浙江省景宁畲族自治县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙1127民初709号 原告：景宁畲族自治县青宁旅业有限公司，社会统一信用代码：913311276952535640，住所地：景宁畲族自治县红星街道新华路**。 法定代表人：杨朝阳，执行董事。 委托诉讼代理人：郑惠丹，浙江泽大（丽水）律师事务所律师。 被告：丽水海西建设有限公司，社会统一信用代码：91331126699539893Y，住，住所地：庆元县屏都街道屏都综合新区创新路**/div> 法定代表人：吴传星，执行董事。 委托诉讼代理人：吴传户，浙江百山祖律师事务所律师。 原告景宁畲族自治县青宁旅业有限公司（以下简称青宁公司）与被告丽水海西建设有限公司（以下简称海西公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2020年7月22日立案后，依法组成由审判员叶汝群担任审判长，审判员肖来、人民陪审员毛建葱参加的合议庭，并于2020年9月8日第一次公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人、被告及其委托诉讼代理人到庭参加诉讼，2021年1月12日第二次公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人、被告委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告青宁公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告丽水海西建设有限公司在判决生效后三十日内完成景宁西汇民族风情度假村一期工程施工并通过竣工验收；2、判令被告若不能在上述期限内完成竣工验收的，按1000元/天向原告景宁畲族自治县青宁旅业有限公司支付后续逾期违约金，若超过六个月仍不能完成的，按5000元/天向原告景宁畲族自治县青宁旅业有限公司支付后续逾期完工违约金；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2012年6月20日，原被告就景宁民族风情度假村一期工程建设签订《建设工程施工合同》，合同约定由被告承包风情度假村一期工程，承包范围为施工图纸范围内所有工程项目，工期300天，竣工日期为2013年4月23日，合同价款为2000余万元。合同签订后，被告进场施工。截止到2013年10月25日，原告共计向被告支付工程款2000余万元，但被告一直未按合同约定全面履行合同义务，至今未完成合同约定的工程施工义务，也未完成竣工验收，给原告造成巨大的经济损失。对此，原告保留向被告追究相应赔偿的权利。原告认为，根据《合同法》的相关规定，原被告之间签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，合法有效，双方均应按约履行义务。原告已经履行了支付工程款的义务，但被告确未按合同约定履行施工义务，已经构成违约，应承担相应的违约责任。现原告为维护自身合法权益，特依据《民事诉讼法》第一百一十九条之规定，向贵院提起诉讼，望判如诉请。 被告海西公司辩称，原告诉状称：“截止到2013年10月25日，原告共计向被告支付工程款2000余万元，但被告一直未按合同约定全面履行合同义务，至今未完成合同约定的工程施工义务，也未完成竣工验收，给原告造成巨大经济损失。”答辩人认为，原告诉讼该陈辞缺乏事实依据。相反，本案构成根本违约的是原告，解除《建设工程施工合同》的条件已经完全成就。1、一期《建设工程施工合同》第五条约定合同价款为2000万元，根据《合同》第三部分专用条款23（2）（43页）规定和《补充协议书》第四条规定，答辩人施工的一期工程经双方结算确认，原告应当支付给答辩人一期工程款共计2500万元。除去原告已经实际支付给答辩人1500万元（原告提供的支付凭证××元，其中832797元代原告支付给原告指定另外工程内容承包人）外，原告至今尚欠答辩人1000万元未支付给答辩人。原告的行为构成根本违约。（以上事实有《建设工程施工合同》《补充协议书》《景宁西汇度假村一期（土建）工程结算书》《工程款支付申请表》《工程款支付证书》等证据予以证实）。本案发包人拖延至今（逾期七周年之久）仍不支付工程进度款，已经构成根本违约。据此，答辩人请求景宁县人民法院依法予以支持。 经审理查明：被告原企业名称是丽水海西建筑工程有限公司，于2018年8月8日名称变更为丽水海西建设有限公司。