河南省新乡市红旗区人民法院民 事 判 决 书（2015）红民二初字第514号原告河南科隆石化装备有限公司，住所地新乡市新长北线北。法定代表人刘新代，董事长。委托代理人赵呈文，河南国豪律师事务所律师，特别授权。被告河北科力化工装备有限公司，住所地石家庄市晋州市磷化总厂院内（晋总西路168号）。法定代表人张天威。原告河南科隆石化装备有限公司（以下简称科隆公司）诉被告河北科力化工装备有限公司（以下简称科力公司）程承揽合同纠纷一案，原告科隆公司于2015年12月7日向本院提起诉讼，本院于当日决定受理，并依法向被告科力公司送达了起诉书、应诉通知书、举证通知书、开庭传票等法律文书，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，原告科隆公司的委托代理人赵呈文到庭参加了诉讼，被告科力公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法进行了缺席审理。现本案已审理终结。原告科隆公司诉称：2014年9月9日，原告和被告签订加工承揽合同，由被告为原告定作环乙烯分离塔、环乙醇分离塔等设备，合同总价款1272937.75元。原告按合同约定向被告支付了381500元，但被告施工进度严重拖期，无法保证按期交付定作物，且施工人员技能达不到现场施工要求，设备质量无法保证，中化二建平煤神马工程项目部于2014年12月10日函告原告要求立即更换被告，导致合同无法继续履行。原告已于2014年12月16日向被告发出解除合同通知书，被告已退还了200000元加工承揽工程款，但仍有181500元至今未退还。故诉至法院请求：1、判令解除原告与被告2014年9月9日所签订的加工承揽合同；2、；判令被告立即退还原告支付的181500元加工承揽工程款，并按合同约定向原告支付逾期违约金。庭审中，原告明确逾期违约金以欠款金额181500元为本金，从2015年1月1日开始（我们解除合同的时间是12月份），按照合同第十三条违约责任第一项的约定标准由于超过法律规定，请法院依法裁量计算至实际清偿之日。被告科力公司在法定答辩期内未向本院递交书面答辩状。原告科隆公司向本院提供如下证明材料：1、2014年9月9日的加工承揽合同一份，证明原被告双方建立了承揽合同关系，约定了双方权利义务及违约责任等事项；2、2014年12月10日中化二建平煤神马工程项目的函告，证明被告拒不履行合同，业主要求更换施工单位，致使合同无法再履行；3、2014年12月16日的解除合同通知书，证明由于合同无法再履行，我方通知被告解除合同；4、原告向被告付款的凭证收据两张承兑汇票3张，证明我们于2014年9月29日向对方交付20万元的承兑汇票一张，双方还有其他业务往来扣除18500元，该合同的预付款为181500元，2014年10月16日向对方交付金额为10万元的承兑汇票两张，共计200000元，两笔共计支付预付款合同价款的30%即381500元；5、2014年12月12日的加工承揽合同一份，证明我公司与被告解除合同后，与河北敖安公司又签订，由被告直接将我们支付给其的200000元转给了河北敖安公司；5、建设工程分包合同一份，证明我公司与被告所签订合同的内容属于中化二建公司的工程，原被告双方签订的合同是该建设工程分包合同的部分工程内容。被告科力公司未向本院提交证据。根据原告陈述及其所举证据，本院可以确认如下案件事实：2014年8月1日，中化二建集团公司（以下简称中化公司）（发包方）与科隆公司（分包方）双方就中国平煤神马集团己二醇己内酰胺项目环乙醇装置部分塔器工程签订了建设工程分包合同，工程地点位于河南省××××化工产业集聚区，工程内容及承包范围为环乙醇装置部分苯分离塔、苯回收塔、环乙醇分离塔、环乙烯分离塔制作，开工时间为2014年8月1日，竣工日期为2014年12月8日。合同价款执行固定总价8000000元。合同还对双方权利、义务等相关事项进行了约定。2014年9月9日，科隆公司（甲方，定做方）与科力公司（乙方，承揽方）双方签订了一份加工承揽合同，约定定作物名称为环乙烯分离塔、环乙醇分离塔、设备吊装，价款总计1272937.75元（普通安装发票），按甲方提供的图纸和技术要求加工生产、使用标准执行，质量保证期限贰年，制造周期按甲方材料到场、预付款到位之日起三个月交工。甲方供料范围：1、甲方负责设备上所需的机加工成品件，2、甲方负责封头，锥体的压制并将压制成型后（分瓣）的封头、锥体送至施工现场，乙方负责组对；3、甲方负责设备筒体的材料，并将送至施工现场，由乙方负责下料及制作；4、甲方负责设备所需的接管，筋板，补强圈等零星料，由乙方负责制作及加工；5、甲方负责提供设备的无损检测工作或委托乙方检测，费用另计；6、甲方负责设备分段在基础上组对所用的吊车；7、甲方运至现场的钢板等材料，由乙方负责验收及保管使用。乙方制作范围：1、乙方负责按照甲方提供的图纸进行设备制作，试压及防腐工作；2、乙方负责与塔体相连接不用拆卸件的组焊；3、施工现场除分段组对用吊车外的工、机具，焊辅材由乙方承担，施工现场所需的水、电均由乙方自行承担，甲方不再负责；交货方式为基础交货；结算方式和期限：乙方人员、机具到现场具备施工条件后，七个工作日内付30%（电汇），现场筒体分段各自组焊完成具备设别基础组对条件后再付30%（承兑），设备主体制作完成，制作设备的几何尺寸检查合格，具备试压条件后付20%（承兑），试压防腐结束，开具全额普通安装发票，付15%（承兑），余5%为质保金（承兑），质保期时间为18个月或设备投入使用12个月（以先到日期为准），质保期结束后无质量问题一次性付清。