甘肃省兰州市西固区人民法院民 事 判 决 书（2016）甘0104民初字第454号原告刘爱萍，女，汉族，1964年2月5日出生，住兰州市西固区。被告兰州新艺汇装饰工程有限公司（以下简称新艺汇公司），住所地兰州市城关区。法定代表人王伟，该公司经理。原告刘爱萍诉被告新艺汇公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2015年3月7立案受理，依法由审判员陈作席适用简易程序公开开庭进行了审理。原告刘爱萍与新艺汇公司法定代表人王伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告刘爱萍诉称：原、被告2015年5月19日签订装修合同书，约定由被告新艺汇公司对原告位于兰州市西固区西固西路经纬小区2-2-2103室的房屋进行装修，工程总价款为59800元，承包方式为包工包料。合同签订后，原告依约总计付款49000元，而被告未按合同履行装修义务，进行部分装修后，再也无法联系，被告违约行为给原告带来经济损失，现起诉至法院，要求判令被告返还装修款49000元。为支持其诉讼请求，原告向法庭提交了如下证据材料：1、合同原件一份，证明原、被告存在装修合同关系；2、付款收据6份，证明原告已经付款合计38500元；3、装修单据5份，证明原告再找不到被告的情况下另找他人装修在与被告签订的合同内容里包含的施工项目共花费3608元；4、木地板装修押金条一张，票面金额5000元整，实际费用为8000元整，证明因被告按合同进行地砖铺设出现严重质量问题后，经与被告协商改铺木地板，该部分损失要求被告承担，被告开始推诿推脱，拖延工期，再后来联系，被告不仅不来解决，电话也不接。原告自己请人改铺木地板的事实；5、地板订货单一张，证明地板金额8000元；6、壁纸订货单一张，证明壁纸金额2050元。7、售货凭证一张，证明价值14000元的主、次卧衣柜、装饰柜、书柜和储物柜的定制支出的事实。被告新艺汇公司辩称：涉案装修合同双方何时签订，合同内容如何约定，装修款项的支付及合同履行情况，均不知道。被告新艺汇公司法定代表人王伟与涉案合同的签订人王帅于2015年4月21日签订了《合作协议书》，将该公司委托由王帅负责，在委托其间，王帅对所有的经营管理行为负全部法律责任。因此，不同意原告的诉讼请求。为支持其诉讼请求，被告向法庭提交了如下证据材料：1、合作协议书复印件一份，证明王伟与王帅签订合作协议书，王帅以该公司名义从事经营活动产生法律责任由王帅承担；2、装潢造价成本清单一份，证明给原告刘爱萍家已完成的装修施工工程造价是40656元（不含利润）；经审理查明：原、被告2015年5月19日签订装修合同，约定由被告新艺汇公司对原告位于兰州市西固区西固西路经纬小区2-2-2103室的房屋进行装修，工程总价款为59800元，承包方式为包工包料，并附有新艺汇公司2015年豪华精装修风格59800元样板房清单，合同落款签有“王帅”字样，加盖被告新艺汇公司印章。合同约定：工程施工地点在西固区西固西路经纬小区2-2-2103室；开、竣工日期分别为2015年6月20日、2015年8月30日；工程价款为59800元；支付方式分六项：一是首付合同款的60%即36000元后开工，二贴砖完工付合同款的20%即12000元，三是烤漆门到付合同款的15%即9000元，四是洁具到场付合同款的5%即28000元，五是其他按预算规定支付，六是本报价按建筑面积90平方米以内计算；施工期间工程如需变更，双方应当协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费和工期；对发包方、承包方的义务进行了约定；违约责任约定为合同双方任何一方未履行合同约定或者违反法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并按合同工程款的25%赔偿给对方以补偿给对方造成的经济损失，发包方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付应付工程款的3%的违约金，由于发包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元；对材料的提供，工期延误，工程验收等进行了约定；还约定所有工程以书面报价为准，任何口头协议无效。合同签订后，原告刘爱萍于2015年6月23日付款30000元，被告新艺汇公司进场施工。