河南省郑州高新技术产业开发区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0191民初21869号原告（反诉被告）：冉雄，男，1975年10月27日出生，土家族，住河南省平顶山市卫**。委托诉讼代理人：刘浩鑫，河南天基律师事务所律师。被告（反诉原告）：河南省博达地质勘查技术开发有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路******，统一社会信用代码91410100576318847L。法定代表人：焦晓玲，总经理。委托诉讼代理人：王化周，男，系被告公司员工。原告（反诉被告）冉雄与被告（反诉原告）河南省博达地质勘查技术开发有限公司（以下简称“博达公司”）承揽合同纠纷一案，偃师市人民法院于2020年9月7日立案，于2020年10月9日作出（2020）豫0381民初3775号民事裁定书，将本案移送至本院处理。本院于2020年11月16日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）冉雄及其委托诉讼代理人刘浩鑫，被告（反诉原告）委托诉讼代理人王化周到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告冉雄向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程款127676元及利息12039.85元（利息计算方式：以127676元为基数，自2018年2月7日起按中国人民银行同期贷款基准利率计算至2019年8月19日为12039.85元，之后利率按全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR）计算至实际清偿完毕之日止）；2、本案诉讼费用由被告全部承担。事实和理由：2017年9月份，原告通过中间人刘阳介绍，从被告博达公司处承包位于河南省偃师市偃龙煤田深部（洛阳部分）焦村-府店矿段铝（粘）土矿详查水文地质钻探工程，该工程的发包方为河南省地矿局第四地质勘察院。2017年9月18日，原被告双方签订《水文地质钻探施工协议》，合同签订期间由原告冉雄、被告负责人訾岩峰及中间人刘阳协商，原告只负责水文孔的钻探工作。合同签订后，原告按约定进场施工，在施工过程中原告发现岩层施工难度极大，导致原告投入成本远高于合同单价。被告口头承诺原告仅需施工一个水文钻孔并另行支付原告抽水试验所实际发生的材料、人工等费用，即原被告以口头约定变更了原合同内容。之后原告积极施工并实际完成钻孔工作量260米，经发包方验收合格并出具终孔质量验收单；完成抽水试验工作量，有钻探班报表、材料费清单、工人出勤表、工资发放表及发包方项目负责人翟洪涛的签字确认予以证明。按合同约定钻孔工程款13万元，抽水试验实际发生费用117676元，以上两项费用合计247676元，被告负责人訾岩峰仅支付原告工程款12万元，下欠的127676元虽经原告多次催要，被告至今拒不支付，现原告为了维护自身合法权益，依法诉至法院，望判如所请。本诉被告博达公司答辩称：首先，博达公司已经付清了原告应得的工程款12万元，合同签订后，原告在博达公司已施工的井址上接手第一眼水井施工。由于原告方技术水平和经验不足，未在约定期内按时交工，延期三个月第一眼井才勉强基本完工。博达公司虽不满意原告的工作，但还是按约支付了工程款12万元。其次，因原告超期违约致使博达公司承接的127万元四眼井的合同被案外人解除。给原告的经济和声誉造成了不可估量的损失，应当承担博达公司的损失责任。再次，博达公司在承担经济和声誉损失的情况下，并不拖欠原告的任何款项，原告的诉讼请求没有任何依据。反诉原告河南省博达地质勘查技术开发有限公司向本院提出诉讼请求：1、判决被反诉人向反诉人支付延期竣工违约金80000元（800米＊500元/米＊20%）；二、判令被反诉人向反诉人支付工程质量达不到合同约定质量的违约金40000元（800米＊500元/米＊10%）；三、判令被反诉人赔偿反诉人第二眼井直接经济损失90000元；四、本案本诉、反诉的诉讼费用均由被反诉人承担。事实与理由：2017年9月博达公司经人介绍认识冉雄，冉雄自称从事过地质勘查工程，并承诺60天内可以把博达公司承包的四眼井全部钻探完成，2017年9月18日，博达公司与冉雄签订《水文地质钻探施工协议》，约定四眼井由冉雄施工，乙方承诺在投标过程中已经踏勘施工现场，已充分了解现场的实际情况，协议并对延期竣工及工程质量不达标等违约赔偿进行了约定。协议签订后，冉雄在60日内未能完成第一眼井的钻孔工作，最终延期三个月，与其当初承诺和合同约定严重不符，造成严重违约，导致博达公司与案外人签订的四眼井探测井共计127万元的合同被案外人以违约解除，造成严重损失；另博达公司第二眼井前期钻探160米，每米500元成本，因冉雄第一眼井迟迟不能完工，致使案外人将合同解除，让博达公司撤场，造成直接损失90000元。综上，为维护反诉人的合法权益，依法提起反诉，望判如所请。