陕西省蓝田县人民法院   民事判决书     (2021)陕0122民初32号      原告：赵阳，女，汉族，农民，住西安市蓝田县。   被告：陕西宅艺装饰装修有限公司，住所地：陕西省西安市蓝田县。   法定代表人：杨云锋，系该公司经理。   原告赵阳与被告陕西宅艺装饰装修有限公司（以下至判决主文前简称宅艺公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月8日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告赵阳与被告宅艺公司法定代表人杨云锋到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   原告赵阳向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告履行合同义务，完成后续装修工作；2、请求判令被告赔偿原告违约金31464元；3、本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告明确诉讼请求为：1、后续装修工作包括：踢脚线、石膏线、厨房墙面的空鼓、两个窗户单包口、后续涂料补漆、打扫卫生工作；违约金自2020年7月18日起至2021.1.4日以本金92000元为基数，按照日千分之二计算。事实和理由：原、被告2020年5月2日在蓝田县华胥镇拾旗寨村签订《施工合同》。根据合同约定，原告将其位于西安市莲湖区XX小区XX号楼XX单元XX室装修工程发包给被告，开工日期为2020年5月2日，竣工日期为2020年7月17日。合同签订后，原告按照约定按时向被告支付了工程款，被告在工程初期还能遵守合同施工，到了装修工程后期，被告便经常无人来装修现场装修施工，致使工期拖延。原告多次与被告联系，督促被告尽快施工，但被告却无动于衷，迟迟不予施工，完成后续工作，按时向原告交付，给原告的入住造成严重影响，故原告起诉至法院。    被告宅艺公司辩称，原、被告双方2020年4月14日签订装修施工合同属实，被告给原告在莲湖区XX小区XX号楼XX单元XX室XX㎡房屋进行装修，包工包料，工程总价为92000元，装修工期自2020年5月2日开始，竣工日期为2020年7月17日。被告提供图纸，按照施工图纸进行装修，工程款分五期支付：隐蔽工程完工付35%、木工完工三日内支付30%、瓦工完工三日内支付17%、涂料完工后支付15%，剩余部分在竣工后支付。三期款交款时，原告以其老公不在西安无法进行验收为由，让被告先进行下一项工序，并延期一个多月交付合同款项。涂料在2020年7月3日完工验收，被告在2020年7月5日对原告进行交款提醒。被告对房屋已经于2020年9月12日完成装修。原告要求合同外工艺施工，被告要求另外付费，甲方拒付导致工期迟延。原告三期工程款不交、定制产品无法下单导致工期迟延。原告无理要求更换踢脚线材料，且据不交付尾款2760元。被告请求原告赔偿尾款、违约金及精神损失费37588元并驳回原告全部请求事项。    原告赵阳为证明其主张，向本院提交以下证据：   1、《陕西宅艺装饰装修有限公司施工合同》及《宅艺装饰工程有限公司（预算单）》一份；   2、宅艺整装收款收据4张；   3、照片影印件22张。   被告宅艺公司为证明其主张，向本院提交以下证据：   1、瓦工验收单一份、墙面验收单一份；   2、证人樊某某证言：房子装修已完成，剩余修补工程，未进行竣工验收。因阳台有返工且原告三、四期工程款交款延后，导致工期迟延。主材料明细中约定踢脚线是配套踢脚线，后面写是实木烤漆门系列，最后用的是木塑材料踢脚线。   被告宅艺公司对原告提交的证据无异议，本院予以认定。被告提交的证据1，原告无异议，本院予以认定。被告提交的证据2系樊某某证言，其证言中工程已完工、踢脚线应为塑料质地一节与原、被告陈述、合同约定相矛盾，本院不予采信，其余部分本院依法采信。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月14日，原、被告签订《陕西宅艺装饰装修有限责任公司施工合同》。合同约定工程施工地点为西安市莲湖区XX小区XX号楼XX单元XX室，装修面积118平方米。工程承包，采取被告包工、包全部材料的方式。