广东省佛山市三水区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0607民初5098号原告（反诉被告）：佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司，住所地广东省佛山市三水区*************（住所申报），统一社会信用代码91440607MA51DWL17Y。负责人：汪昭屹，该公司经理。委托诉讼代理人：罗敏，广东粤鑫律师事务所律师。被告（反诉原告）：佛山市三水区尚帅商务酒店，住所地佛山市三水区**********金四季商贸美食城综合楼A座首层*号铺及第四层，统一社会信用代码914************513。投资人：刘能，该酒店总经理。委托诉讼代理人：殷磊，广东展创律师事务所律师。被告：刘能，男，1983年2月5日出生，汉族，住湖北省广水市吴店镇梅家沟下池家湾，公民身份号码420************278。委托诉讼代理人：殷磊，广东展创律师事务所律师。原告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司（以下简称度美公司）与被告佛山市三水区尚帅商务酒店（以下简称尚帅酒店）、刘能装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年10月13日立案受理并适用简易程序进行审理。2020年11月4日，尚帅酒店以度美公司为被告提起反诉，本院于2020年11月17日受理其反诉申请。本案于2020年11月23日公开开庭进行了审理。度美公司的委托诉讼代理人罗敏、尚帅酒店与刘能的共同委托诉讼代理人殷磊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告度美公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告尚帅酒店与刘能共同向原告支付拖欠的装修工程款1267303元；2.本案诉讼费用由被告尚帅酒店、刘能共同承担。事实与理由：尚帅酒店与度美公司签订《装修合同》将尚帅酒店装修工程发包给度美公司进行施工，同时刘能与度美公司2019年8月5日签订《补充协议》，约定尚帅酒店三、四楼装修业务发包给原告施工，协议第4条约定本合同总价2140000元，工期两个半月。后，2019年8月28日，刘能与度美公司就一、二楼装修业务又签订《补充协议》，协议第4条约定本合同总价1300000元，工期两个月。原告在施工过程中，在被告同意下有一些增加项目部分。现原告就一至四楼已全部装修完毕，两被告却拒绝与原告核算工程量，支付全部工程款。经原告核算，本施工工程合计工程款3907303元，被告已支付部分工程款，尚欠原告1267303元。经原告多次催告，被告拒绝付款。原告认为，原告已按要求完成全部施工，尚帅酒店已实际运营，理应支付足额工程款，现其拒付，已违反双方约定，故诉至法院，望判如所请。被告尚帅酒店、刘能辩称，同时尚帅酒店提起反诉，反诉请求为：1.请求判令度美公司赔偿尚帅酒店经济损失1500000元，包括逾期期间（2019年11月-2020年5月）租金损失567000元、工资损失331325元（2019年10月1日至2020年5月31日）、逾期期间的经营利润损失898175元；2.判令度美公司对酒店装修存在的质量问题承担保修责任（质量问题点：酒店大堂3楼后楼梯未刮灰；2楼酒店电线功率不够需更换电线；办公室天花漏水、走廊过道踢脚线部分变形、公共洗手间渗水至酒店大堂天花、公共洗手间未做好防水导致踢脚线变形，墙布发霉；3楼、4楼走廊踢脚线、大理石有缝隙；房间内踢脚线膨胀变形，床头灯带有缝隙；墙布有凹凸不平；主水管没有更换，主电线没有更换；部分开关插座开孔并没有进行安装；天花有开孔并没有做好密封；部分房间浴室水龙头没有固定好；洗消间天花未刮灰；3楼监控室天花存在天花脱落）；3.判令度美公司承担本案本诉与反诉费用。