湖南省攸县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0223民初3415号原告：吴晓梦，男，1969年11月8日出生，汉族，广东省江门市人，住广东省江门市蓬江区。委托诉讼代理人：周祥瑞，湖南湘剑律师事务所律师。代理权限：特别授权。被告:攸县御尊装饰工程有限公司，住所地湖南省株洲市攸县联星街道永佳社区交通北路**。法定代表人：黄斌，该公司执行董事。委托诉讼代理人：陈秋香，女，1984年8月10日出生，汉族，湖南省攸县人，住湖南省攸县，代理权限：特别授权。原告吴晓梦与被告攸县御尊装饰工程有限公司（以下简称御尊公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月1日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月22日、2021年1月18日公开开庭进行了审理。原告吴晓梦的委托诉讼代理人周祥瑞、被告御尊公司的法定代表人黄斌及委托诉讼代理人陈秋香到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告吴晓梦向本院提出诉讼请求：1、解除原告吴晓梦与被告御尊公司于2018年11月24日签订的《攸县御尊装饰工程有限公司施工合同》；2、核减未完工的9个项目的工程款，并将门钥匙交返给原告吴晓梦；3、判令被告御尊公司支付违约金24000元（自2019年5月1日起暂计算至2020年8月30日止，16个月×30天×50元／天＝24000元，后续另行计算）。庭审中原告吴晓梦撤回第1、2项诉讼请求，诉讼请求变更为：判令被告御尊公司自2019年5月1日起按50元／天的标准计算至实际完工日止（暂算至2020年8月30日止的违约金为16个月×30天×50元／天＝24000元）。事实与理由：原告吴晓梦购买了攸县××栋××房。2018年12月，原、被告签订了《攸县御尊装饰工程施工合同》，约定房屋装饰整体发包给御尊公司，工期是2018年12月1日至2019年4月30日，承包总价款是233800元，采取按进度付款的方式。合同签订后，原告吴晓梦自2018年12月1日至2019年7月4日共计支付了235315元。但被告御尊公司不按进度如质如量完成施工任务。2019年11月份，原、被告双方进行验收时，原告方对出现的装饰质量提出了9条建议。但事后被告御尊公司仍未善后，致使原告方至今无法入住新房。原告吴晓梦为支持自己的诉讼主张，向本院提供了如下证据：1、《攸县御尊装饰工程有限公司施工合同》复印件1份，拟证明原、被告之间形成了装饰装修合同关系；2、《收据》复印件6张，拟证明原告吴晓梦履行了支付义务；3、装饰施工中存在的问题清单复印件1份，拟证明被告御尊公司在施工中存在的问题；4、《圣象强化木地板服务手册》复印件1份，拟证明木地板的安装日期；5、《人民调解协议书》复印件1份，拟证明被告御尊公司与木地板供货商发生纠纷的时间是2020年6月4日；6、微信聊天记录打印件1份，拟证明原告吴晓梦与被告御尊公司进行了多次沟通。被告御尊公司辩称，原、被告于2018年11月24日签订装饰装修合同，约定2018年12月1日开工，2019年4月30日竣工交付。在合同履行过程中，双方在色调搭配、工程款支付、工程验收签证三大核心问题发生了分歧，导致工程进度迟延。1、工程阶段验收签证问题。合同第三条第5项明确约定“水电管线安装工程、泥工工程、木工工程、油漆工程等阶段施工结束时，乙方应按照国家标准自行组织验收，并由甲方签字认可。如以上工程的施工项目甲方未签字认可，不得进行后续安装工程的施工。”至目前为止，原告吴晓梦只对水电管线、安装工程、泥工工程进行了签证，签证时间为2019年12月16日。而木工工程、油漆工程施工完毕时，被告御尊公司已自行组织验收，并及时通知原告吴晓梦进行签字，而原告吴晓梦以各种借口不到施工现场验收签证。依据合同此条款的约定，施工进度应停留在木工完工状态，原告吴晓梦违约拒不履行阶段验收签证约定，导致工程停工、进度延误，被告御尊公司不承担延误工期的责任。2、工程款的支付问题。合同第五条第一款明确约定“合同签订后，甲方随即支付壹拾万元预付款，泥工工程完成后，甲方支付陆万元工程款，木工工程完成后，甲方支付陆万陆仟万元工程款。”