天津市宁河区人民法院民 事 判 决 书（2021）津0117民初222号原告：刘佳,女,1986年11月20日出生,汉族,住天津市河**。委托诉讼代理人：林玉荣（系原告母亲）,女,1962年5月28日出生,汉族,户籍地湖北省宜昌市西陵区,现住天津市宁河区。被告：天津宁河海航置业投资开发有限公司，住所地天津市宁河现代产业区海航东路。法定代表人：王菲，总经理。委托诉讼代理人：张宏骉，该公司员工。原告刘佳与被告天津宁河海航置业投资开发有限公司（以下简称海航公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘佳的委托诉讼代理人林玉荣、被告海航公司的委托诉讼代理人张宏骉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘佳向本院提出诉讼请求：1．请求法院依法判令被告支付违约金4199元及延期交房利息16681元,共计20880元，并支付从2019年6月30日到被告支付时的银行同期贷款利息；2本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告于2018年1月13日到被告所开发的宁河现代产业区海航城，购买了被告开发的航瑞雅庭22-1201号房屋，被告约定2018年12月31日交付房屋，但是被告到2019年6月30日才通知原告收房，收房后告知原告可以获得利息及违约金，但是一直未能支付，依据天津市宁河区人民法院审理的相同案例判定限工令有效，原告认可但保留在有新证据时另行主张的权利，请求法院支持原告的诉请。海航公司辩称，认可已付房款利息和违约金，但是对产生的银行同期贷款利息不认可，合同中没有约定。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告提交了商品房买卖合同作为证据。被告对商品房买卖合同认可。被告提交了津建质安总【2017】75号文件《关于进一步加强我市建筑施工安全生产管理工作的通知》、津建质安总【2017】73号文件《关于进一步加强全市建筑施工扬尘治理保障工作的通知》、美丽天津一号工程【2016】27号文件《关于严格今冬施工工地扬尘污染管控的通知》、津建工程（2018）81号《市建委关于做好2018年春季建设工程全面复工的通知》文件、监理公司出具的情况说明作为证据。原告对被告的证据没有意见。对于原告提交的房屋买卖合同、被告的监理公司情况说明、津建质安总【2017】75号《关于进一步加强我市建筑施工安全生产管理工作的通知》文件、津建质安总【2017】73号《关于进一步加强全市建筑施工扬尘治理保障工作的通知》文件、美丽天津一号工程【2016】27号《关于严格今冬施工工地扬尘污染管控的通知》文件，津建工程（2018）81号《市建委关于做好2018年春季建设工程全面复工的通知》文件，双方当事人均无异议，本院予以确认，并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：2018年1月13日，原、被告双方签订了《天津市商品房买卖合同》，合同约定，原告购买被告开发建设的坐落于天津市宁河区××城镇航瑞雅庭22-1，2-1201号住宅商品房一套，房屋价款672922元。合同第三条约定，商品房竣工，经验收合格并取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》后，方可交付。未经验收或验收不合格的，不得交付使用。甲方（被告）于2018年12月31日前，将符合上述条件的商品房，交付乙方（原告）使用。如遇不可抗力，不能履行合同的，按予以延期方式处理。第五条约定，除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期90日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第3种约定，追究甲方违约责任。第3条约定内容为：如逾期超过90日，乙方有权解除合同，乙方解除合同的，甲方应当自乙方解除合同通知之日起90天内退还全部已付款，并每日按乙方已付房款的十万分之三向乙方支付违约金，支付上限不超过总房款的2%，乙方因办理退房手续产生的税费损失均由甲方承担。经双方协商继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第三条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，甲方应每日按乙方已交房价款的万分之一向乙方支付违约金，支付上限亦不超过总房款的2%。《补充协议》第1条约定，合同中所称不可抗力是指：1．自然灾害，2．执行国家或天津市有关法律、法规、政策、政府规章等强制性文件的行为，3．政府相关职能部门职务履行迟延原因，4．其他影响合同义务履行的甲、乙双方不能预见、不能克服、不能避免的情形。《补充协议》第5.2约定，乙方（原告）未按甲方（被告）《商品房交付通知书（入住通知书）》规定时间如期交接房屋，即视为乙方已经认可所购房产符合双方约定的交付标准并同意交接房屋。《补充协议》第8.2约定，如甲方已如期发出或乙方已经领取《商品房交付通知书（入住通知书）》，而乙方在甲方通知的交付期限内仍未接受商品房，则视为甲方已将本合同项下的商品房交付乙方，甲方在《商品房交付通知书（入住通知书）》通知交付的最后一日的次日即为交付日，自视为交付之日起，该商品房的风险责任转由乙方承担，此后有关商品房的所有费用（包括但不限于水费、电费、暖气费、卫生费、物业管理费、有线电视租赁费等）全部由乙方负担。合同签订后，被告未能在合同约定的期限内交付房屋。被告通知原告于2019年6月30日收房。美丽天津一号工程指挥部于2016年11月12日，发出美丽天津一号工程（2016）27号文件《关于严格今冬施工工地扬尘污染管控的通知》，载明，2016年11月15日至12月31日，原则上全市所有在建施工项目一律停止施工，可允许特许施工的除外。2017年8月29日，天津市建设工程质量安全监督管理总队发出津建质安总（2017）73号文件《关于进一步加强全市建筑施工扬尘治理保障工作的通知》，载明：按照美丽天津一号工程指挥部9号文件要求，8月25日至9月10日期间，全市所有建筑工地停止土石方作业，停止混凝土搅拌作业，全面停止使用道路移动机械。2017年9月4日天津市建设工程质量安全监督管理总队发出津建质安总（2017）75号文件《关于进一步加强我市建筑施工安全生产管理工作的通知》，载明：从2017年10月至2018年3月份，全市建成区内建设工程将停止土石方作业、水泥搅拌及浇筑施工。2018年3月5日，天津市城乡建设委员会发出津建工程（2018）81号文件《市建委关于做好2018年春季建设工程全面复工的通知》，载明：2018年3月16日开始，全市在施建设项目要全面复工。本院认为，原、被告所签订的《天津市商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效，双方应依约履行各自的义务。原告作为房屋的买受方依约履行了支付购房款的义务，被告作为房屋的出卖方没有按合同约定的期限向原告履行交付商品房的义务。被告对原告主张的延期交房违约金4199及延期交房利息16681元予以认可，本院对此予以确认。本案争议焦点为原告被告是否应当向原告支付从2019年6月30日到被告支付时的银行同期贷款利息。违约金及延期交房利息已经对原告损失进行补偿,故原告主张违约金及延期交房利息的利息,本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十七条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条的规定，判决如下：一、被告天津宁河海航置业投资开发有限公司于判决生效之日起十日内向原告刘佳支付延期交房利息16681元,违约金4199元,合计20880元；二、驳回原告刘佳的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费已减半收取161元，由被告天津宁河海航置业投资开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第三中级人民法院。审判员  单建杰二〇二一年一月二十九日法官助理魏彦凯书记员魏少颖附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。