事实与理由：度美公司仅与尚帅酒店之间建立起装饰装修合同关系，与刘能无关，度美公司主张刘能承担责任无事实与法律依据。尚帅酒店尚欠度美公司的装修款仅为106189.1元。尚帅酒店与度美公司于2019年8月5日签订《装修合同》及《尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议》将三楼、四楼装修工程发包给度美公司，明确约定工期为两个半月，从2019年8月6日到2019年10月21日止。2019年8月28日双方又签订《尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议》，明确一、二楼的工期为2个月，从2019年9月1日至2019年11月1日。前述协议签订后，尚帅酒店按照协议约定及时支付工程款，但度美公司因缺乏装修工程资金和人员的管理经验，将工程款挪用到了其他装修工程导致案涉酒店的装修工程资金匮乏无钱购买材料及发放班组人员工资，造成涉案酒店装修工程迟迟不能按期竣工验收。在此期间，尚帅酒店曾多次书面及口头催促度美公司抓紧工程进度，并多次帮其垫付其应支付给下面班组的工程款，但度美公司却依然迟迟未能完工，最后尚帅酒店为减小自身损失，不得不找其他装修公司才完成后续的装修工程。另外，度美公司已完工的工程也存在诸多质量问题，经尚帅酒店通知维修也迟迟不履行维修义务。度美公司作为专业的装修公司，因自身资金及人员管理原因导致酒店装修工期一再延误，对于出现的质量问题又不进行处理，已累计给尚帅酒店造成员工工资、租金、水电费、经营损失等各项损失高达150万元。综上，双方签订的协议均合法有效，度美公司应严格按时竣工验收，但其因自身原因导致工程逾期属严重违约，造成的经济损失应予赔偿。反诉被告度美公司辩称，一、并不存在所谓经济损失。双方在履行合同过程中有增加项目，度美公司按进度施工，尚帅酒店也是按进度付款，因履行过程中发生争议，尚帅酒店未按期付款，所以度美公司无法按正常时间进行工程扫尾，工程已基本完工。尚帅酒店2019年12月18日开始经营，如果工程没有交付是无法进行运营的，因此不存在尚帅公司所述的逾期及损失问题。二、对于尚帅酒店诉请的承担保修责任问题，保质期按规定为两年，新装修的酒店不存在保修问题，尚帅酒店没有证据证实工程有质量问题，请求法院驳回其诉请。本案当事人围绕诉讼请求提交了证据。原告度美公司在本诉部分提交以下证据：1.装修合同、尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议、尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议，证明原告与尚帅酒店签订了装修合同，与刘能签订补充协议，约定由原告承包尚帅酒店一至四楼装饰装修业务，被告向原告支付装修款。当前原告施工已完毕，被告并未按协议约定足额支付装修款，已构成根本违约；2.尚帅商务酒店增加项目单（自行制作），证明本装饰装修工程新增项目；3.尚帅酒店部分增加项目安装时间（自行制作），证明因项目增加，其工期应相应顺延；4.尚帅商务酒店工程价格明细表（自行制作），证明经原告核算，本工程实际工程款达到3907303元；5.尚帅商务酒店工程项目欠款单（自行制作），证明经原告核算，被告尚欠原告工程款1267303元；6.装饰装修具体施工项目单据，证明尚帅商务酒店装饰装修工程施工、材料、人工成本等费用情况；7.照片一张，证明尚帅商务酒店已于2019年12月18日实际营业；8.案件情况说明，证明涉案装饰装修事实；9.酒店开业宣传资料，证明酒店在2019年12月18日试营业；10.微信截屏，证明客房入住情况；11.度美装饰工程预算单，证明工程项目及报价情况。被告尚帅酒店在本诉中提交以下证据：1.合同书、尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议、尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议，证明原告与被告尚帅酒店存在装修合同关系及装修总工程款为344万元；2.