山东省东营市东营区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)鲁0502民初6101号 原告（反诉被告）：岳丽丽，女，1986年11月9日出生，汉族，住东营市东营区。 委托诉讼代理人：吴玉峰，山东齐鲁（东营）律师事务所律师。 被告（反诉原告）：东营区德杙整木定制店，住所地山东省东营市东营区金二路**。统一社会信用代码92370502MA3F8D099M。 经营者：江佳，男，1992年10月10日出生，汉族，住东营市东营区。 原告岳丽丽与被告东营区德杙整木定制店（以下简称德杙定制店）承揽合同纠纷一案，本院于2020年12月2日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告岳丽丽及其委托诉讼代理人吴玉峰，被告德杙定制店经营者江佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳丽丽向本院提出诉讼请求：1.判令德杙定制店继续履行岳丽丽与德杙定制店签订的《德杙整木定制合同书》，赔偿岳丽丽各项经济损失43600元并支付违约金36400元；2.判令德杙定制店支付自2020年11月3日起至实际付清之日止的违约金；3.判令德杙定制店承担本案全部诉讼费用。事实和理由：2019年9月5日，岳丽丽与德杙定制店签订《德杙整木定制合同书》，合同约定，由德杙定制店承担岳丽丽所有的位于理想之城百合园15号1-1101房屋的木作定制、安装等装饰装修工作，德杙定制店经营者江佳在合同书中签字，合同签订后，岳丽丽按照合同约定缴纳了定金64000元，德杙定制店向岳丽丽出具了收据，但截至本案起诉之日德杙定制店未能按照合同约定的时间交货安装，构成严重违约，经岳丽丽多次催促，德杙定制店仍以种种理由拖延拒绝，为维护岳丽丽合法权益，岳丽丽向东营市东营区人民法院提起诉讼并向派出所报案。此后德杙定制店才将部分合同产品交付并进行了部分安装，现因为违约金承担问题双方争执不下。因为德杙定制店所提供的产品中，玄关柜尺寸不对无法使用，价值13524元；衣柜门四扇门板尺寸不对无法使用，价值10000元；主卧室卫生间门尺寸不对无法使用，价值2500元；主卧床头背景墙价值5629元；走廊卫生间门帽头尺寸不对无法使用，价值2500元；剩余材料安装费3000元；损失一年房屋租金35000元；损失一年物业费3600元；损失64000元的一年利息5000元。为维护岳丽丽的合法权益，特向法院提起诉讼，望判若所请。 德杙定制店辩称，德杙定制店与岳丽丽于2019年9月5日签订合同后，德杙定制店就开始整理订单下发工厂进行制作前准备工作，但因为定制产品，必须要有精准制作尺寸后才能进行生产制作。后德杙定制店多次询问对方装修进度，以便进行复尺工作，确定精准制作尺寸。因岳丽丽迟迟未铺设地板，造成德杙定制店未能复尺，无法获取精准制作尺寸，影响了制作及交付进度，直至2020年9月，岳丽丽才铺设完成地板。2020年9月17日，岳丽丽与德杙定制店就订单问题进行协商后，重新对交货日期进行了约定，并签订了补充协议及进行了复尺工作，复尺完成后德杙定制店进行生产制作工作，因定制类木制作产品制作周期90-120天，我方竭尽全力沟通厂家就该订单进行加急制作（因疫情等不可抗力因素，造成工厂未能如期制作完成），至2020年11月12日送货至岳丽丽家中签收验货。2020年11月12日，德杙定制店安装工人对货品进行了分拣拆装机安装前准备工作，第二日因各种原因安装工人不能继续进行安装工作，德杙定制店与岳丽丽沟通并重新再找安装工人，后于2020年11月27日开始进行安装施工至2020年11月30日，这期间在德杙定制店已按现场实际情况和所订方案安装完成的情况下，因岳丽丽执意变更床头背景墙原方案及现场安装施工过程中岳丽丽各种纠结不定，给德杙定制店造成了损失并导致安装工人无法正常施工，只能等待岳丽丽确定好变更方案及电位、电路等迁移工作后才能继续安装（截至2020年11月30日基本完成一半工程量），后双方沟通确定好，岳丽丽承诺剩下的一部分货来到后施工当天支付第二阶段款项8000元。2020年12月9日，德杙定制店把剩下的一部分货品全部送到岳丽丽家中。2020年12月10日，在德杙定制店已安装完成总工程量的百分之70-80时，与岳丽丽进行沟通要求支付第二阶段款项，岳丽丽以各种理由推脱不支付，德杙定制店要求暂时停工，岳丽丽同意。德杙定制店要求岳丽丽按合同支付第二阶段款项8000元，在德杙定制店施工安装完成后，岳丽丽应支付剩余尾款8000元。 德杙定制店向本院提出反诉请求：1.判令岳丽丽向德杙定制店支付款项8000元；2.判令岳丽丽支付违约金6720元。事实与理由：德杙定制店在2020年11月30日已完成工程量的一半，岳丽丽应支付我方第二阶段款项8000元，但迟迟未支付。违约金6720元系以80000元为基数，自2020年11月30日起至2020年12月28日按日千分之三计算得出，可以酌减。 岳丽丽辩称，德杙定制店反诉请求无事实与法律依据。如果德杙定制店没有违约，岳丽丽应在其施工一半工程量时支付剩余工程款10%，但由于德杙定制店严重违约，岳丽丽行使先履行抗辩权，德杙定制店应当承担违约责任。故岳丽丽无需支付上述10%的货款。德杙定制店要求支付6720元违约金无法律依据和合同依据。 