湖北省武汉市洪山区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）鄂0111民初7712号 原告：武汉聚鑫来科技有限公司，住所地湖北省武汉东湖新技术开发区常家山路以东、花城大道以北武汉软件新城1.2期1、2、3、4、6、7幢3号楼9层(1)厂房。 法定代表人：覃玉华，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：潘文龙，湖北浩颂(黄陂)律师事务所律师。授权范围：一般授权。 被告：武汉凯汇环保工程有限公司，住所地湖北省武汉东湖新技术开发区光谷大道**金融后台服务中心********。 法定代表人：郭汇川，该公司执行董事。 原告武汉聚鑫来科技有限公司（以下简称聚鑫来公司）与被告武汉凯汇环保工程有限公司（以下简称凯汇公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。2020年12月9日的庭审原告聚鑫来公司及其委托诉讼代理人潘文龙，被告凯汇公司到庭参加诉讼，2021年1月14日的庭审原告聚鑫来公司及其委托诉讼代理人潘文龙到庭参加诉讼，被告凯汇公司经本院合法传唤拒不到庭，本院依法缺席进行了审理。本案现已审理终结。 原告聚鑫来公司向本院提出诉讼请求：1、确认原、被告签订的《武汉市室内装饰施工合同》已解除；2、被告赔偿原告各项损失共计94500元；3、被告向原告支付违约金70800元；4、被告承担本案诉讼费用。事实与理由：2019年9月10日，原、被告双方签订《武汉市室内装饰施工合同》(下称“施工合同”)，约定原告将其花城汇3-901号房屋室内装修工程交于被告施工，合同总价款为200800元，原告依工程进度分六笔完成支付(详见《施工合同》第十一条)，工期为80天，被告应于2019年11月28日完成全部施工。被告指派魏可强为其施工的总负责人，并由魏可强作为被告代表在合同上签字。2019年11月18日，原告在依约支付了前两笔工程款共106400元后，发现被告的施工进度已严重滞后，且后续工程被告以资金不足为由要求原告先付款再施工。因被告这一要求不符合《施工合同》关于付款时间的约定，且担心即使提前付款依现有进度被告也不能保证如期完工，担心被告后面的工程再次故技重施提前逼要工程款，故原告拒绝先付款后施工的要求，并督促被告遵照约定尽快完成后续施工，被告于是以资金不足为由停工，原告与其多次沟通未果。2020年1月2日，为免工程无限延期影响使用，原告与被告协商一致签订《补充协议》，约定原告先支付第三笔工程款24400元，被告恢复施工，后续工程款还是按原合同约定的工程进度支付。被告须在2020年1月18日前完成全部施工，如被告逾期超过一天以上，原告有权要求解除合同，赔偿原告损失，并支付每天600元的违约金。若发生争议，因诉讼产生的一切费用如诉讼费、律师费等由败诉方承担。《补充协议》签订后，原告如约支付了两笔工程款共74100元(当天支付了24400元，2020年1月11日又支付了49700元)。然不久后，被告再次无故停工，工期再次无限期拖延。2020年5月15日，原告向被告发送《告知函》，告知被告因其多次违约，即日起双方签订的合同终止，剩余工程原告将委托第三方继续施工，由此造成的一切损失由被告承担。2020年5月16日，被告收到解除合同的《告知函》后，擅自撬开案涉房屋的门锁，拿走了装修工具、建材等物品，原告报警。为防被告再次私自闯入，2020年5月18日，原告再次发函警告。2020年6月23日，为尽快将案涉房屋装修好投入使用，原告与武汉慧芳天芷建筑工程咨询服务有限公司(下称“慧芳天芷公司”)签订《室内装修工程施工合同》，约定案涉房屋由慧芳天芷公司继续施工，工程总价为86500元。现案涉房屋已完成全部施工。综上，因被告毫无诚信，多次违约，给原告造成了各项经济损失共计94500元(含律师费8000元)，原告有权要求被告赔偿损失并支付违约金(违约金以600元/天计算，从2020年1月18日计算至2020年5月15日为70800元)。为维护自身合法权益，原告特诉至贵院，诚望判如所请。 被告凯汇公司未提供答辩意见及相关证据材料。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告未到庭视为放弃对当事人提交的证据进行质证的权利。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院经审理认定事实如下：2019年9月10日，原、被告签订《武汉市室内装饰施工合同》1份，合同约定：原告将其花城汇3-901号房屋室内装修工程发包给被告施工，合同总价款为200800元（基础装修费用127800元、主材44300元、中央空调28700元），工程承包方式为被告包装饰部分和代购主材的承包方式。工程工期为80天即从2019年9月9日至2019年11月28日。工期延误：对以下原因造成竣工日期延误，经原告确认，工期相应顺延：1、工程量变化或设计变更；2、不可抗力；3、原告同意工期顺延的其他情况。因原告未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延。