如乙方未按时交货按总酬金的日3%向甲方支付违约金。合同还约定了其他相关事项。上述合同签订后，科隆公司于2013年9月29日向科力公司支付了181500元，于2014年10月16日支付了200000元，以上共计支付381500元，科力公司并向科隆公司出具了两份收据。后科力公司未依约进行加工制作，双方签订的加工承揽合同未再履行。科隆公司自认科力公司后向其退还了200000元的合同预付款。2014年12月10日，中化二建平煤神马工程项目部向科隆公司发出一份函告：贵司与我司2014年8月1日签订的环乙烯分离塔、环乙醇分离塔《加工承揽合同》，按照合同约定贵司应于2014年12月20日前完成合同工作。根据我司调查贵司将该项工作交由科力公司负责，但该单位在实际施工中存在较多问题，现函告贵司如下：1、施工进度严重拖期，已无法保证按期交货；2、施工单位现场人员、机具不足。虽然我司多次催促，但该施工单位一直不予解决；3、现场施工人员不专业，技能水平达不到现场施工要求，设备质量无法保证。为加快施工进度，避免造成更大的经济损失，我司要求贵司立即更换现场施工单位，否则我司将按照合同约定对贵司进行经济处罚，同时不排除后续的追加罚款。望贵司能够慎重对待本函，并严格按照本函要求进行整改。2014年12月16日，科隆公司制作解除合同通知书，载明：科力公司:贵公司与我公司于2014年9月9日签订的环乙烯分离塔、环乙醇分离塔《加工承揽合同》，合同约定：“自甲方材料到现场预付款到位之日起三个月交工”。在合同履行中除去顺延日期，按实际付款日2014年10月13日起计算，贵公司应当于2015年元月13日制作完毕。经我公司人员到平煤制作现场核查，在11月底贵公司在现场生产进度滞后（附施工进度表），且贵公司没有能力提供相应设备来保证制作进度，也未采取相应的措施，截止到目前为止，贵公司的施工进度尚达不到总工程量的40%，但交货日期只剩一个月。根据上述情况综合分析，贵司已无能力如约将承揽的设备制作完毕，现业主方，已多次催促，为保证工期，避免造成更大的损失，现通知贵司解除该《加工承揽合同》，并要求贵司退回我司支付的预付款。该通知科隆公司称以电子邮件的形式向科力公司送达了该解除合同通知书，但由于时间太长，已查找不到原告信息，就此科隆公司未提供有效证据证明该解除合同通知书已向科力公司送达。现科隆公司向本院起诉请求解除其与科力公司2014年9月9日所签订的上述加工承揽合同，并由科力公司退还剩余的合同预付款181500元，以及支付逾期违约金。本院认为，科隆公司与科力公司2014年9月9日所签订的加工承揽合同，系双方当事人真实意思表示，不违背法律、行政法规强制性规定，合法有效,各方均应恪守。科隆公司依约向科力公司支付了合同预付款381500元，但科力公司未依约完成加工制作，交付工作成果，结合2014年12月10日，中化二建平煤神马工程项目部向科隆公司发出函告内容以及科隆公司自认的科力公司已退还合同款200000元的事实，可以认定科力公司与科隆公司所签订的上述加工承揽合同已无法履行，科力公司构成根本违约，致使双方签订合同的目的无法实现，故科隆公司请求解除其与科力公司所签订的加工承揽合同，理由正当，本院予以支持。鉴于合同应当解除，科隆公司请求科力公司按照返还剩余合同预付款181500元，并以181500元为本金，按照法律规定的标准支付逾期付款违约金的请求不违反法律规定，本院予以支持，但科隆公司未举证证明何时将解除合同通知书送达科力公司，故该逾期付款违约金应从其主张即起诉之日2015年12月7日起至本判决生效所确定的履行期间内实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第二百五十一条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十二条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，缺席判决如下：一、解除河南科隆石化装备有限公司与河北科力化工装备有限公司2014年9月9日签订的加工承揽合同；二、河北科力化工装备有限公司于本判决生效之日起十日内向河南科隆石化装备有限公司退还剩余合同预付款181500元及逾期付款违约金（以181500元为本金，从2015年12月7日起至本判决生效所确定的履行期限内实际支付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算）。逾期履行，按《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3930元，保全费1470元，合计5400元，由河北科力化工装备有限公司承担。如不服本判决，应自本判决送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于河南省新乡市中级人民法院。审 判 长  林 铎审 判 员  李艳利人民陪审员  赵 定二〇一六年五月三十一日书 记 员  张 允