河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫01民终17786号上诉人（原审被告）：河南建业实景演出文化发展有限公司。法定代表人：闵慧东，该公司总经理。委托诉讼代理人：郭志宏，金博大律师事务所律师。委托诉讼代理人：李晓芳，北京观韬中茂（郑州）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：百禾传媒股份有限公司。法定代表人：武敏，该公司董事长。委托诉讼代理人：王长兴，河南德慧律师事务所律师。委托诉讼代理人：李洪伟，河南德慧律师事务所实习律师。上诉人河南建业实景演出文化发展有限公司（以下简称建业文化公司）因与被上诉人百禾传媒股份有限公司（以下简称百禾传媒公司）服务合同纠纷一案，不服河南省中牟县人民法院（2020）豫0122民初6749号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年12月23日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用第二审程序，由审判员独任审理，于2020年12月29日公开开庭审理了本案。上诉人建业文化公司的委托诉讼代理人李晓芳，被上诉人百禾传媒公司的委托诉讼代理人王长兴、李洪伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。建业文化公司上诉请求：依法撤销一审判决，依法改判或发回重审；本案一、二审诉讼费用由百禾传媒公司承担。事实和理由：一、案涉《“奥黛丽·赫本生平展”之补充约定》（以下简称补充协议）建业文化公司并未盖章，该补充协议未成立更未生效，一审判决错误的依据该补充协议判令建业文化公司向百禾传媒公司支付46万元及利息，明显错误。该补充协议的生效条件为“双方盖章”，但本案中建业文化公司未在该补充协议中盖章，故生效条件未成就，该协议未生效。二、建业文化公司与百禾传媒公司均未实际履行该未成立、生效的补充协议，一审判决依据《合同法》第三十七条判令建业文化公司向百禾传媒公司支付款项，明显错误。百禾传媒公司辩称，一、上诉人违约事实清楚。双方在签订补充协议中建业文化公司亦明确认可自身违约的事实，并承诺给予百禾传媒公司46万元的补偿。二、补充协议合法有效。李怀东是建业文化公司的总经理，是本次活动建业文化公司的负责人，其在补充协议上签字的行为属于职务行为，应当认定为公司行为。三、由于建业文化公司的违约行为给百禾传媒公司造成了巨大的经济损失。百禾传媒公司向一审法院起诉请求：1、依法判令建业文化公司支付损失46万元；2、判令建业文化公司支付利息暂计20661元（以46万元为基数，自2019年6月30日暂计至2020年8月30日，按照中国人民银行同期贷款利率计算利息）；3、诉讼费由建业文化公司承担。一审法院认定事实：2018年8月9日，百禾传媒公司与建业文化公司签订《建业●新筑“奥黛丽●赫本生平展”合同》一份，主要内容为：甲方建业文化公司，地址郑州市中牟县大孟镇文信路与平安大道交叉口西北角；乙方百禾传媒公司，地址郑州经济技术开发区第八大街和经南二路交叉口创业园孵化基地**401。一、服务内容。1、活动地点建业电影小镇之橙园项目示范区；2、活动时间，2018年9月20日-2018年11月19日（视现场工程进度而定）；3、乙方提供的服务内容：（1）奥黛丽赫本生平展版权授权；（2）奥黛丽赫本生平展物料搭建；二、合同价款及付款办法。1、价税总额三百七十万元；合同价款为【3490566.04元】，增值税率为【6％】，税款为【209433.96】元，价税合计总金额【3700000】元。五、合作分成的约定。1、票房收入，乙方在收到版权方收入款项且展览结束，将25％的票款收入打入甲方账户；2、衍生品收入，乙方在收到版权方关于衍生品收入款项且展览结束，将50％的票款收入打入甲方账户。六、违约责任。1、若甲方未按照合同约定支付费用，应按照同期银行贷款利率向乙方支付违约金。2、若乙方未按照合同约定举办活动，应退还甲方支付的全部费用，双倍返还定金，并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失（包括直接及间接损失）；甲方非因合同约定情形解除合同的，定金不予退还。七、合同的变更与解除。1、除法律规定或双方约定外，未经双方协商一致，任何一方不得单方变更或解除本合同。2、因法定不可抗力原因，包括自然的障碍和政府行政行为等非合同双方所能遇见或克服的原因，本合同即告终止，双方自然免责。但双方应在条件允许的情况下，尽力控制或减少损失及其扩大。3、甲方非因约定情形解除合同的，应在活动举行前的7日以书面形式通知乙方，否则应赔偿乙方的直接经济损失。后由于建业文化公司的展览场地基础设施及搭建未能及时备妥等原因，导致展览无法按上述合同约定的期限举行。2018年11月初，双方签订《“奥黛丽●赫本生平展”之补充约定》一份，主要内容为：甲方建业文化公司，乙方百禾传媒公司，鉴于，1、双方签署《“奥黛丽赫本生平展”合同》（以下简称《合同》），约定于2018年9月20日至2018年11月19日期间于郑州举办“奥黛丽赫本生平展”（以下简称展览）；2、由于甲方的展览场地基础设施及搭建未能及时备妥等原因，导致展览无法如《合同》约定的期限举行。双方经友好协商，就改期继续共同举办展览及已发生损失的承担问题，达成化解方案，并签署本补充协议遵照执行。第一条展览场地及展期调整。1.1经甲方采取补救措施，展览场地将于2018年11月11日至2019年1月3日期间可供使用。《合同》“一、服务内容”第2条约定的展览场地可供使用期间变更为2018年11月11日至2019年1月12日。