河南省新郑市人民法院民 事 判 决 书(2021)豫0184民初84号原告：张会丽，女，1972年9月7日出生，汉族。被告：高大帅，男，1984年10月25日出生，汉族。委托诉讼代理人：付苗苗，河南豫新律师事务所律师。原告张会丽与被告高大帅装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案受理后，依法适用小额诉讼程序公开开庭进行了审理。原告张会丽、被告高大帅及其委托诉讼代理人付苗苗均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告张会丽向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告赔付原告违约金45000元；2、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2020年4月18日，原、被告双方签订《门窗销售合同》。合同内容为：被告承包原告名下的位于新郑市××村镇正××公主湖××楼××单元××室的门窗订制安装项目；合同生效要件为：原告向被告支付80%预付款；施工期限为90天；违约责任为：违约方向另一方支付合同总价款的0.3%/天。2020年4月19日，原告履行了支付预付款的义务，合同正式生效。按照合同约定，被告应于2020年7月18日完成合同规定的义务。主体工程完工时间为：2020年10月25日，相比合同约定延期100天整；部分工程至今未完工，依据合同约定，被告应当赔偿原告违约金45000元，为维护原告合法权益，故原告诉至本院。被告高大帅辩称，一、原告诉请被告支付其违约金没有事实依据。根据原被告双方签订的《门窗销售合同》第五条第一款交付时间：“自合同签订生效之日起，甲方预付款到乙方账户，并且图纸经双方确认后，乙方开始生产，在90天内，乙方负责送货到位，并且安装完毕，合同生效时间为交款日期。”由此合同条款可知，2020年4月18日仅系合同的生效之日，原被告双方对合同的具体履行的期限系自图纸经过双方确认乙方开始生产后的90天。原被告双方系就阳光房定制安装项目签订的《门窗销售合同》，因是定制项目，具体实施对尺寸要求极为严格，必须经原被告双方配合确认具体尺寸后才能进行生产、施工，如果仅以合同签订日期开始计算履行期限，于常理不符，亦对被告不公。另外，原被告双方在签订合同时在《门窗销售合同》第十四条补充条款约定：框架的结构以2020年4月18日发的三维立体图以草样，具体尺寸以复尺为准。自合同签订后，因原告原因，致使被告派出的工人无法正常施工，又因政策原因被告的测量设计无法进行，导致被告于2020年6月1日与原告最终确定图纸并安排生产安装。综上所述，合同履行期限应自2020年6月2日起计算90日，被告并未逾期，原告要求被告支付违约金毫无事实依据。二、涉案阳光房主体项目完工时间系2020年9月15日，主体完工后，原告要求被告完成的一系列工作属于售后，售后不计算在合同履行期限内，原告所述主体完工时间系2020年10月25日与事实不符。三、根据《门窗销售合同》第六条第二款、第七条第二款约定，被告已于2020年9月15日完工安装完毕，原告应于安装完毕当日向被告支付剩余尾款3万元，截至被告应诉之日，原告逾期付款期限已达120天，按照合同约定，原告应向被告支付违约金54000元及尾款3万元共计84000元，望法院查明事实，判令原告将上述款项支付给被告。综上所述，原告的诉请毫无事实依据，望贵院驳回原告的全部诉请，依法维护被告的合法权益。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年4月18日，（甲方）公主湖35-1-702张会丽与（乙方）皇派门窗新郑店签订《门窗销售合同》一份，合同主要内容为：第一条：产品名称、品种、数量、金额最终定价：合计人民币￥150000.00第二条：材料、尺寸及要求2.2本合同产品类型、尺寸表图，门窗尺寸表图，应经甲乙双方签字确认。乙方按确认后的图表制作，作为主合同的附件之一。第三条：产品质量与施工安装3.1乙方在安装施工前，由乙方负责在预定时间内清理现场和门窗洞或拆除旧门窗，如逾期未能完成，影响安装周期的，甲方不予负责。第五条：时间、地点、方式5.1交付时间：自合同签订生效之日起，甲方预付款到乙方账户，并且图纸经双方确认后，乙方开始生产，在90天内，乙方负责送货到位，并且安装完毕，合同生效时间为交款日期。第六条：结算方式6.1甲方在签订合同支付合同总款的80%预付款（人民币￥120000.