还分别于2015年10月2日、10月9日、10月24日、11月19日、12月1日付款2400元、300元、4000元、1000元、800元。庭审中，原告刘爱萍认为，双方约定包括在59800元工程款之内主要有：1、价值14000元的主、次卧衣柜及鞋帽柜、装饰柜、书柜和储物柜的定制；2、铺地面瓷砖贴砖产生严重质量问题，经口头与王帅协商变更为木地板，总计价值为8000元；3、墙面找平、刮腻子后，经口头与王帅协商变更改喷乳胶漆为贴壁纸，壁纸价格为2050元。对此部分损失庭审中被告未提出异议，原告还认为暗铺的电线、厨房卫生间的水路改造、暖气片的设置不合格等导致其大量返工，尤其是暗铺的暖气管道漏水，给自己和邻居造成新的财产损害，需要检查维修，部分装修需要重做，来年还可能会造成更大的损失返工量大。对此质量问题，被告与原告双方共进行了检查，被告不持异议。审理中就部分损失问题原告未能向法庭提交证据，因此变更诉讼请求为赔偿损失支付违约金46000元。另，原告刘爱萍认可被告提交的装潢造价成本清单所列建材，但认为造价与自己无关。庭审中，被告认可装修合同书中王帅的签名和公司签章。同时认为，双方所签装修合同确定的总造价，无法完成合同附件样板房清单所列项目。以上事实，有原被告的举证材料及原被告当庭陈述在卷佐证。以上证据经当庭质证，具有客观性、合法性及与本案纠纷的关联性，可以作为认定本案事实的依据，对其证明效力予以确认。本院认为，关于被告新艺汇公司是否为本案适格被告的问题。本案中，合同签订时，王帅在装修合同书上签字的行为，依被告新艺汇公司法定代表人王伟与王帅签订的《合作协议书》来看，是王伟的一种授权行为，且王帅持有被告印章，并在合同上加盖，足以使原告相信其具有代理权而与其发生民事法律行为，该法律行为的后果应由被告承担。被告新艺汇公司应当作为本案装修合同的主体，享有合同权利，履行合同义务。故本院对被告新艺汇公司辩称其并非本案适格被告的意见不予采信。本案所涉家庭居室装饰装修合同系双方当事人真实意思表示，不违反强制性法律规定，当属有效，双方应当依约履行。合同履行过程中，双方发生争议，被告的施工质量及施工进度未达到合同约定的标准，导致返工和变更部分施工方式，加大费用，拖延工期，构成违约。关于损失问题，原告认为：1、价值140000元的主、次卧衣柜及鞋帽柜、装饰柜、书柜和储物柜的定制；2、铺地面瓷砖贴砖产生严重质量问题，经口头与王帅协商变更为木地板，总计价值为8000元；3、墙面找平、刮腻子后，经口头与王帅协商变更改喷乳胶漆为贴壁纸，壁纸价格为2050元；对上述损失，原被告未提出异议，本院予以确认。关于暗铺的电线、厨房卫生间的水路改造、暖气片的设置不合格等导致其大量返工，尤其是暗铺的暖气管道漏水，给自己和邻居造成新财产损害及来年可能会造成更大的损失。虽被告与原告共同检查并确认，经法庭明释，原告仍未能提交该部分需要检查维修，拆除部分装修，进行反攻造成具体损失的依据。故对原告的上述请求本院不予采信。在审理中，原告变更诉讼请求要求支付违约金，本院不持异议。原告要求被告按合同约定：“由于发包方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金200元”，计算违约金，依照合同约定的竣工时间2015年8月30日起算至诉前，而原告还于2015年10月2日、2015年10月24日分别向被告付款2400元、4000元，就该付款行为来看，是对部分装修项目的变更，属对工期和工程费的调整，原告未能完成对延误工期的举证。但被告违约造成原告返工，拖延工期，导致自行雇人施工，购置部分建材，产生损失，依双方工程总价款为59800元的25%计算，对主要损失本院确认为24500元，其他损失原告未提供证据证实，被告以其也是合同实际受害人为由要求降低支付应赔偿款项。综上违约金酌情考虑约定的40%计算，于法有据，应予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告新艺汇公司赔偿原告刘爱萍违约金30480元；二、驳回原告刘爱萍其它诉讼请求；已减半收取的案件受理费512.5元（刘爱萍已预交），原告刘爱萍承担153.75元，被告新艺汇公司承担358.75元。如果被告新艺汇公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于兰州市中级人民法院。当事人上诉的，须在上诉期满后七日内预交上诉案件受理费，逾期本判决即发生法律效力。审判员  陈作席二〇一六年五月十九日书记员  宗 晨