1.2本协议签署生效后，《合同》第1.2条约定的展览期间变更为2018年11月15日至2019年1月3日，《合同》“一、服务内容”第2条约定的相关日期、期限进行相应调整，其他约定不变。第二条展览收益调整。经双方友好协商确定，《合同》第五条合作分成的约定，变更为甲方不再票房及衍生品收入的分成。第三条延展损失化解。3.1双方确认，《合同》约定的甲方所负责的前提条件均已妥善完成，延展系甲方现场工期延误导致，双方本着友好合作的原则，补救费用由甲、乙双方各自承担，需甲方承担部分如下：3.1.1AHCF工作人员重复勘核现场及布展费的支出人民币260000元，详见附件一明细。3.1.2因展览延期造成乙方展览权益受损的版权金损失人民币200000元，甲方同意支付给乙方。乙方免费提供价值200000元的高铁户外广告或活动支持。以上费用于2019年6月底以前支付给乙方。第四条，本补充协议与合同约定不一致的，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定事宜，以合同约定为准。第五条，本补充协议一式份，自双方盖章之日起生效。建业文化公司案涉项目总经理李怀东在甲方授权代表人处签名，百禾传媒公司在乙方处签字并盖章。上述补充约定签订后，百禾传媒公司按照补充约定的期限组织展览，活动展览时间自2018年11月15日至2019年1月3日，建业文化公司按照约定支付百禾传媒公司合同价款370万元。百禾传媒公司在展览期间产生有票房收入和衍生品收入，对于该部分收入建业文化公司没有分成。建业文化公司未支付百禾传媒公司补充约定中的46万元，百禾传媒公司未向建业文化公司免费提供价值20万元的高铁户外广告或活动支持。一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，2018年8月9日，百禾传媒公司与建业文化公司签订《建业●新筑“奥黛丽●赫本生平展”合同》一份，后由于建业文化公司的展览场地基础设施及搭建未能及时备妥等原因，导致展览无法按上述合同约定的期限举行。2018年11月初，双方签订《“奥黛丽●赫本生平展”之补充约定》一份，双方对原来约定的相关日期、期限、展览收益调整等进行了部分调整，同时约定建业文化公司支付百禾传媒公司重复勘核现场及布展费26万元、因展期延期造成的展览权益受损的版权金20万元，该补充约定第五条约定自双方盖章之日起生效。百禾传媒公司加盖公章，建业文化公司未加盖公章，案涉项目总经理李怀东在甲方授权代表人处签名，双方已经按照该补充约定实际履行，展览的相关日期、期限、展览收益调整等均已按照补充约定履行，故应认定该补充约定成立并生效。建业文化公司抗辩该补充约定既未成立，也未生效，理由不当，该院不予采信。双方在补充约定中约定，2019年6月底之前建业文化公司支付百禾传媒公司46万元，建业文化公司未按约定支付百禾传媒公司款项，故百禾传媒公司要求建业文化公司支付46万元，事实清楚，证据充分，该院予以支持。建业文化公司未按约定支付百禾传媒公司款项，建业文化公司主张利息，利息自逾期之日即2019年7月1日起开始计算，较为适宜（利息自2019年7月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，利息自2019年8月20日起至支付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第三十七条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，该院判决：一、河南建业实景演出文化发展有限公司于判决生效之日起十日内支付百禾传媒股份有限公司46万元及利息（利息自2019年7月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款利率计算，利息自2019年8月20日起至支付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；二、驳回百禾传媒股份有限公司的其他诉讼请求。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8510元，减半收取4255元，由河南建业实景演出文化发展有限公司负担。本院二审期间，当事人均未提交新证据。本院经审理查明的事实与一审判决认定的事实一致。本院认为，涉案《建业●新筑“奥黛丽●赫本生平展”合同》、《“奥黛丽●赫本生平展”之补充约定》均系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照约定全面履行自己的义务。本案中，由于建业文化公司的展览场地基础设施及搭建未能及时备妥等原因，导致展览无法按照《建业●新筑“奥黛丽●赫本生平展”合同》约定的期限举行，故双方在《“奥黛丽●赫本生平展”之补充约定》中明确约定建业文化公司支付百禾传媒公司重复勘核现场及布展费26万元以及因展期延期造成的展览权益受损的版权金20万元。建业文化公司未能按照合同约定向百禾传媒公司支付上述款项，显属违约，应当承担相应的违约责任。一审法院据以判决建业文化公司向百禾传媒公司支付46万元及利息，并无不当。补充协议有建业文化公司案涉项目总经理李怀东在甲方授权代表人处签名，百禾传媒公司在乙方处签字并盖章，依法成立并生效。建业文化公司称其未加盖公章，生效要件未成就，补充协议既未成立也未生效的上诉主张，理由不能成立，且于法有悖，并有违双方已就补充协议部分履行的事实，故对于建业文化公司的该项上诉主张，本院不予支持。综上所述，建业文化公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8510元，由上诉人河南建业实景演出文化发展有限公司负担。本判决为终审判决。审判员  谢颂琳二〇二一年一月十五日书记员  王 研