-）；乙方在收到预付款后组织复尺下单；6.2其他付款约定：安装完毕当日付剩余尾款20%（人民币￥30000.-）第七条：违约责任7.1因乙方责任造成逾期交货，乙方应赔偿逾期交货对买方造成的损失，按照每个自然日赔付合同总款的3‰计算。7.2甲方逾期付款，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，向乙方偿付逾期付款的违约金，承担卖方因此所受的损失，按照每个自然日赔付合同总款的3‰计算。第十四条：其他约定事项和补充条款：框架与结构以2020.4.18日发的三维立体图为基本样式，具体尺寸以复尺为准。合同落款处甲方张会丽签字，乙方高大帅签字并加盖皇派门窗专用章。2020年4月18日至2020年4月19日，张会丽分4笔向高大帅的招商银行账户转款共计120000元。庭审中查明，案涉阳光房的施工由高大帅负责设计并采购原材料。庭审中，张会丽称其按照合同约定支付了首付款，合同即生效。张会丽提交其丈夫张占伟与高大帅的微信聊天记录一份，拟证明合同实际结束日期为2020年10月25日，相比合同约定延期100天整，高大帅应承担违约责任。高大帅称，首付款支付后合同生效，但合同生效期与实际履行期是不同的，履行期应自图纸经双方确认，高大帅开始生产后，开始计算90天的履行期，高大帅没有逾期情况。高大帅提交微信截图两张，包括高大帅方的设计师朱彪于2020年6月1日与原告丈夫张占伟的微信聊天记录，阳光房安装负责人韩向东与高大帅的微信聊天记录。拟证明双方于2020年6月1日对图纸进行确认，合同履行期限应自2020年6月2日起计算，阳光房主体工程系2020年9月15日安装完毕且经过验收，而非张会丽所述2020年10月25日安装完毕。张会丽称，微信聊天记录中安装结算费是韩向东与高大帅之间的结算，如何结算与张会丽无关，不影响合同履行，而2020年6月1日的设计图纸与阳光房没有太大的关系。高大帅表示，合同签订后，高大帅于2020年4月20日安排工人到张会丽家拆除保温层后测量精确尺寸，但张会丽安排工人干别的活，致使4月30日工人才反馈保温层拆除完毕。五一假期后，公司安排设计师后于6月1日给出设计方案，定制产品发货后于8月11日到达新郑，送货期间，由于业主没有提前和物业沟通好，直至8月17日高大帅方才开始户外安装，因2020年夏季雨水多，加之业主工作忙碌，正常施工工期应为10天，因上述原因拖至9月15日安装完毕并经过第一次验收，10月25日售后工作完毕并经过第二次验收。庭审中，高大帅以合同约定违约金过高为由，请求法庭适当予以调整。上述事实，有当事人陈述、《门窗销售合同》、微信聊天记录、支付凭证及本庭的庭审笔录等证据可以证实。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。原告张会丽与被告高大帅签订《门窗销售合同》后，张会丽于2020年4月19日按照合同约定全部支付了首付款120000元，合同即生效，依照合同第5.1条，“甲方预付款到乙方账户，并且图纸经双方确认后，乙方开始生产，在90天内，乙方负责送货到位，并且安装完毕”，2020年6月1日，设计师将设计方案发给张会丽丈夫张占伟并经张占伟确认，故应视为双方对图纸的确认，在90天后即2020年8月30日之前，高大帅应将阳光房安装完毕，根据高大帅与张占伟的微信聊天记录，2020年10月26日张占伟称“昨天算装完，还没试水”，高大帅回复“装完就好”，可视为双方对阳光房安装完毕的时间确认为2020年10月25日，故逾期时间为56天，依照合同约定，高大帅应向张会丽支付相应的违约金。对于高大帅辩称意见本院不予支持。张会丽主张按照合同约定的标准向其支付违约金，该标准过高，本院适当予以调整，违约金应合同总款150000元为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率一年期的四倍计算自2020年8月31日计算至2020年10月25日，即3544.1元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款之规定，判决如下：被告高大帅应于本判决生效后十日内向原告张会丽支付违约金3544.1元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费925元，减半收取463元，由原告张会丽负担438元，被告高大帅负担25元。本判决为终审判决。审判员  代蔚青二〇二一年一月二十一日书记员  边秋霞