收据、交易明细截图、微信聊天记录、尚帅商务酒店补充协议、转账详情、工程代付协议、证明、微信转账记录，证明原告应购买的装修材料由被告代为购买，尚帅酒店只拖欠原告工程款106189.1元。被告刘能在诉讼中没有提交证据。反诉原告尚帅酒店在反诉中提交以下证据：1.催促函3份、微信聊天记录2页，证明度美公司装修工程存在逾期违约行为，逾期至2020年5月底，共逾期7个月；2.收据1份、催款函1份、物业租赁合同6份、员工工资表、交易回单、微信转账记录、发票统计表，证明因度美公司装修工程逾期给尚帅酒店造成经济损失共计150万元；3.照片一组，证明度美公司的酒店装修中存在多处质量问题，度美公司应对质量问题承担保修责任。反诉被告度美公司在反诉中没有提交证据。本院组织当事人对上述证据进行证据交换和质证，经审查，本院对证据的意见如下：度美公司在本诉中提交的证据：证据1中装修合同系原件，但经与尚帅酒店提交的装修合同原件对比，度美公司提交的装修合同中合同付款方式部分多出四次付款支付的比例及金额，补充协议部分工期截止日期不同，且不一致部分无尚帅酒店的签章认可，故对原告提交的装修合同，本院不予采信，本院采信尚帅酒店提交的装修合同；证据1中的尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议、尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议均系原件，且与尚帅酒店提交的原件对比，内容一致，对其真实性，本院予以采信；证据2-5及证据6中相关结算单均系度美公司单方自行制作的，尚帅酒店并不认可，本院亦不予采信；证据6中度美公司与案外人签订的装修材料购买合同、结算单据等，并无证据佐证与本案装修工程相关，对其与本案的关联性，本院不予确认；证据7、9、10虽未提交原始载体核对，但结合被告庭审中“在2019年12月底开展过涉案酒店试营业”的陈述，对上述证据的真实性，本院予以采信；证据8，系原告单方陈述，无其他证据足以佐证情况下，本院不予采信；证据11，预算单上并无尚帅酒店的签章确认，对其真实性及与本案关联性，本院均不予认可。尚帅酒店在本诉中提交的证据：证据1均系原件，来源、形式合法，且与本案装修工程存在关联，本院均予以采信。证据2中日期为2019年8月6日、2019年9月4日的加盖度美公司公章的两张确认收到尚帅酒店、刘能首期工程款的收据两张，系原件，且与涉案装修工程直接相关，本院予以采信；证据2中的2020年1月18日刘能与张宇签订的《尚帅商务酒店补充协议》，2020年1月23日《尚帅商务酒店工程款支付协议（刮塑油漆工程）》，2020年1月23日《尚帅商务酒店工程款支付协议（水电工程）》，2020年1月18日《尚帅商务酒店工程款支付协议（玻璃不锈钢工程）》均为原件，且有转账付款凭证予以佐证，本院予以确认采信；证据2中尚帅酒店提交的刘能与“度美、汪总”的微信聊天记录有原始载体予以核对，且相关内容可明显看出系刘能与度美公司负责人汪昭屹就涉案工程及2020年1月18日刘能与张宇签订的《尚帅商务酒店补充协议》的协商沟通，故对其真实性及与本案关联性，本院均予以确认；证据2除上述证据外的，尚帅酒店提交的与其他案外人的微信聊天记录、转账记录、收据等，并无证据佐证与本案工程存在关联，本院不予采信。尚帅酒店在反诉中提交的证据：证据1中均系原件或可提交原始载体，对其真实性，本院予以确认；证据2，收据、催款函、物业租赁合同均系原件，对其真实性，本院予以确认，员工工资表、交易回单均系原件，且结合交易回单中“4月份工资”等备注，本院对工人工资支出证据予以采信，发票统计表来源不明，对其真实性，本院不予采信；证据3，图片，无法反映出拍摄地点，故对其真实性及与本案关联性，本院均不予确认。