广西壮族自治区来宾市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2016）桂13民终487号 上诉人（一审被告）：广西来宾市建昌房地产开发有限公司。 法定代表人：梁玉宏。 委托代理人：潘杰。 被上诉人（一审原告）：吴军。 委托代理人：莫承峰。 委托代理人：卓健豪。 上诉人广西来宾市建昌房地产开发有限公司（下称建昌公司）因与被上诉人吴军商品房销售合同纠纷一案，不服来宾市兴宾区人民法院（2015）兴民初字第1840号民事判决，向本院提起上诉。本院于2016年3月29日受理后，依法组成合议庭公开审理了本案。本案现已审理终结。 一审法院查明：吴军、建昌公司于2012年12月6日签订《商品房买卖合同》，约定：吴军购买建昌公司开发的建昌●水岸新都X号房一套，房屋建筑面积125.83㎡，单价2500.00元㎡，总房款314575.00元。吴军首付104575.00元，余款210000.00元按揭贷款支付。2013年10月30日前建昌公司应将验收合格并符合本合同约定的商品房交付吴军使用。若建昌公司逾期交房，则承担逾期交房的违约责任，即：（1）逾期不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，建昌公司按日向吴军支付已交付房价款万分之一的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过90日后，吴军有权解除合同。吴军解除合同的，建昌公司应自吴军解除合同通知到达之日起30日内退还合部已付款，并按吴军累计已付款的5%向吴军支付违约金。吴军要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，建昌公司按日向吴军支付已交付房价款万分之一的违约金。如遇特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，建昌公司可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且建昌公司在发生之日起30日内通知吴军。2、政府行为停工、气象部门记录日降雨量达到中雨及以上连续两天或以上时，建昌公司可以顺延。3、在交房时，吴军未付清应付款项（银行按揭贷款尚未发放及贷款不足应补交房款的），则交房日期顺延，顺延至付清全部房款之日起10日内。合同还就其他相关事项进行约定。合同签订后，吴军于2013年1月10日依合同约定支付了首期购房款104575.00元，2013年3月1日，吴军与中国工商银行股份有限公司来宾市分行、建昌公司签订了《个人购房借款担保借款合同》，约定吴军通过按揭贷款的方式向中国工商银行股份有限公司来宾市分行贷款210000.00元作为向建昌公司支付购房余款，建昌公司作保证人。同年3月12日款项付至建昌公司的帐户。而建昌公司在交房时间到期时未能通知交房，直至现在仍未能将验收合格的商品房交给吴军。至2015年5月31日建昌公司已逾期交房578天（含影响工期天数）。由于建昌公司违约，双方未能协商达成协议。吴军遂于2015年7月10日提起诉讼，请求法院判令建昌公司从合同约定交付房屋之次日起至2015年5月31日止违约金18178.10元；从2015年6月1日起，违约金仍按已付总房款的万分之一计付至交付房屋止。 一审另查明，2012年12月6日至2013年10月30日，中雨以上的天数有40天（依据气象凭证）。2013年10月30日至12月9日，期间中雨以上天气有3天，2013年12月9日至12日没有中雨以上天气。影响工期天数共43天，建昌公司实际逾期交房535天（578天－43天）。按合同约定应支付违约金16829.76元。 一审法院认为，吴军、建昌公司签订的《商品房买卖合同》，是双方当事人的真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。依法成立的合同对当事人具有法律约束力，双方必须共同遵守、全面履行。本案中，吴军已按双方签订的《商品房买卖合同》约定履行义务，而建昌公司没有按约定的时间向吴军履行交房义务，已构成违约，理应承担违约责任。吴军诉请建昌公司支付违约金，从合同约定交房之次日起计付至2015年5月31日，合理合法，予以支持；建昌公司辩驳扣除合同约定的影响工期的雨天等天数，亦符客观实际，予以采纳。建昌公司从合同约定交房之次日起至2015年5月31日逾期578天，影响工期的雨天共40天，予以顺延；顺延期内影响工期的雨天3天，再顺延；再顺延期内没有中雨以上天气。建昌公司从合同约定交房之次日起至2015年5月31日实际逾期交房535天，按合同约定应支付违约金16829.76元。