在合同履行中，原告吴晓梦仅支付了第一笔工程款与第二笔工程款，在支付第三笔工程款时以各种借口拒付，导致工程长期处于待款进料状态。同时，合同第五条第二款约定“乙方在施工过程中，甲方要求增加工作量……工期顺延。”在实际施工中，被告御尊公司根据原告吴晓梦的要求，增加了入户门安装，休闲阳台和生活阳台平开窗的安装，书房防盗网安装、全房纱窗安装、厨卫照明、主卫次卫照明及取暖换气设备安装等项目的工作量，工期理应顺延。另，合同第五条第四款规定“公司按合同给定承担质量保修责任，但不预留质理保证金”，但原告吴晓梦强行预留几万元保证金，至今还有5000元工程款未支付。3、色调搭配问题。开工前，根据原告吴晓梦的要求，被告御尊公司已做好全房施工设计图及效果图。原告吴晓梦根据自己选定的家具颜色要求被告御尊公司在做吊顶和柜体时保持基本一致，但在油漆工程完工时，原告吴晓梦之妻要求将已经完成的原已确定的琥珀色调换成红木色，同时拒绝支付返工的工料费。双方发生争执，导致停工。在木地板安装前，原告吴晓梦之妻要求将双方确定好了的琥珀黄木地板换成红木色木地板。4、工程进度问题。2020年清明节期间，原告吴晓梦回攸县老家，对工程提出了9点意见，除色调搭配这一点被告御尊公司拒绝返工外，其余的问题几天内已全部完善到位，并及时告知业主指纹锁的密码，且原告吴晓梦派人丈量了窗帘尺寸，工程已完工。合同第三条第六款约定“甲方自行将…家电搬入新房内后，视同该工程质量验收合格，甲方不得再以任何借口追究乙方的质量责任”。原告吴晓梦早已将厨房油烟机、消毒柜、各个区域的主灯、卫生间的取暖设备等电器安装到位，应当视为工程质量验收合格。综上，请求依法驳回原告吴晓梦的诉讼请求，针对未支付的余款5000元保留诉权。被告御尊公司为支持其答辩主张，向本院提交了如下证据：1、《攸县御尊装饰工程有限公司施工合同》、《御尊装饰工程预算汇总表》复印件各1份，拟证明原、被告双方就装饰施工项目、工程价款、工程质量及验收、付款及结算、双方的权利及义务、违约责任等事项进行了明确约定；2、《御尊装饰工程阶段验收表》复印件2份，拟证明主要工程需业主签字验收，被告御尊公司施工的水管电线安装工程、泥工工程已经原告吴晓梦验收合格；3、聊天记录打印件1份，拟证明原告吴晓梦拒绝按合同约定支付工程款；4、收据及相关结算资料复印件各1份，拟证明合同承包范围内和合同外的项目付款情况；5、进度完成实景图打印件2份，拟证明实际已完成的工程项目情况；6、聊天记录打印件1份，拟证明原告吴晓梦已确定色调；7、设计效果图与原定图片对比图打印件1份，拟证明原告吴晓梦原已确定的色调情况；8、室内变更后安装图片打印件1份，拟证明原告吴晓梦强行要求更换主色调；9、证明复印件1份，拟证明原告吴晓梦强行要求更换主色调。10、证明复印件1份，拟证明2019年2月1日至2019年4月15日期间，景秀嘉园小区实施封闭管理，疫情期间停止装修施工；11、圣象木地板财务收款收据复印件1份，拟证明原告吴晓梦在2019年9月23日才支付被告御尊公司货款，被告御尊公司2019年9月24日向圣象木地板店下单；12、与原告吴晓梦之妻汤新艳的微信聊天记录打印件1份，拟证明2019年11月3日吴晓梦之妻汤新艳要求变更木地板的型号和颜色；13、与原告吴晓梦的微信聊天记录打印件1份，拟证明2020年1月19日，调整颜色与型号后的木地板已到达新房，因为疫情原因不能进行安装；14、与原告吴晓梦的微信聊天记录打印件1份，拟证明被告御尊公司已完成了装修工程，并且通知原告吴晓梦进行验收，但原告吴晓梦到了攸县后不验收。庭审中本院组织了各方当事人对证据进行了质证，各方当事人发表了如下质证意见：（一）原告吴晓梦提供的6份证据，被告御尊公司认为：对证据1无异议。对证据2的真实性无异议，该份证据中的付款项目除了合同范围内的工程项目也包括合同范围外的工程项目。对证据3的真实性无异议，该9条意见是原告吴晓梦口头陈述，被告御尊公司记录的，事后被告御尊公司整改了8项，因原告吴晓梦拒绝支付返工所需工时费、材料费，色调问题未整改。对证据4无异议，但说明一点：被告御尊公司原计划在2019年农历年底安装，因新冠疫情的原因小区大门封闭，严禁施工，故拖至2020年4月25日安装。原告方提出变更木地板的时间是2019年11月3日，工期延误的原因不在于被告方。