结合本院审查采信的证据及当事人的庭审陈述，本院认定以下事实：2019年8月5日，尚帅酒店作为甲方、度美公司作为乙方，双方签订《合同书》一份，约定由尚帅酒店委托度美公司进行尚帅商务酒店三、四楼的装修，合同书主要内容包括：（项目概述）工程承包方式为双方商定采取乙方包工、部分包料，发包人提供部分材料（详见甲方提供装饰装修材料明细表、乙方提供装修材料明细表）；（补充说明）前期设计方案已由甲方确认并进入图纸、报价细化即开工准备，目前甲方确认的方案所制作报价清单已完成（详见附表），报价总额（不含税费）为2140000元。后期施工的过程如有项目变更，须经双方协商，方可施工，甲方在此项目做好后支付该项目工程款；（付款方式）其中并未明确各次工程款支付比例及具体金额，本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起隐蔽工程5年、表面制作项目3年；（工程变更）工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期（见装饰装修工程增减项目单）；（补充协议）本工程8.6号正式开工，工期为两个半月（8月6号至10月21号）竣工，①本工程不包含空调、热水器、电视、花洒、马桶、洗手盆及龙头、地毯、窗帘、贵妃椅、床垫，②乙方只按合同内项目施工，配合好安全、消防验收，但不负责消防验收中乙方未施工项目，③乙方进场施工后，如因甲方原因造成停工的，所延长时间必须由甲方负责，合同完工时间按拖时间相应延长。该合同甲方代表处有刘能签字并加盖尚帅酒店公章，乙方代表处有张宇签字并加盖度美公司公章。2019年8月5日，尚帅酒店（甲方）、度美公司（乙方）还签订《尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议》一份，约定：1.8.6日正式开工，工期为两个半月（8月6日至10月21日）竣工！竣工工程不包含甲方所指的洁具，空调等自购产品安装时间！如乙方超时完工，一天将赔偿甲方房租的3倍（一天9000元）电线用广东电缆，水管用日丰牌水管，指定两款材料在新汇丰五金店拿，不包含空调、热水器、电视、花洒、马桶、洗手盆及洗手盆龙头、地毯、窗帘、贵妃椅、床垫、床要求1.3×2.1米，大床2×2.2米，厕所玻璃要求2米高、走廊门牌号要求带灯光的，一层走廊放四幅装饰画，备：甲方买回来的台盆、马桶、花洒由乙方安装（要求长颈鹿牌玻璃胶）。乙方需配合好消防、空调、热水器等甲方提供的主材。2.乙方只按合同内项目施工，配合好安全、消防验收，但不负责消防验收中乙方未施工项目。3.乙方在进场施工后，如因甲方原因造成停工的，所延长时间必须由甲方负责，合同完工时间按拖时间相应延长。4.付款方式（合同总价二百一十四万元整）合同签订后甲方需向乙方支付预付款壹佰万元整（8月6号），乙方提供的主材进场甲方需向乙方支付三十万元整（9月6号），乙方提供材料调试安装好后甲方需向乙方支付二十万元整（10月16号），乙方完工后正式开业一个月内甲方需向乙方支付二十万四元整，工程完工后一年内甲方需向乙方支付四十万元整（2020年10月21号），如未能按时交付的，按月息0.25%加付本息。5.乙方工程完工后，通知甲方验收，甲方必须2天内组织验收，否则，乙方可以视为甲方已经验收。6.甲方验收后，出现一切与工程质量无关的事故，乙方概不负责。该补充协议甲方处有刘能签字并加盖尚帅酒店公章，乙方处有张宇签字并加盖度美公司公章。2019年8月28日，尚帅酒店（甲方）、度美公司（乙方）签订《尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议》一份，约定：1.9.1日正式开工，工期为两个月（9月1日至11月1日）竣工！竣工工程不包含甲方所指的洁具，空调等自购产品安装时间！电线用广东电缆，水管用日丰牌水管，指定两款材料在新汇丰五金店拿，不包含空调、热水器、电视、花洒、马桶、洗手盆及洗手盆龙头、地毯、窗帘、贵妃椅、床垫、床要求1.5×2.1米，厕所玻璃要求2米高、走廊门牌号要求带灯光的，一层走廊放四幅装饰画，备：甲方买回来的台盆、马桶、花洒由乙方安装（要求用长颈鹿牌玻璃胶）。乙方需配合好消防、空调、热水器等甲方提供的主材。2.乙方只按合同内项目施工，配合好安全、消防验收，但不负责消防验收中乙方未施工项目。3.