吴军诉请建昌公司支付从2015年6月1日起至实际交房日止违约金，因合同仍在履行中，且涉案房屋又停止建设施工，实际交房日期未能确定，吴军未要求解除合同，无法确定建昌公司违约行为的终止日，该时段违约金数额未能明确，且本案是按吴军诉讼明确的部分的违约金数额收取受理费。故对吴军诉请建昌公司支付从2015年6月1日起至实际交房日止违约金不予支持。待违约日期明确后，吴军可另行起诉。建昌公司辩驳要求扣除影响施工的法定节假日天数，因合同没约定，不予采纳。本案经一审法院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决：一、广西来宾市建昌房地产开发有限公司支付吴军逾期交房违约金16829.76元（314575.00元×0.0001×535天）；二、驳回吴军的其他诉讼请求。本案受理费254.00元，由吴军自行承担34.00元，广西来宾市建昌房地产开发有限公司承担220.00元。 上诉人建昌公司不服一审判决，向本院提出上诉称：依据合同约定，因政府行为停工，出卖人可以据实顺延交房，上诉人在施工建设中因市政管道、管网设施、排污水道等未按原计划投入使用，导致上诉人被迫停工。另，根据政府规定，中高考、南博会期间所有工地停工，这些都应当延期交房，扣减相应天数。一审法院未查明这些事实，属于漏查事实，事实不清。因此，请求二审法院查明事实后依法改判，减少上诉人承担的违约金数额，受理费由被上诉人承担。 被上诉人吴军答辩称：一审查明的事实清楚，上诉人在一审没有提交证据，属于举证不能，上诉人二审期间也没有证据证明延误工期是由于政府因素造成的，应承担举证不能的后果；即便存在市政管网问题，但该管网在2014年4月份也已经竣工验收完毕，而上诉人直到二审期间也未能履行其交房义务；本案合同约定可以顺延的中雨情形是连续两天以上中雨，一审查明的仅是中雨天数，多统计了应当顺延的天数，应予纠正；上诉人的1栋和5栋已经交房，违约金应当可以确定，请二审法院根据新情况一并予以计算。因此，应驳回上诉人的上诉请求，根据新查明的事实，依法予以改判。 根据双方的诉辩意见，本案的争议焦点为：上诉人的上诉请求是否有事实和法律依据。 二审期间，上诉人提交了从广西来宾城建投资集团有限公司调取的两份证据，分别是：1.来宾市规划C1路工程竣工验收意见书，2.来宾市规划C2路工程竣工验收意见书。这两份证据的证明目的是规划道路没有建好，导致上诉人项目排污、管网等没有办法接入，致使工程延期，所以天数也应当扣除。 被上诉人质证认为，对上述两份证据的真实性没有异议，但不属于新证据，这些是在本案诉讼之前就存在的证据；市政管网竣工完工的问题不影响本案房屋的竣工验收，同样在该道路两旁的其他商品房并未受这些影响能按时交房；按照本案合同第八条的规定，对于延误工期的因素，上诉人应当在约定的交房日期前15日将统计结果以书面形式告知被上诉人，但上诉人并未告知，故不应予以扣除或延期。 本院认证认为，对上诉人二审期间提交的这两份证据，证据形成时间是2014年1月，早于本案诉讼时间，上诉人并未在举证期间内提出，且该证据内容并不明确属于合同约定的可以顺延情形，故不予采信。 对一审查明的事实，双方当事人无异议，本院予以确认。 本院认为，关于上诉人的上诉请求是否有事实和法律依据的问题，对上诉人请求考虑市政管网设施未按计划配套以及中高考、南博会期间停工等因素作为顺延的上诉理由，由于上诉人未提供充分证据证明市政管网等配套设施未完工直接影响本案施工进程，且市政管网等配套设施在2014年1月2日已经通过竣工验收，而上诉人直至本案诉讼前也未能交付房屋，又中高考、南博会期间停工区域有明确规定，上诉人未有证据证明本案的施工工地包括在上述停工范围内，故上诉人要求因上述因素予以顺延的上诉理由不成立，不予支持。根据双方在合同中的约定，气象部门记录日降雨量达到中雨以上连续两天或两天以上时，上诉人可据实予以延期交房，一审法院将所有中雨天数计算为顺延天数，与合同约定存在不一致，但由于被上诉人并未就此提出上诉，视为被上诉人认可了一审判决结果。被上诉人在二审中提出已有部分房屋交付给业主，违约金已经可以确定，请求据此改判，但由于交付并非是在诉讼前出现的情况，而是在诉讼中新出现的情况，故一审处理并无不当，该部分违约金可另行解决。 综上，上诉人的上诉请求缺乏事实和法律依据，不予支持；一审判决事实认定清楚，适用法律正确，程序合法，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费221元，由上诉人负担。 本判决为终审判决。 审 判 长  卢 怡 审 判 员  黄月秀 代理审判员  石晓志 二〇一六年五月十七日 书 记 员  韦玉妹 附相关法律条文： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。