证据5与本案缺乏关联性。对证据6真实性无异议，该证据不具备完整性，原告方只截取了对其有利的部分。（二）被告御尊公司提供的14份证据，原告吴晓梦认为：对证据1、2的三性没有异议。对证据3的真实性没有异议。说明一点：在2018年12月1日至2019年4月16日期间，原告吴晓梦已经支付了21万元工程款，已经支付了工程款的91.3%，仅剩下8.7%待付，但在此期间被告御尊公司没有完成工程量的91.3%。对证据4的三性没有异议。说明一点：2018年12月2日至2019年1月5日期间，增加的工程量少，减少的工程量多。证据5、6、7、8与本案无关。对证据9有异议，该证据仅有盖章没有单位负责人的签字，证据形式不合法，没有证明效力。对该份证据的真实性有异议，2019年11月3日还未发生疫情。对证据10有异议，该证据仅有盖章没有单位负责人的签字，证据形式不合法，没有证明效力。证据11与本案无关。证据12、13达不到其证明目的。证据14无法证明原告吴晓梦拒绝验收，聊天记录显示，被告御尊公司通知原告吴晓梦验收的时候，原告吴晓梦已经出发到江门去了，没有拒绝验收，是无法参加验收。本院对当事人提供的上述证据进行审查后，认定如下：（一）原告吴晓梦提供的6份证据：对证据1、2、3、4、5、6的真实性予以认定。（二）被告御尊公司提供的14份证据：对证据1、2、3、4的真实性无异议，对证据5、6、7、8、9、10、11、12、13、14综合认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月24日，原告吴晓梦（甲方）与被告御尊公司（乙方）签订了《攸县御尊装饰工程有限公司施工合同》，合同约定：“…一、工程概况1.装修施工地点：锦绣家园11栋7012.装修施工内容：根据公司设计的该工程施工图纸，工程预算书中所列的施工子项。3.承包方式：全包4.总价款（不含税价）：贰拾叁万叁仟捌佰圆整5.工期：自2018年12月1日开工，至2019年4月30日竣工。…三、关于工程质量及验收的约定…2.工程质量应达到国家质量评定合格标准。3.由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5.水电管线安装工程、泥工工程、木工工程、油漆工程等阶段施工结束时，乙方应按照国家标准自行组织验收，并由甲方签字认可。如以上完成的施工项目甲方未签字认可，不得进行后续安装工程的施工。6.本工程如未达到合格标准，不得交付甲方使用，甲方自行将移动家具或家电搬入房内后，视同该工程质量验收为合格。甲方不得再以任何借口追究乙方的质量责任。…五、关于工程付款及结算的约定1.合同签订后，甲方随即支付壹拾万元预付款（约为总合同价的60%）；泥工工程完成后，甲方支付陆万元工程款（约为总合同价的20%）；木工工程完成后，甲方支付陆万陆仟元工程款（约为总合同价的17%）；尾款甲方应在乙方承包的项目完成后七日内一次付清。2.乙方在施工过程中，甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付增项费用，工期顺延(具体内容见甲方签证的施工变更单)。…六、其他（一）甲方工作1.甲方应在工程开工前3天，向乙方提供入户门要是两片，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工需要的水、电等。…（二）乙方工作1.工程项目负责人会同设计师，负责会同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。…七、违约责任1.合同签订后甲方或乙方擅自终止合同的，责任方应向对方支付合同总价款百分之二十的违约金。2.由于甲方原因导致工程停工或窝工，工期相应顺延。3.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付50元违约金。…6.工程开工后，甲方不得要求乙方更改承包方式和材料品牌。否则，按工程总造价的20%向乙方支付违约金。7.若甲方拒绝按合同付款方式付款，施工方可自行停止施工，所造成的一切后果概由甲方负责。…十、其它约定因甲方在外工作，全权委托乙方进行质量管理，要求所用材料跟预算一致，如出现差错，涉及项目甲方拒付款。…”。