乙方在进场施工后，如因甲方原因造成停工的，所延长时间必须由甲方负责，合同完工时间按拖时间相应延长。4.付款方式（合同总价一百三十万圆元整）合同签订后甲方需向乙方支付预付款肆拾万元整（9月1号），乙方提供的主材进场甲方需向乙方支付三十万元整（10月1号），乙方提供材料调试安装好后甲方需向乙方支付二十万元整（10月26号），工程竣工后一年内甲方需向乙方支付肆拾万元整（2020年9月1号），如未能按时交付的，按月息0.25%加付本息。5.乙方工程完工后，通知甲方验收，甲方必须2天内组织验收，否则，乙方可以视为甲方已经验收。6.甲方验收后，出现一切与工程质量无关的事故，乙方概不负责。8.乙方在施工过程中有安全问题甲方不负任何责任。9.乙方没按规定工期完工按房租3000的3倍9000元赔付。该补充协议甲方处有刘能签字，乙方处有张宇签字并加盖度美公司公章。上述合同、协议签订后，原告度美公司进场施工。尚帅酒店确认涉案酒店在2019年12月底开展过酒店四楼的试营业，度美公司提交的相关微信朋友圈记录显示：尚帅酒店于2019年12月18日-20日试业大酬宾。2019年8月6日，度美公司出具收据确认收到尚帅酒店支付的尚帅商务酒店（三四楼）首期工程款1000000元。2019年9月4日，度美公司出具收据确认收到尚帅酒店支付的尚帅商务酒店一、二楼的首期工程款400000元。尚帅酒店提交日期为2020年1月18日的《尚帅商务酒店补充协议》一份，补充协议甲方为尚帅酒店、乙方为度美公司，甲方有刘能签字、乙方有张宇签字，该协议内容为：1.2020年1月18号经双方协商乙方度美设计装饰同意向甲方尚帅商务酒店赔付伍拾万整（500000元）工程尾款。2.甲方需在2020年1月18号至1月23支付乙方三十万元整工程进度款。3.甲方须在2020年农历3月1号前向乙方支付15万元整工程款（须减去甲方垫付和收二楼尾工程费用。次笔费用甲方须提供收据证明包含提前向乙方预支的肆万元整）实际甲方须在2020年农历3月1号支付甲方11万元整。4.甲方须在2020年农历6月1号前向乙方支付10万元工程款。5.甲方须在2020年农历11月1号前向乙方支付5万元工程尾款。6.甲方尚帅商务酒店正常经营过程中有工程维修问题乙方须及时处理，如3天内没安排维修人员甲方自行维修，所产生费用从乙方尾款内扣除（甲方须提供收据证明）。7.1至4楼收尾工程从农历1月16至2月15完成，如未完成甲方从乙方尾款内扣除。另尚帅酒店提交的刘能与度美公司负责人汪昭屹的微信聊天记录显示：上述《尚帅商务酒店补充协议》签订当日晚21时10分，刘能将该协议拍照发给汪昭屹，并询问“汪总！合同签好了，你看一下有没有什么问题？”当晚21时30分，汪昭屹回复“本协议我已看过！同意”，另汪昭屹提供收款卡账号一份。2020年1月23日，刘能向汪昭屹提供的田梦娇账户转账184000元。尚帅酒店还提供代付工程款协议三份，分别为：2020年1月18日，尚帅酒店经度美公司同意，代为支付玻璃不锈钢（恒盛不锈钢）工程款尾款40000元的协议，该协议上有度美公司张宇、恒盛玻璃黄建立、尚帅酒店刘能三方签字；2020年1月23日，尚帅酒店经度美公司同意，代为支付刮塑油漆工程尾款60000元的协议，该协议上有度美公司张宇、油漆工头李X（无法辨认）、尚帅酒店刘能三方签字；2020年1月23日，尚帅酒店经度美公司同意，代为支付水电工程尾款16000元的协议，该协议上有度美公司张宇、水电工窦保强、尚帅酒店刘能三方签字。2019年11月30日，尚帅酒店发出《催促函》，催促度美公司尚帅商务酒店三四楼、一二楼装修未完工，已超期，要求度美公司尽快完工。2019年12月9日，尚帅酒店又发出《催促函》，催促度美公司三四楼装修未完工的细节即可完工，一二楼装修未完工，加快施工进度。2019年12月31日，尚帅酒店再次发出《催促函》，催促度美公司三四楼装修未完工的细节即可完工，一二楼装修未完工，加快施工进度。度美公司张宇签收上述三份《催促函》。