工程量清单中的项目、金额、是否完工均不认可，合同没有关于设计费、大理石的约定，以我方提供的评估报告为准。再查明，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司系自然人独资的有限责任公司，其股东为被告陈先宏。上述事实有原告李华提供的室内工程装饰合同、微信转账截图、手机银行转账截图、银行转账凭证、2020.6.30清单、解除合同通知、邮寄凭证、关于现场鉴定通知书、邮寄凭据、涉案房屋装修估价结果报告、估价咨询服务费发票、空调集成购销及安装合同、收据、微信聊天记录，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司提供的清单及当事人在庭审中的陈述所证实。本院认为：原告李华与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司签订的《室内工程装饰合同》系当事人的真实意思表示，合法有效。当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方当事人可以解除合同。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司未按合同约定期限完工，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司于2020年6月30日向原告李华承诺于2020年7月20日完工，但是，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司仍未完工，系被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，原告李华有权解除合同，原告李华已经书面通知被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司解除合同，因此，本院对于原告李华要求确认《室内工程装饰合同》于2020年7月14日解除的诉讼请求予以支持。原告李华要求被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司退还已支付工程价款与房屋装修评估价值的差价，并要求返还空调款项，由于中央空调款项包含在《室内工程装饰合同》的报价单中，该款系装修款的一部分，因此，原告李华的上述两项诉讼请求系同一请求，即要求被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司返还多支付的装修款。其一，关于原告李华支付的装修款，原告李华主张为206000元，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司主张为200000元，本院确认为206000元，理由为：原告李华向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司支付了《室内工程装饰合同》范围之外的门款6000元，根据原告李华的陈述及其提供的证据，本院认定，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司未完成交付、安装防盗门的义务，该6000元款项应由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司返还原告李华，但是，为避免增加当事人的诉累，本院将6000元款项直接作为原告李华支付的装修款予以认定。其二，对于已经完工部分对应的装修款金额，本院确定为68756元（44812+15900+8044）。1.原告李华向本院提供了评估报告，报告列明“装修小计44812元、水电及结构改造15900元、中央空调47500元，合计108212元”，《室内工程装饰合同》范围内的价款包含“中央空调（人工、材料）”，即中央空调应由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司提供并安装，根据原告李华提供的证据，中央空调的款项系原告李华自行支付，应认定为被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司未向原告李华提供并安装中央空调，因此，评估报告列明的“中央空调47500元”应予以扣除。2.根据《室内工程装饰合同》所附报价单，合同价款的组成为“一、工程总造价272261.28元，二、材料运输及垃圾清运费8167.84元（十层以上为3%），三、管理费5%14021.46元（现场监理，保修及售后服务），合计294450.57元，合同价290000元”，而评估报告并未将“材料运输及垃圾清运费、管理费”纳入评估范围，虽然装修未完工，但是“材料运输及垃圾清运”集中在装修工程的前阶段，原告李华应当支付被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司材料运输及垃圾清运费，本院结合报价单计算为8044元（8167.84*290000/294450.57），关于管理费，由于装修未完工，监理、保修及售后服务无法完成，本院无法计算管理费。3.被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司提出评估报告的出具并未按照双方约定的报价单，根据本院审查，评估报告系按照市场价进行评估，但报告确定的单价大多高于合同价，低于合同价的部分系由于未完工后的折价，因此，评估确定的已完工部分对应的装修款其实系高于合同价款，原告李华同意按照较高价款向被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司支付款项，系对自身民事权益的处分，并未加重被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司义务，因此，原告李华提供的评估报告作为本院认定装修款的依据。4.被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司向本院提供清单一份，但并未经过原告李华确认，也无合同依据，因此，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司主张按其提供的清单确定装修款，无事实依据，本院不予采纳。综上，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司应当返还的款项为137244元（206000-68756）。关于资金占用期间利息。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司收取装修款的依据为《室内工程装饰合同》，合同解除后，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司无权占有多收取的装修款，应当将多收取的部分返还原告李华，原告李华主张以97788元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年7月14日计算至实际退还之日，本院予以支持。关于逾期完工违约金。《室内工程装饰合同》约定工期为180天（2019年6月10日开工至2019年12月10日竣工），而被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司至今未完工，应根据合同约定承担逾期完工违约金。关于逾期天数，逾期的期间从2019年12月11日至合同解除日即2020年7月14日，根据合同约定，双休日和法定节假日在计算逾期天数时应予扣除，上述期间中，2019年12月11日至2020年1月31日期间的工作日为32日，2020年2月、3月因疫情影响不计算在逾期天数中，2020年4月1日至2020年7月14日期间的工作日为72日，根据合同约定，逾期完工违约金为9048元（290000*104*0.0003）。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司辩称造成工期延误的原因是原告李华延期付款，根据合同约定，原告李华应于2019年6月4日前支付87000元，原告李华实际于2019年6月6日支付100000元，除此之外无迟延，应认定为履约瑕疵，而被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司仍于2019年6月10日开工，原告李华的瑕疵履约行为并未造成工期延误，本院对于该部分抗辩不予采纳。关于评估费。原告李华已经通知被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司确认工程量，而被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司怠于结算，原告李华通过委托评估的方式自行结算，产生评估费5000元，系其损失，应由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司赔偿。根据公司法规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司是由被告陈先宏设立的一人有限公司，被告陈先宏未证明公司财产独立于其自己的财产，应对被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司的上述债务承担连带责任。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国公司法》第六十三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、原告李华与被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司签订的《室内工程装饰合同》于2020年7月14日解除。二、被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司于本判决生效后十日内返还原告李华装修款137244元并支付利息（以97788元为基数按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自2020年7月14日计算至实际返还之日）。三、被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告李华违约金9048元、评估费5000元。四、被告陈先宏对第二、三项付款义务承担连带责任。（如采用转账方式支付，汇入原告指定账号或汇入昆山市人民法院财务结算中心，开户行：中国建设银行昆山分行营业部，账号：3220198643605151526054569）如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果被告未按本判决指定的期间履行上述义务的，原告可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决书规定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费5650元，减半收取2825元，由被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司、陈先宏负担。其中，原告李华预交的案件受理费2825元，本院予以退还，被告昆山盛世嘉禾设计装饰工程有限公司、陈先宏应当负担的2825元缴纳至本院（户名：昆山市人民法院诉讼费专户，账号：32250198643600000811173525，开户行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部）。拒不交纳诉讼费的，本院将依法强制执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。审判员 郑 煦二〇二一年一月二十九日书记员 马润斐