江苏省泗阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏1323民初5910号 原告（反诉被告）：颜红军，男，1978年9月28日出生，住泗阳县。 委托诉讼代理人：王建国，江苏知久律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王昊，江苏知久律师事务所律师。 被告（反诉原告）：南京万**鸿邺装饰工程有限公司。住所地泗阳县众兴镇海尚臻品苑上海路与淮海路交汇13-7门面。统一社会信用代码：91320105MA1UQ6KCXK。 法定代表人：李莲，该公司董事长。 委托诉讼代理人：朱以道，男，1972年10月1日出生，住泗阳县，系该公司员工。 原告颜红军与被告南京万某鸿邺装饰工程有限公司（万某鸿邺公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月29日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。审理中，被告万某鸿邺公司提出反诉。原告（反诉被告）颜红军的委托诉讼代理人王昊、被告（反诉原告）万某鸿邺公司的委托诉讼代理人朱以道到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告颜红军向本院提出诉讼请求：1．解除原、被告签订的《万某鸿邺装饰装修工程施工合同》；2．被告（反诉原告）退还多收装修款41920元及利息（以41920元为基数，自起诉之日起按年利率6%计算至实际付清款之日止）；3.诉讼费由被告（反诉原告）负担。事实与理由：双方于2019年4月21日签订装饰装修施工合同，合同约定竣工日期为2019年8月4日。施工中，离约定竣工验收日期尚有不到一个月，被告仅完成水电部分。被告根本无法按时完工，被告的行为已构成根本违约。 被告万某鸿邺公司辩称，原则上不同意解除合同，既然原告提出此要求，可以解除双方签订的合同，但是不同意返还原告所称的多付的装修款，原告尚欠被告装修款14700元。 反诉原告万某鸿邺公司向本院提出诉讼请求：1.反诉被告颜红军支付反诉原告装修款14400元及利息（自起诉之日起至实际付款之日止，按年利率6%计算）；2.反诉被告颜红军支付违约金5000元；3.反诉被告颜红军承担诉讼费。事实及理由：2019年4月21日，双方签订装修施工合同，约定工期120天；进场时间为2019年4月25日，竣工日期为2019年8月25日；装修地点为泗阳县众兴镇水晶国际8号楼3101室；装修合同总价60000元。施工中，颜红军随意增加装修项目，甚至改变完工项目，导致双方之间发生争执。2019年7月，颜红军未经万某鸿邺公司同意，将门锁上，不让万某鸿邺公司施工，也不支付已完工项目工程款。 反诉被告颜红军辩称：反诉原告的反诉请求无依据，不予认可。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定的事实如下：2019年4月21日，颜红军（甲方）与万某鸿邺公司（乙方）签订装饰装修工程施工合同，约定乙方为甲方装修位于水晶国际8号楼3101室房产。工程承包方式为基础装修半包套餐、智能套餐（详见附件一、附件四）；工程期限120天，开工日期2019年4月4日，竣工日期2019年8月4日；合同价款60000元；工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议，并及时附上甲方签字确认的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期；工程变更协议及变更图纸，作为竣工结算和顺延工期的依据；乙方超出设计图纸范围且未经甲方签字确认而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予计量；甲方违约需承担设计费60元/平方及其他已施工事项损失；甲方未按期支付工程款或甲方未按进度提供甲供材料而导致工期延误的每天按50元向乙方支付违约金。 附件一中载明案涉房屋建筑面积126平方米；装修项目主要包括：一、水电明细单价表（按施工现场实际尺寸计算），水电预收款80元/㎡*建筑面积；二、拆改；基础半包装修项目明细表一、入户、客厅及餐厅，二、卧室（主卧、次卧、儿童房等），三、生活阳台，四、卫生间，五、厨房，六、其他。 合同签订后，颜红军共向万某鸿邺公司支付了工程款52000元。万某鸿邺公司施工至2019年7月7日。颜红军另找他人完成案涉房屋的装修。在施工过程中，万某鸿邺公司为颜红军实际做了水电部分（10080元）、防水（2700元）、铲顶（1890元）、墙地固（1000元）、包管道（600元）、砸墙（1800元）等工程。 关于颜红军的诉讼请求。本院认为，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。颜红军与万某鸿邺公司在履行合同过程中产生矛盾，2019年7月7日，颜红军不再让万某鸿邺公司施工，故双方之间的合同已于2019年7月7日解除。对于万某鸿邺公司已完成的水电部分、防水、铲顶、墙地固、包管道、砸墙等项目，颜红军应支付工程款。颜红军主张防水、铲顶、墙地固、包管道、砸墙等都属于水电部分，但双方合同中约定的水电部分未包含防水、铲顶、墙地固、包管道、砸墙等，故颜红军该主张无依据，本院确认万某鸿邺公司已完成项目总工程款为18070元（10080元+2700元+1890元+1000元+600元+1800元）。对于颜红军陈述窗户部分（29155元）是万某鸿邺公司施工，万某鸿邺公司认为窗户部分与其无关，故万某鸿邺公司应返还颜红军33930元（52000元-18070元）。颜红军主张自起诉之日起至实际付款之日止，按年利率6%计算利息，本院支持自2020年10月29日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算利息。 关于万某鸿邺公司的请求。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。双方签订的装修协议约定：“工程项目如需变更，双方应协商一致，签订变更协议，并及时附上甲方签字确认的变更图纸，同时调整相关工程费用及工期。工程变更协议及变更图纸，作为竣工结算和顺延工期的依据。乙方超出设计图纸范围且未经甲方签字确认而增加的工程量，以及乙方自身原因造成返工而增加的工程量，不予计量”。万某鸿邺公司主张合同之内完成的项目工程款为32200元，合同之外完成的项目工程款为29290元，合计61490元。但该公司未提供任何证据予以证明，颜红军对此亦不予认可，故对于在本诉部分本院认定的工程款18070元以外部分，均不予支持。关于违约金问题，颜红军在合同未到期时认为万某鸿邺公司将无法按约竣工而另行安排他人施工，已构成违约。万某鸿邺公司按合同约定主张违约金5000元，未违反法律规定，本院予以支持。 依照《中华人民共和国合同法》第二百六十八条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条,《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条之规定，判决如下： 一、确认原告（反诉被告）颜红军与被告（反诉原告）南京万**鸿邺装饰工程有限公司于2019年4月21日签订的《装饰装修工程施工合同》于2019年7月7日解除； 二、被告南京万**鸿邺装饰工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告颜红军33930元及利息（自2020年10月29日起，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至付清款之日止）； 三、反诉被告颜红军于本判决生效后十日内支付反诉原告南京万**鸿邺装饰工程有限公司违约金5000元； 四、驳回原告颜红军的其他诉讼请求； 五、驳回反诉原告南京万**鸿邺装饰工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费424元，由南京万**鸿邺装饰工程有限公司负担325元，由颜红军负担99元。反诉案件受理费142元，由颜红军负担25元，由南京万**鸿邺装饰工程有限公司负担117元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省宿迁市中级人民法院，同时按照《诉讼费用交纳办法》的规定向该院预交纳上诉案件受理费。 审判员  许丽娟 二〇二一年一月二十八日 书记员  刘 红 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第二百六十八条定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。