另查明，刘能承租了乐平五金建材装饰城A座综合楼首层6、7号及第四层（30000元），A座综合楼第二层1号（4500元）、2号（4500元）、3号（7500元）、4号（9000元）及A座综合楼第三层（25500元）作为尚帅酒店的经营地点，2020年4月1日至2022年7月31日每月租金合计81000元。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……。本案中，原告度美公司本身系分公司，其作为涉案较大规模的酒店四层装修工程承包人，并未提供证据证明其具备相关施工企业资质，依据上述规定，其与被告尚帅酒店所签订的涉案《合同书》、《尚帅商务酒店三四楼装修合同补充协议》、《尚帅商务酒店一二楼装修合同补充协议》等均为无效合同。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。本案中，涉案装修工程原、被告未经竣工验收，但发包人尚帅酒店于2019年12月底确认已进行了涉案酒店的试营业，即系在装修工程未经竣工验收下擅自使用，故尚帅酒店以工程存在质量问题为由拒付工程款，本院不予采纳。现涉案酒店装修完后已交付尚帅酒店使用，尚帅酒店理应支付工程款。对于尚帅酒店应付工程款的数额确定问题。首先，双方对工程造价的计价方式存在争议，度美公司认为应据实结算，尚帅酒店认为系按固定总价结算。对此，查看双方合同、补充协议的内容，并无工程造价据实结算的约定，也无具体施工项目的内容、项目单价的约定，原告提交了《度美装饰工程预算单》拟证明双方存在报价、具体施工项目的约定，但该工程预算单并无任何签章，尚帅酒店亦不予认可，即缺乏按实际施工量进行结算的事实基础。但两份补充协议中，付款方式却明确约定“合同总价二百一十四万元整”、“合同总价一百三十万元整”，还对各期付款金额及付款期限进行固定，且亦无竣工后根据工程量据实结算等约定，故本院采信尚帅酒店的意见，本案装修工程应为固定价款结算，固定总价为3440000元。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求对建设工程造价进行鉴定的，不予支持，故对度美公司的工程造价鉴定申请，本院不予准许。其次，对于尚帅酒店已付工程款的数额问题。原告度美公司在法庭调查时陈述仅收取尚帅酒店支付的工程款合计2600000元，但度美公司在起诉状中已明确“经原告方核算，本施工工程合计工程款3907303元，被告已支付部分工程款，尚欠原告1267303元”即原告确认被告尚帅酒店已支付工程款数额为2640000元（3907303元-1267303元），故依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条“在诉讼过程中，一方当事人陈述的于己不利的事实，或者对于己不利的事实明确表示承认的，另一方当事人无需举证证明。在证据交换、询问、调查过程中，或者在起诉状、答辩状、代理词等书面材料中，当事人明确承认于己不利的事实的，适用前款规定”的规定，本院确认尚帅酒店已支付涉案工程款合计2640000元，故尚帅酒店尚需支付度美公司工程款800000元（3440000元-2640000元），原告超出部分的主张，本院不予支持。关于刘能应否与尚帅酒店共同承担责任的问题。尚帅酒店为个人独资企业，刘能系尚帅酒店投资人。《中华人民共和国个人独资企业法》第二条规定，本法所称个人独资企业，是指依照本法在中国境内设立，由一个自然人投资，财产为投资人个人所有，投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体；第三十一条规定，个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。据此，当尚帅酒店财产不足以清偿涉案债务时，刘能作为投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。关于尚帅酒店要求度美公司赔偿经济损失的反诉请求。