工程期限日（以实际工作日计算）：开工日期：2020年5月2日；竣工日期：2020年7月17日。工程造价为（人民币）92000元。合同第10.1条约定：工程支付采用下列方式：（1）甲方按照下表中约定向乙方支付工程款：隐蔽工程完工在水、电管线隐蔽工程验收通过3日内付款35%即32200元；木工工程验收通过3日内付款30%即27600元；瓦工工程竣工验收通过3日内付款17%即15640元；涂料工程验收通过3日内付款15%即13800元；竣工验收通过3日内付款3%即2760元。双方协商一致的其他方式：拆除款项在第一次付款中减掉，拆除款项在工地开工时付款伍仟元整（5000）。合同第11.6条约定：由于乙方责任延误工期的，应当按日向甲方支付工程造价总金额2‰的违约金。合同附件《宅艺装饰工程有限公司预算单》主材预算载明：次卧窗户单包口合价703元，备注：豪昇实木复合烤漆门系列，实木门套；配套踢脚线单价15元、数量78米，合价1170元，备注：门及门套配套踢脚线，豪昇实木复合烤漆门系列。合同签订后，被告进行装修。施工中，被告按原告要求工艺对阳台地砖返工重做。2020年7月3日，原、被告对瓦工及墙面工程进行验收，并签署验收单。原告分别于2020年5月1日、5月18日、6月6日、7月11日向被告支付5000元、27200元、27600元、29440元，共计89240元，其中第三期和第四期工程款原告在第四期工程完工后一次性支付。另查明，装修涉案房屋现存在以下问题：房屋踢脚线为塑料材质、主卧石膏线未砌到位、厨房墙面砌砖空鼓、客厅阳台铝扣板缺少、吊顶漆面开裂、次卧窗台未进行单包口、房屋清洁未完成。庭审中，经调解原、被告未达成一致意见。   本院认为，原、被告自愿签订的《陕西宅艺装饰装修有限责任公司施工合同》是双方的真实意思表示，且不违反法律、法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定全面履行合同义务。《宅艺装饰工程有限公司（预算单）》为《施工合同》附件，其主材料预算列明：次卧窗户单包口价703元，备注“豪昇实木复合烤漆门系列，实木门套”，共计1406元。原告已向被告支付该款项，故原告要求被告对次卧窗台进行单包口符合合同约定，本院依法支持。《宅艺装饰工程有限公司（预算单）》主材料预算中列明：配套踢脚线单价15元、数量78米，合价1170元，备注：“门及门套配套踢脚线，豪昇实木复合烤漆门系列”，因此，配套踢脚线应为实木，原告按合同约定请求被告将塑料踢脚线更换为实木踢脚线事实理由成立，本院予以支持。被告为该装修工程的承包方，应按向原告交付符合约定的装修房屋，现装修房屋存在主卧石膏线未砌到位、厨房墙面砌砖空鼓、客厅阳台铝扣板缺少、吊顶漆面开裂、房屋清洁未完成的问题，对上述问题，被告应进行修复处理，故对原告要求被告继续履行合同，完成后续修复工作的诉讼请求，本院予以支持。原告未按合同约定要求被告对阳台地砖铺设工程返工、未按合同约定工程进度支付工程款已构成违约；被告未按合同约定的工程质量要求施工亦构成违约；原、被告的违约行为在导致工期延误中所起作用相等，故原告要求被告支付工期延误的违约金事实理由不足，本院依法不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百七十七条、《最高人民法院关于适用中华人民共和国民法典>时间效力的若干规定》第一条第三款及《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条之规定 ，判决如下：   一、被告陕西宅艺装饰装修有限公司继续履行合同，并于本判决生效之日起30日内完成后续装修、更换、修复工作。   二、驳回原告赵阳要求被告陕西宅艺装饰装修有限公司赔偿违约金的诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，支付迟延履行金。   案件受理费586元（原告已预交），减半收取293元，由原告赵阳负担100元，由被告陕西宅艺装饰装修有限公司承担193元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。     审判员  任晓飞                             二〇二一年一月二十二日                              书记员  赵    云