山东省邹平市人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁1626民初5004号原告：李孟,男，汉族，住湖北省利川市。被告：淄博市淄川金烨建安有限公司，住所地山东省淄博市淄川经济开发区鲁泰西路，统一社会信用代码91370302164239368Y。法定代表人：贾万山，总经理。被告：段强，男,汉族,住山东省淄博市。委托诉讼代理人：刘岳，邹平环宇法律服务所法律工作者。原告李孟与被告淄博市淄川金烨建安有限公司（以下简称金烨建安公司）、段强建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年11月4日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告李孟、被告金烨建安公司的法定代表人贾万山及被告段强的委托诉讼代理人刘岳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李孟向本院提出诉讼请求：1.依法判决令被告立即给付原告工程款（用于发放欠付的工人工资）210000元；2.依法判令被告立即给付原告210000元迟延履行期间的利息（自2020年8月15日计算至实际付清之日，按12%的年利率计算）；3.请求判令被告承担本案的诉讼费及其他费用。事实与理由：2020年6月17日，原告组织工人进入两被告施工的山东铁雄冶金公司新建筛焦楼转运楼及设备基础工地开始施工。2020年8月14日，被告段强在涉案工地对原告李孟施工的工程量进行了结算，结算工程款为189440元，补贴生活费、住宿费20560元，共计210000元。原告多次催促被告支付该工程款未果，诉至法院，请求判决。金烨建安公司辩称，当时金烨建安公司和淄博万康建筑劳务有限公司的代理人段强签订了工程施工合同，不认识原告李孟。段强辩称，段强确定人工费总额为189440元，段强之妻司海虹已经向李孟支付170000元，且因李孟恶意拖延工期，涉诉工程发包方向段强一方做出共计23000元的处罚，该款项应由李孟支付。李孟围绕诉讼请求向本院提交以下证据：证据1.结算单一份；证据2.录音光盘一份；证据3.入场证明一份。经质证，金烨建安公司对李孟提交的证据1、证据2表示不清楚，对证据3无异议。段强对李孟提交的证据1无异议，但主张已经支付170000元；对证据2有异议，认为李孟没有提供书面的录音笔录，代理人无法听清，且录音中大概能听到涉诉工程的其他项目都如期进行，只有李孟承包的工程拖延工期；对证据3有异议，与段强无关，不予质证。金烨建安公司向本院提交以下证据：证据1.淄博万康建筑劳务公司营业执照复印件一份、段强授权委托书复印件一份、工程施工合同复印件（与原件核对无异）一份；证据2.收款收据复印件三份、淄博淄川农村商业银行行内转账回单复印件三份。经质证，李孟对金烨建安公司提交的证据1、证据2表示不知情，认为与本案无关。段强对金烨建安公司提交的证据1、证据2无异议。段强向本院提交以下证据：证据1.转账凭证复印件两份；证据2.处罚通知单复印件三份。经质证，李孟对段强提交的证据1有异议，主张2020年7月14日司海虹转款20000元是李孟给段强买货的款项，不纳入工程款内，另外150000元是误工补偿款，与工程款无关；对证据2有异议，主张2020年8月7日巡查现场人员不足，完全不足以证明是木工班组人员不足，因为人员包括管理人员、技术人员、钢筋班组、外架班组、混凝土班组。2020年8月11日的通知更不能证明与木工班组有关系，该份证据没有建设方的签字和盖章。2020年8月17日的通知与李孟无关。金烨建安公司对段强提交的证据1、证据2无异议。本院认为，李孟提交的证据1至证据3、金烨建安公司提交的证据1、证据2及段强提交的证据1客观真实，来源合法，与本案待证事实相关联，本院予以确认并在卷佐证。段强提交的证据2本身客观真实，但该组证据并未明确指向李孟所施工的木工工程，故对段强据此证据主张因李孟延误工期被罚款的意见本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年6月6日，金烨建安公司与淄博万康建筑劳务有限公司签订工程施工合同，约定金烨建安公司将150万吨每年焦化配套干熄焦及余热发电项目筛焦系统土建工程发包给淄博万康建筑劳务有限公司施工；承包范围为图纸内土建部分所有清工。段强作为淄博万康建筑劳务有限公司的委托代理人在上述合同上签字，合同上同时加盖淄博万康建筑劳务有限公司公章。段强主张其系借用淄博万康建筑劳务有限公司资质用于承包工程。上述合同签订后，段强将上述合同约定的工程中的木工支模项目工程分包给了李孟，由李孟组织工人进行了施工。