当事人围绕诉讼请求和反诉请求提交了证据，本院依法组织当事人进行了举证、质证。 本院经审理认定事实如下：2020年9月5日，岳丽丽作为买方，德杙定制店作为卖方，签订了《德杙整木定制合同书》，合同约定，一、产品款式名称规格数量：附明细报价清单及方案设计图。二、合同总金额为80000元（此总计含运费，不含税金）。三、付款方式：1.此合同一经签订，买方应给卖方支付合同总款项80%的定金，即64000元；2.卖方给买方安装至一半工程量时买方验收后，买方支付卖方合同总金额10%，即8000元，安装完后买方需当天验收（如当天未验收视为验收合格），验收合格后，买方支付卖方剩下的合同总金额10%，即8000元。四、交货方式：卖方负责运输及安装，买方负责与施工方协调现场有关事宜。五、交货地点：理想之城百合园15#-1-1101。六、交货时间：收到定金之日起110个工作日送货，如买方未按合同时间支付货款，卖方交货期将按买方实际拖延付款时间的2倍顺延。七、质量要求：卖方保证加工产品符合买方规定的款式、材质和规格以及双方共同确认的图纸、颜色色卡（颜色同选定的色卡会有轻微色差），若不符合卖方则退还买方合同总货款。八、服务承诺：买方如在使用过程中出现非人为的质量问题，卖方负责终身免费维修。九、违约责任：1.如遇不可抗力因素，而导致买卖双方不能履行全部或部分本合同时，一方应书面通知另一方，按照《合同法》的规定，双方承担各自应承担的责任。2.卖方需按时、按质、按量交货，如逾期交货，则每天按合同总额千分之三处罚。买方按合同商定的付款方式向乙方支付货款，如逾期付款则每天按合同总额千分之三处罚。3.因买方原因要求卖方推迟交货时间（自合同规定的交货之日起）超过本合同约定交货日期90天时，买方应承担卖方相应的仓储费用。若超过180天，卖方有权对买方定制家具进行处理。4.卖方安装完买方订购的定制家具后，经买方验收合同后，买方仍未付卖方余款之前，定制家具的所有权归卖方所有并有权作相关处理。当日，岳丽丽向德杙定制店支付定金64000元。 2020年9月17日，德杙定制店与岳丽丽签订《协议书》，约定，于2020年9月17日江佳与岳丽丽订货协商，于2020年10月31日货到岳丽丽家中，于2020年11月10日安装交付业主。如未按约定时间安装交付则执行2019年9月5日双方签订合同违约责任。安装交付后此协议作废。 2020年11月12日，德杙定制店向岳丽丽开始送货。截至庭审前，走廊卫生间门帽头、主卧卫生间门未到货，主卧衣柜门、入户玄关柜、主卧床头背景墙因尺寸不对未安装完成。 本院认为，岳丽丽与德杙定制店签订的《德杙整木定制合同书》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，能够认定双方存在承揽合同关系。岳丽丽与德杙定制店于2020年9月17日签订《协议书》约定了交货、安装时间及违约责任，视为对双方于2019年9月5日签订合同相应内容的变更。德杙定制店未按照《协议书》要求履行交货及安装义务，应当承担相应的民事责任。岳丽丽诉请德杙定制店继续履行合同义务，德杙定制店同意继续履行合同，且案涉合同系定制家具合同，从双方最大效益出发，对于岳丽丽该项诉讼请求，本院依法予以支持。岳丽丽要求德杙定制店支付违约金，双方约定违约金过高，本院依法予以调整。因德杙定制店未按《德杙整木定制合同书》进行交货、安装，且在双方签订《协议书》对履行期限进行展期后德杙定制店仍未依约全面客观履行，定制家具存在尺寸不合适等问题，德杙定制店存在较大过错，结合合同约定，本院酌情确定德杙定制店应支付岳丽丽违约金9600元，超出部分，不予支持。岳丽丽要求德杙定制店赔偿房租及物业费，于法无据，本院不予支持。 岳丽丽应当按照岳丽丽与德杙定制店于2019年9月5日签订《德杙整木定制合同书》约定的付款时间和方式进行付款。从合同书约定及经庭审查明的情况来看，案涉安装已经达到工程量的一半，岳丽丽应当向德杙定制店支付第二笔款项8000元，对于德杙定制店要求岳丽丽支付货款8000元，本院依法予以支持。如前所述，在案涉合同履行过程中，德杙定制店存在较大过错，且违约在先，对于其要求岳丽丽支付违约金的诉讼请求，本院依法不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下： 一、被告东营区德杙整木定制店于本判决生效之日起十五日内按照双方于2019年9月5日签订的《德杙整木定制合同书》及其附件约定完成交货及安装义务，并支付违约金9600元； 二、原告岳丽丽于本判决生效之日起十五日内向被告东营区德杙整木定制店支付货款8000元； 以上第一、二项折抵后，被告东营区德杙整木定制店于本判决生效之日起十五日内向原告岳丽丽支付违约金1600元。 三、驳回原告岳丽丽其他诉讼请求； 四、驳回被告东营区德杙整木定制店的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取1000元，由原告岳丽丽负担300元，由被告东营区德杙整木定制店负担700元；反诉受理费84元，由原告岳丽丽负担42元，由被告东营区德杙整木定制店负担42元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省东营市中级人民法院。 审 判 员 周艳飞 二〇二一年一月六日 法官助理 胡 杰 书 记 员 卢景龙