首先，结合尚帅酒店于2019年11月30日、2019年12月9日、2019年12月31日向度美公司发出并经合同签订代表张宇签收的《催促函》中催促度美公司尽快完工的内容，及2020年1月18日的经度美公司负责人汪昭屹微信上确认同意的《尚帅商务酒店补充协议》中“1至4楼收尾工程从农历1月16至2月15完成，如未完成甲方从乙方尾款内扣除”的约定内容，均可推知至约定的竣工时间2019年10月21日（三四楼）、2019年11月1日（一二楼），度美公司并未完成施工，度美公司辩称存在部分增加工程的施工导致逾期，但度美公司提交的证据均为其自行制作的工程清单，无证据佐证清单上属增加工程且工程延误系尚帅酒店导致的，故度美公司的上述辩称，本院不予采信，本院确认参照双方对工期的约定，度美公司存在逾期完工的情形。其次，尚帅酒店要求度美公司赔偿逾期完工导致的租金、工人工资及经营利润损失共计1500000元。对于经营利润损失，合同无效后的损失赔偿属于缔约过失责任，赔偿损失范围限于实际损失，不包括预期利益损失，而经营利润损失属于预期利益损失，双方所订立的合同系无效合同的基础上，对尚帅酒店该预期可得利润的主张，本院不予支持。对于租金、工人工资等损失，度美公司逾期完工，确对尚帅酒店的正常使用产生一定程度的影响，造成原告的租金、工资工资等成本损失，对该损失，本院按照原告度美公司负责人汪昭屹已同意的2020年1月18日《尚帅商务酒店补充协议》中第1条所确定的500000元赔付数额予以支持，尚帅酒店超出部分主张，本院不予支持。对于尚帅酒店反诉主张度美公司履行工程保修责任的问题。尚帅酒店对其主张的工程质量问题仅提供相关照片予以证明，但照片未能反映拍摄地点、部分，无法证明系本案工程的质量问题。另外，涉案工程已交付尚帅酒店使用，即便存在质量问题，也不能排除系其不当使用导致，且尚帅酒店在审理过程中也并没有提出工程质量、成因、修复等相关鉴定申请，故对其要求度美公司履行保修责任的主张，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五十八条，《中华人民共和国个人独资企业法》第二条、第三十一条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第十三条、第十四条、第二十二条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第三条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、被告佛山市三水区尚帅商务酒店于本判决发生法律效力之日起十日内向原告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司支付装修工程款800000元；二、被告刘能在佛山市三水区尚帅商务酒店财产不足以清偿上述第一项判项所确定的债务的，应以其个人的其他财产予以清偿；三、反诉被告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司于本判决发生法律效力之日起十日内向反诉原告佛山市三水区尚帅商务酒店赔偿租金、工人工资损失500000元；四、驳回原告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司的其他诉讼请求；五、驳回反诉原告佛山市三水区尚帅商务酒店的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费减半收取即8103元（该款原告已预交），由原告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司负担2988元，被告佛山市三水区尚帅商务酒店、刘能共同负担5115元。反诉案件受理费9150元（该款反诉原告已预交），由反诉原告佛山市三水区尚帅商务酒店负担6100元、反诉被告佛山市度美装饰设计工程有限公司三水分公司负担3050元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  周绪阳二〇二一年一月十一日书记员  张俊彦