河南省济源市人民法院民 事 判 决 书（2020）豫9001民初7370号原告：济源市好国劳务有限公司，住所地：济源市承留镇大峪新村。法定代表人：李好国，公司经理。委托诉讼代理人：聂瑞生，公司员工。委托诉讼代理人：崔学礼，济源市旭阳法律服务所法律工作者。被告：河南中原龙鑫钎钻管业有限公司，住所地：济源市虎岭经济开发区**金马大道与济源大道交汇处。法定代表人：邓飞，公司经理。委托诉讼代理人：邓龙，后勤部长。委托诉讼代理人：于国庆，销售部部长。原告济源市好国劳务有限公司（以下简称好国劳务公司）与被告河南中原龙鑫钎钻管业有限公司（以下简称龙鑫公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年10月14日立案，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告好国劳务公司的委托诉讼代理人聂瑞生、崔学礼，被告龙鑫公司的委托诉讼代理人邓龙、于国庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告好国劳务公司向本院提出诉讼请求：要求被告支付工程款53435元（庭审中计算后变更为50598元）。事实与理由：2019年3月18日原、被告签订一份施工合同，并对合同外的工程量也达成了口头协议，经过结算，余剩50598元未付，故提起诉讼。被告龙鑫公司辩称：原告所述不实，合同签订后，原告未按照要求施工，不但地面未施工，屋顶不采用钢筋混凝土浇筑施工，而采用预制板代替，且未作防水保温处理，不能达到使用要求。施工期间原告不愿制作门窗、也不承认工程图纸第一项在施工范围内先挖1.1米基础坑和埋镀锌扁钢的合同要求，并以每平方米790元单价过低要求提高单价。为此，原告与其公司协商，由原告提供实际施工造价开支表，由公司于国庆核实合计后报公司研究，但原告不但没有列出开支造价表，而是将部分项目开支找于国庆合计后找公司经理纠缠要求支付，其公司拒绝支付，至今配电房土建工程无法完工不能使用。2020年9月6日在虎岭管委会、派出所的协调下，双方同意签订协议，一次性了结纠纷。协议签订后，其公司已经按照协议履行完付款义务。原告提供的证据有：1、施工合同1份，证明原、被告之间存在建设工程施工合同关系。2、2019年9月6日于国庆、邓飞签字的图纸变更外工程量及价款。证明增加工程量价款30190元、17108元。3、收据5张价款3300元。以上证明三项工程合计296935.8元，被告已经支付246337.8元，余剩50598元未付。经质证，被告对证据1无异议，对证据2、3无异议，对证据2、3的证明目的有异议，当时原告未按照图纸施工，且认为施工合同约定的单价过低要求提高单价，其公司要求原告提供施工造价开支表，由其公司于国庆合计，报公司研究，可以适当补偿，上述均包括在施工合同范围内。上述证据真实性，被告均无异议，对真实性均予认定。被告龙鑫公司提供的证据有：1、提供施工图纸复印件1份，证明原告未按照图纸施工地面没有处理，防水、保温、门窗，无法达到验收标准，不能投入使用。2、2020年9月6日双方达成的协议书1份，证明双方在虎岭管委会和派出所的协调下，双方已经达成协议，一次性了解了纠纷。原告对上述证据真实性均无异议，但认为只能证明被告已经就土建项目的建筑面积按单价进行了结算，并未包含图纸以外增加的工程量及杂工进行结算付款。本院对上述证据的真实性予以认定。根据原、被告陈述，依据有效证据，本院确认案件事实如下：2019年3月18日原告（乙方）被告（甲方）签订《工程承包合同》约定：一、工程地点及名称：1、工程地点：虎岭工业园区。2、工程名称：配电房土建工程项目。二、工程范围：本合同全部工程（详见图纸）。建筑面积311.82平方米。三、工程期限：商定总工期31天，自2019年3月16日至2019年4月16日。四、工程造价：本合同全部工程按施工图纸预算造价246337.8元。五、工程款的支付与结算：1、本合同自签订后5日内，发包方支付5万元，完成合同内容后2个月内一次性付清剩余工程款。2、工程竣工，验收合格，进行决算，剩余款项2个月内一次性付清。