2020年8月14日，段强对李孟所施工工程的人工费与李孟进行了结算，并为李孟出具了证明，证明李孟所施工的山东铁雄冶金公司内新建筛焦楼工程木工支模项目的人工费共计189440元，另补贴生活费、住宿费20560元，共计210000元。2020年7月14日，段强通过其妻司海虹中国建设银行账户转账支付李孟20000元，转账用途载明“货款”。2020年8月22日，段强通过其妻司海虹中国建设银行账户转账支付李孟150000元，转账用途载明“人工费”。段强主张上述170000元系支付的涉案工程人工费，李孟对此不予认可，主张2020年7月14日司海虹转款20000元是李孟为段强买货的款项，不属于工程款范围，另外150000元是误工补偿款，与工程款无关。后因涉案人工费支付问题形成纠纷，致李孟诉至本院。另查明，金烨建安公司已经支付淄博万康建筑劳务有限公司双方签订的工程施工合同中所涉及工程的劳务费2860000元，上述合同涉及的工程目前尚未全部竣工。庭审中本院释明是否申请追加淄博万康建筑劳务有限公司为本案被告参加诉讼，李孟明确表示不要求追加。本院认为，本案争议焦点为：（一）段强通过其妻司海虹账户支付李孟的170000元应否冲抵涉案210000元人工费；（二）金烨建安公司应否承担支付人工费的责任。关于争议焦点（一），李孟为段强所承包工程的木工支模项目进行了施工，段强于2020年8月14日出具了结算证明，证实段强应支付李孟人工费、生活费、住宿费共计210000元，双方对该事实无异议，故李孟主张段强支付该款，理应支持。2020年7月14日，段强通过其妻司海虹转账支付李孟的20000元，转账用途载明“货款”，且该费用发生在双方结算之前，如果该20000元系支付的涉案工人费，双方结算时应将该费用扣除，但事实是双方并未将该费用扣除，这与生活常理及交易习惯不符，故段强主张该20000元系支付的涉案人工费证据不足，本院不予采信，该20000元不能用于冲抵涉案原告李孟主张的人工费。2020年8月22日，段强通过其妻司海虹账户转账支付李孟150000元，该款转账用途明确载明系“人工费”，且发生在双方结算之后，李孟虽主张150000元是误工补偿款且与工程款无关，但其并未提交证据予以证实，故该150000元应认定为系支付的涉案人工费，理应从段强应付款中扣除，故段强还应支付李孟人工费、生活费、住宿费等共计60000元。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。本案中涉案人工费等未约定利息计付标准，李孟要求被告按年利率12%计息不当，应予调整。因自2019年8月20日起，中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心于每月20日公布贷款市场报价利率（LPR），中国人民银行贷款基准利息这一标准已取消，段强应按照同期贷款市场报价利率支付利息，故李孟主张的利息应自2020年8月15日起至实际给付之日止，以60000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。另外，段强认可其借用淄博万康建筑劳务有限公司资质与金烨建安公司签订了的工程施工合同，李孟明确表示不要求追加资质出借方淄博万康建筑劳务有限公司为本案被告参加诉讼，系对其权利的合理处分，不违反法律规定,本院予以准许。关于争议焦点（二），金烨建安公司与淄博万康建筑劳务有限公司签订的工程施工合同中所涉及的工程目前尚未全部竣工，且金烨建安公司已经支付工程劳务费2860000元，李孟未提交证据证实金烨建安公司是否欠付劳务费及欠付劳务费的数额，故其要求金烨建安公司向其支付人工费等证据不足，本院不予支持。综上所述，李孟部分诉讼请求符合法律规定，本院予以支持，段强应支付李孟人工费、生活费、住宿费等共计60000元，李孟其他诉讼请求证据不足，应予驳回。据此，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条、第二十六条规定，判决如下：一、被告段强于本判决生效之日起五日内支付原告李孟人工费、生活费、住宿费等共计60000元及利息（以60000元为基数，自2020年8月15日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回原告李孟其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4450元，由原告李孟负担3179元，被告段强负担1271元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省滨州市中级人民法院。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  王桂香人民陪审员  孙乃希人民陪审员  刘 春二〇二一年一月六日书 记 员  刘亚琦