因原告提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由原告承担，工期顺延。原告未按期支付工程款，合同工期相应顺延。因被告责任不能按期完工，工期不顺延，因被告原因造成工程质量存在问题的，返工费用由被告承担，工期不顺延。工程款的支付：第一次于合同签订之日支付合同装修金额的25%即32000元，消防改造款2600元、空调一期款17000元；第二次于水电布线、隔断框架完工之日，支付合同装修金额的35%即44800元，空调二期款10000元；第三次于木工完工之日，支付合同装修金额的20%即25600元，木工完工日地面材料、储物间门、大理石窗台石款24400元；第四次于贴砖完工之日，支付合同装修金额的10%即12800元，灯具、墙布款11300元；第五次于墙面乳胶漆完工之日，支付合同装修金额的5%即6300元，弱电、公司字、不锈钢饮水机架子款6000元；第六次于整体完工之日，开具增值税室内装修工程3个点专用抵扣发票，支付合同装修金额的余款5%即6400元，空调三期款1700元。违约责任：1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；2、未办理验收手续，原告提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由原告负责；3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4、由于被告原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，被告负责修理，工期不予顺延；5、被告单方面原因造成的超过实际约定工期10天以上的，按每天合同金额的千分之一赔付给原告。此外，原、被告还就其他相关合同事项进行了约定。 上述合同签订后，原告分别于2019年9月12日向被告支付工程款51600元，于2019年11月18日向被告支付工程款54800元。因涉案工程工期严重滞后，2020年1月2日，原告（协议甲方）和被告（协议乙方）签订《补充协议》1份，协议约定：“……3、甲方按上述约定按时付款，乙方无条件在2020年1月18日前工程保质保量全部完工，由甲方进行验收。如果乙方逾期超过一天以上(含一天)，甲方有权单方面解除合同并按照合同约定工期乙方赔偿甲方每天600元的逾期违约金。5、双方发生争议，协商不成，双方均有权向人民法院提起诉讼，因诉讼产生的一切费用（包含但不限于诉讼费、律师费、交通费等）均由败诉方承担”。《补充协议》签订后，原告如约支付了两笔工程款共74100元(协议当天支付了24400元，2020年1月11日又支付了49700元)。此后，被告未能如期完工。2020年5月15日，原告向被告发送《告知函》1份，其主要内容为：被告因其多次违约，即日起双方签订的合同终止，剩余工程原告将委托第三方继续施工，由此造成的一切损失由被告承担。2020年5月16日，被告收到解除合同的《告知函》后，撬开该房屋的门锁，拿走了装修工具、建材等物品，原告报警。2020年6月23日，原告与武汉慧芳天芷建筑工程咨询服务有限公司签订《室内装修工程施工合同》，约定该房屋由慧芳天芷公司继续施工，工程总价为86500元；现该房屋完成施工。原告因本案支付律师代理费8000元。 本院认为，原、被告之间签订的装饰装修合同系双方当事人之间真实的意思表示且不违反法律规定，该合同关系合法、有效。合同双方当事人应当依照合同约定履行合同义务。根据《补充协议》第3条及第5条，被告再次无故停工致使工期再次拖延的行为已构成根本违约，原告可以单方解除合同；律师费由败诉方承担。合同解除后，不影响违约责任的承担。因被告的违约行为造成原告经济损失，被告对此应负赔偿责任或支付违约金。综上述所，对于原告请求确认原、被告签订的《武汉市室内装饰施工合同》已经解除、被告赔偿原告各项损失共计94500元（86500元+8000元）的诉讼请求，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十三条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。原告在主张了被告赔偿违约造成的经济损失的同时主张被告赔偿违约金70800元，依据不足，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、原、被告之间的装饰装修合同关系于2020年5月15日解除； 二、被告武汉凯汇环保工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告武汉聚鑫来科技有限公司赔偿损失94500元； 三、驳回原告武汉聚鑫来科技有限公司其他诉讼请求。 如果未按判决所指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费3606元，原告武汉聚鑫来科技有限公司负担1544元，被告武汉凯汇环保工程有限公司负担2062元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。 审判员 邵 冬 二〇二一年一月二十六日 书记员 万玲玲