合同签订后，原告吴晓梦于2018年12月1日向被告御尊公司支付了10万元预付款。2018年12月2日，被告御尊公司进场开工，进行拆墙、地脚线开槽、地脚线开槽2018年12月17日，水电安装工程完工。事后，被告御尊公司进行了水电测试，并通过视频录像发给原告吴晓梦验收。原告吴晓梦于2019年12月16日补签验收手续。2018年12月17日，被告御尊公司将水泥、砂石、瓷砖等材料运至施工现场，开始实施泥工工程。2019年1月28日，泥工工程完工。原告吴晓梦于2019年12月16日补签验收手续。2019年3月3日，原告吴晓梦向被告御尊公司支付了6万元工程款。2019年3月14日，被告御尊公司开始吊顶、制作柜体。2019年4月17日，木工工程完工。原告吴晓梦于当天支付了3万元工程款。2019年5月11日，被告御尊公司开始仿瓷、油漆。2019年6月12日，油漆工程完工。2019年8月10日，被告御尊公司开始实施安装工程。在实施过程中，双方对合同约定的施工项目进行了变更，增加了地脚线项目（工程造价为950元），核减了木扶手项目（工程造价为1万元）、背景墙项目（工程造价为8800元）。项目变更后，双方商定合同内施工项目的结算价为215950元。2019年9月23日，原告吴晓梦支付了20950元工程款，下差5000元工程款迄今未付。2019年11月份原告吴晓梦列出了9个进行整改的装饰装修问题。事后，被告御尊公司进行了整改，原告吴晓梦在庭审中明确表示不再追究装饰装修的细节问题。2019年11月3日原告吴晓梦之妻要求变更木地板的颜色及型号,双方协商未果，酿成纠纷。另查明，在合同约定的项目范围外，双方还增加了安装入户门、平开窗、窗户防盗网、平开窗的防护栏、纱窗等五个工程项目，新增的工程款原告吴晓梦均已付清。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原告吴晓梦在本案中要求被告御尊公司承担延误工期的违约责任，因此，处理本案的关键点是被告御尊公司是否存在延误工期的违约情形。现作如下分析：首先，原、被告在2018年11月24日签订的《攸县御尊装饰工程有限公司施工合同》约定工程在2019年4月30日竣工，而双方的聊天记录显示在施工过程中原告吴晓梦之妻要求更改木地板的颜色与型号，并且提出该要求的时间为2019年11月3日，应当视为双方对原合同的主材、工期等主要条款进行了变更，也就是说原合同约定的竣工日期已无约束力。其次，自2019年6月份开始双方还增加了其他施工项目，根据合同第五条第2项约定“乙方在施工过程中，甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求，甲方应另行支付增项费用，工期顺延(具体内容见甲方签证的施工变更单)”，工期应当相应顺延，并且在施工过程中，原告吴晓梦也没有提出异议。再次，合同第五条第1项约定“木工工程完成后，甲方支付陆万陆仟元工程款”，原告吴晓梦在木工工程完成后仅支付了3万元工程款，最后一笔工程款支付的时间是2019年9月23日，故对被告御尊公司提出原告吴晓梦未全面履行支付义务而应当延期的答辩意见予以支持。综上，原、被告在变更合同的主要内容后，并没有明确约定完工日期，而从庭审查明的施工进度等事实来看，被告在合理期限内完成了装饰装修的义务。原告吴晓梦以被告御尊公司延误工期为由要求其承担违约责任的理由不成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条之规定，判决如下：驳回原告吴晓梦的诉讼请求。本案案件受理费减半收取200元，由原告吴晓梦负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。提起上诉的，应在递交上诉状七日内，按本判决确定的诉讼费向株洲市中级人民法院交纳上诉费。汇款或转账的，开户行：华融湘江银行长沙分行营业部，收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴结算户，账号：8101********。逾期未缴纳的，将承担按自动撤回上诉处理的后果。审判员  谢媚二〇二一年一月二十一日法官助理陈丽书记员李兰附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。