2012年5月16日，原、被告签订一份《补充协议》，协议约定：原告（甲方）将“风情度假区”项目一期工程承包给被告施工，工程范围为：一期工程，总建筑面积约2万平方米；工程价款的核定：乙方按施工图进行编制预算，由甲方审核，双方认可后的工程价款作为合同价款，确认后的合同价款为合同总价；工程款支付：工程款支付以形象进度分四个节点支付，在施工达到±0.00前不支付工程款，一层、三层、主体结构封顶、二次结构施工结束均支付已完工程总价的80%，工程完工具备验收条件支付至总价的85%，验收完成支付至总价的90%，竣工结算备案后按总造价扣除3%为保修金，余款一次性付清等内容。2012年6月20日，原、被告签订一份《建设工程施工合同》，合同约定：景宁畲族自治县民族风情度假村工程一期由被告承包施工，工程内容：施工图纸范围内所有工程项目，合同工期:2012年6月23日至2013年4月23日，总天数300天，合同价款2000万元等内容,工程款（进度款）支付：按实际每月完成工程量价款的80%支付工程进度款，工程完工具备验收条件后支付进度合同价款的85%，竣工验收合格支付至总价的95%，余额待工程竣工结算审核后支付总价款的97%，扣留3%质保金待保修期满后付清，设计变更及招标人变更引起造价增减的款项结算时按实结算等内容。2012年8月15日，原、被告签订《景宁西汇风情度假村已建总统府邸及1#公寓楼续建协议》，协议约定：已建总统府邸及1号公寓楼施工图纸范围内所有续建项目（约5000平方米的二次结构建设）由被告施工，工期70天。工程款按实际每月完成工程量价款的80%支付工程进度款，工程完工具备验收条件后支付进度合同价款的90%，竣工验收合格支付至总价的95%，余额待工程竣工结算审核后支付总价款的97%，扣留3%质保金待保修期满后付清，设计变更及招标人变更引起造价增减的款项结算时按实结算等内容。被告承包施工的景宁县西汇民族风情度假村项目一期建筑、安装工程范围为：接待中心新建工程，已建总统府邸及1#公寓楼续建工程。现案涉一期工程已基本完工，但有部分铝合金玻璃窗安装、墙体粉刷等未完成。 另查明，2013年9月29日，被告制作了涉案一期工程的结算书：结算总价款是29865652.0元，2013年10月24日，被告向监理单位发送了工程款支付申请表，同天，被告向建设单位（原告）发送了工程款支付证书，监理单位及工程师、现场工程师、建设单位（原告）均在支付证书上进行了签字、盖章。工程款支付证书上显示：施工单位（被告）已基本完成景宁西汇民族风情度假村（一期工程）合同约定的全部施工工作，累计完成（土建工程）总造价为29865652.0元，（累计进度款）应支付至2986.5652万元×0.93×90%≈2500.0万元。 本院认定上述案件事实并采信的证据有：《补充协议》、《建设工程施工合同》、《景宁西汇风情度假村已建总统府邸及1#公寓楼续建协议》、结算书、工程质量验收申请表、主体结构验收记录、工程款支付证书及当事人的庭审陈述等。 本院认为，原、被告双方对涉案一期工程范围包括接待中心、总统府邸与1＃公寓楼的续建工程无异议，但双方对工程是否已完工存在争议。原告主张其已按约支付了工程款，被告海西公司未按约完成涉案工程施工，要求其完成涉案一期工程施工并通过竣工验收,现被告抗辩称其已基本完成涉案的景宁西汇民族风情度假村（一期工程）合同约定的全部施工工作,部分铝合金玻璃窗安装、墙体粉刷未完成是因为该部分工程原告要进行豪华装修已另行承包给第三人施工，并提供了涉案工程结算书及工程款支付证书等证据对其抗辩主张的事实予以证明。原告认为该工程款支付证书是为了登记办理一期“两证”（土地使用证和房屋所有权证）而制作的材料，并非真实的结算和工程款支付材料。本院认为，因工程款支付证书上显示的累计完成（土建工程）总造价数额29865652元的数据是被告对涉案一期工程进行结算的结果，且工程款支付证书已经项目监理单位、建设单位即原告盖章，证书上也有总监理工程师、建设单位现场工程师签字确认，故对原告主张该工程款支付证书仅为登记办理涉案一期工程“两证”而制作的材料的理由本院不予采信。工程款支付证书上显示：施工单位（被告）已基本完成景宁西汇民族风情度假村（一期工程）合同约定的全部施工工作。故原告主张被告海西公司未按约完成涉案一期工程施工主张的证据不足，缺乏相应的事实依据，对其要求被告按约完成涉案一期工程施工并通过竣工验收的请求缺乏法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百零八条第二款之规定，判决如下： 驳回原告景宁畲族自治县青宁旅业有限公司的诉讼请求。 本案案件受理费80元，由原告景宁畲族自治县青宁旅业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省丽水市中级人民法院。 审 判 长  叶汝群 审 判 员  肖 来 人民陪审员  毛建葱 二〇二一年一月十九日 书 记 员  梁春杰