3、本工程采用一次性包死总价的固定价格方式，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实际发生的工程量结算。4、电缆沟（注此项不在固定价格内，工程完工后另行结算）（1）电缆沟暂按70米长计算，沟内净尺寸告1米，宽0.8米，上盖电缆盖板；（2）电缆井三座：长、宽、深各1.5米，上盖盖板；（3）全厂电气系统接地，预埋扁钢220米，接地极70个，接地系统埋深1.1米，埋设后覆土回填。（4）绿化植被的移栽及回填：移栽树木18棵，回植绿植带66米……。原告提供以下证据证明认为下列支出不包含在合同价款内，分别是：一、原告提供一张《图纸变更》，被告法定代表人邓飞2019年9月14日在左上角批注，请核价,该清单载明：1、拆除东关2号房以北3.5米，挖机900元，三轮车拉垃圾7车×50元，人工4工×170元＝680元，合计1930元。2、2、3、4号房门口变更，打门口3个900元，过梁3根288元。3、粉门口3个450元。材料费水泥等5280元。4、广告公司制作效果图300元2次600元，5清理全场垃圾2770元，石胡同墙17972元，合,30190元，该清单2019年9月16日经被告公司人员于国庆、技术员刘量审核签字。二、另外原告还提供一张清单，被告法定代表人邓飞2019年9月14日在左上角批注，请核价。该清单载明：接地线4座平房。合计3360元；地基打垫层……6988元；打垫层人工费3400元；东两房与厂房之间夹墙3360元，合计17108元。该清单2019年9月16日经被告公司人员于国庆、技术员刘量审核签字。三、关于四个配套房的建筑面积2019年9月14日经原告方聂瑞生与于国庆、刘量核实206.96平方米。四、原告2019年5月份支出的拉垃圾费用收据5张合计证明支出3300元。上述5项被告认为合同签订后，原告进场施工，原告不按照图纸施工，认为单价790元过低，与其公司协商提高单价，其公司经理要求原告提供造价开支表，由公司合计后研究，并不是新增的工程。2020年9月16日双方达成协议载明：甲（龙鑫公司）、乙（好国劳务公司）双方于2019年3月18日签订《工程承包施工合同》，乙方承建，双方因各种原因产生歧义，工程无法完工。经双方协商，双方愿一次性了结，达成以下内容：一、工程名称：配电房土建工程项目。二、工程总建筑面积：214.96平方米。三、工程含税单价：790每平方米。四总施工款：169818.4元，甲方已付给乙方工程款150000元，工程余款19818.4元。五、工程余款甲方支付到乙方指定人账户。本协议经双方签字盖章后生效，原甲乙双方签订的《工程承包合同书》作废。该协议双方签字后，被告于2020年9月7日支付原告19819元。本院认为，原、被告签订《工程承包合同》，由原告为被告建造4个配电房，2020年9月6日双方达成协议载明双方在施工中产生歧义，工程无法完工，双方协商自愿一次性了结纠纷，被告共计支付原告169818.4元，协议达成后，被告支付了尾款19818.4元，已经按照协议履行了付款义务，至此双方纠纷已经解决完毕。原告提供被告工作人员于国庆、刘量的核算表，要求被告支付的50598元，理由是该款项未经结算，该核算表于国庆和刘量签字核算的时间是2019年5月份，于国庆、刘量也表示之所以进行核算是原告认为工程单价较低，根据公司经理的指示和原告进行核价，不是增加的工程量。于国庆、刘量核算的时间是2019年5月份，而双方最终签署结算协议的时间是2020年9月6日，协议中明确说明双方在施工中产生歧义，无法完工，协商一次性解决纠纷。故被告按照协议履行完付款义务后，双方纠纷已经解决完毕。现原告再次起诉要求被告支付50598元，证据不足，本院不予支持。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：驳回原告济源市好国劳务有限公司的诉讼请求。案件受理费1136元，依法减半收取568元，由原告负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省济源中级人民法院。审判员  王小奇二〇二一年一月六日书记员  吕林倩