反诉被告冉雄答辩称，原被告双方于2017年9月18日签订《水文地质钻探施工协议》合同签订期间由原告冉雄、被告负责人訾岩峰及中间人刘阳协商原告只负责水文孔的钻探工作，不再按照双方签订的施工协议内容去履行。同时，被告负责人訾岩峰在微信及电话录音中均承诺以原告实际的钻探米数为准，并另外支付原告抽水试验所发生的所有实际费用，之后原告积极施工并完成钻孔量260米，经发包方验收合格并出具终孔质量验收单，因此，反诉原告所述，反诉被告施工质量不达标完全不是事实，原被告双方已经以事实行为变更了原协议约定内容，现反诉原告仍按照该协议约定向我方主张竣工违约金无事实及法律依据，不应支持。经审理查明：2017年9月18日，原告（反诉被告）冉雄（乙方）与被告（反诉原告）河南省博达地质勘查技术开发有限公司（甲方）签署《水文地质钻探施工协议》，约定，甲方委托乙方施工四个设计的水文地质钻孔，工程名称：河南省偃龙煤田深部（洛阳部分）焦村-府店矿段铝（粘）土矿详查水文地质钻探，设计工作量：水文孔4个，共800米。（按照实际进尺计数）。工作范围：钻进、取芯、井管购买、井管安装、止水固井、洗井及抽水试验、封井及现场试验全部范围。施工工期自设备进场开钻之日起60日竣工，如遇工程设计变更，工作量变化、地下水、地下水文地质条件出现异常变化比较大等情况延。本工程含税综合单价为500元/米。付款方式采用报账制支付。乙方根据工作进度，提供本次工作所产生材料、人工、差旅费等符合财务规定的正式费用发票，经甲方审核后及时入账。甲方根据资金到账情况，按比例支付。合同并对双方责任、工程验收及违约责任进行了约定，并约定未尽事宜，双方另行协商，形成书面材料作为合同附件，与本合同具同等法律效力。庭审中，原被告对于双方存在承揽合同关系及冉雄实际施工量260米，工程综合单价为500元/米，博达公司已支付冉雄工程款12万元的基本事实均无异议。双方确认实际施工时间为3个多月，剩余工程量由其他案外人进行。本案审理过程中，河南省博达地质勘查技术开发有限公司提起反诉，本院将反诉与本诉合并审理。本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人对于自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，原被告双方签订的《水文地质钻探施工协议》系双方当事人真实意思表示，且不违反法律行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认。合同签订后本诉原告冉雄已实际施工260米，依双方合同约定，本诉原告实际施工款项应为130000（500元/米＊260米）元，本诉被告博达公司已付工程款120000元，尚欠工程款10000元，故对于本诉原告主张本诉被告支付其工程款127676元的诉讼请求，本院在10000元范围内予以支持。因双方未对利息及其计算方式进行约定，根据公平和诚实信用原则，本院酌定支持利息以欠付工程款10000元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自立案之日即2020年9月7日起计算至实际清偿之日止。本诉原告称以口头约定的方式变更了合同并额外发生抽水试验费用117676元，但其提供的证据不足以证明该主张，且双方合同约定的工作范围包含抽水试验，并约定未尽事宜，双方另行协商，形成书面材料作为合同附件。故对于原告主张的抽水试验费用117676元，本院不予支持。反诉原告河南省博达地质勘查技术开发有限公司主张反诉被告冉雄支付其延期竣工违约金80000元、工程质量不符合合同约定违约金40000元，及经济损失90000元，但其提供的证据无法证明工程延期系因反诉被告冉雄的原因造成，也无法证明冉雄施工质量不符合合同约定并给其造成相应损失。故对于反诉原告的上述诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、本诉被告河南省博达地质勘查技术开发有限公司于本判决生效后十日内向本诉原告冉雄支付工程款10000元及利息（以10000元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率自立案之日即2020年9月7日起计算至实际清偿之日止）；二、驳回本诉原告冉雄的其他诉讼请求；三、驳回反诉原告河南省博达地质勘查技术开发有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费3094元，减半收取1547元，由本诉原告冉雄负担1436元，由本诉被告河南省博达地质勘查技术开发有限公司负担111元；反诉案件受理费2225元，由反诉原告河南省博达地质勘查技术开发有限公司负担。如不服本判决，可在收到本判决书之日起十五日内，向本院递交上诉状七份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审判员  刘冰泉二〇二一年一月二十八日书记员  程爱华