浙江省杭州市江干区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）浙0104民初12516号 原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区天目山路国际花园东塔楼****。 法定代表人王柯，董事长。 委托代理人叶陈敏（特别授权代理），北京金诚同达（杭州）律师事务所律师。 被告石家庄市基力绿色能源有限公司，住所地河北省石家庄市桥**玉村南路**。 法定代表人郝磊。 原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司（以下简称新世纪公司）为与被告石家庄市基力绿色能源有限公司（以下简称基力公司）买卖合同纠纷一案，于2018年11月15日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭进行审理，于2019年3月7日公开开庭进行了缺席审理。本案现已审理终结。 原告新世纪公司基于其与被告基力公司签订的产品销售合同、烟气净化设备与服务合同及相应合同修正书，以其已依约履行交付义务为由诉至本院，请求判令：一、基力公司支付货款1210万元。二、基力公司支付逾期付款违约金645.3万元（暂计算至2018年11月14日，此后以未付款为基数，按中国人民银行同期存款利率标准计算至款项实际付清之日止）。 被告基力公司未发表答辩意见，未向本院提交证据。 经审理查明，本院对于本案以下事实依法予以确认： 2005年1月29日，基力公司（甲方）与新世纪公司（乙方）签订了《产品销售合同》一份，合同编号[2004]NCEEEC合同QL字第001号，约定，乙方根据甲方要求完成石家庄市其力再生资源综合利用项目配置的2×250吨/日垃圾焚烧装置、余热锅炉及辅助设备的基本设计、详细设计、制造供货和相关的工地技术服务；质保期为每台机组成功的72＋24小时可靠性试验完成之日后一年，若因甲方原因不能进行72＋24小时可靠性试验的，以全部货物现场清点验收合格完成之日后18个月，以先到者为准；合同总价为3000万元；合同签字之日起10日内，乙方提交金额为合同总价10%的收款收据后，甲方支付给乙方300万元，合同生效；质保金在质保期满后10天内，由甲方支付给乙方；甲方逾期付款的，每十五日按逾期金额的0.1%向乙方支付逾期违约金，最后一批到货款逾期的，每逾期二十天，向乙方给付合同总价的0.1%作为违约金，逾期付款的违约金赔偿最高限额为相应延期付款合同价的3%；等等。 2005年2月1日，基力公司向新世纪公司付款300万元。 2005年5月12日，基力公司（甲方）与新世纪公司（乙方）签订了《烟气净化设备与服务合同》一份，合同编号[2005]NCEEEC合同QL主机字第002号，约定，乙方根据甲方要求完成石家庄市其力再生资源综合利用项目配置锅炉尾气净化设备的设计、制造供货和运输、安装和调试服务；质保期为合同设备安装完毕之日起18个月，或设备72＋24小时试运行后12个月，以上述两个时间先到期为准；合同总价为920万元；合同签字之日起10日内，乙方提交金额为合同总价10%的收款收据后，甲方支付给乙方92万元，作为合同的预付款，合同生效；质保金在质保期满后15天内，由甲方支付给乙方；甲方逾期付款的，每十五日按逾期金额的0.1%向乙方支付逾期违约金，最后一批到货款逾期的，每逾期二十天，向乙方给付合同总价的0.1%作为违约金，逾期付款的违约金赔偿最高限额为相应延期付款合同价的3%；等等。 2005年6月1日，基力公司向新世纪公司付款92万元。 2008年3月15日，基力公司（甲方）与新世纪公司（乙方）签订了合同修正书一份，合同编号[2004]NCEEEC合同QL字第001-1号，约定，将原产品销售合同、烟气净化设备与服务合同约定的每条焚烧线1960万元的价格调整为1#焚烧线1888万元，2#焚烧线2032万元。截至本协议签订时，甲方已向乙方支付了992万元，其中1#焚烧线设备的交货款为496万元；乙方已经交货1#、2#钢架、平台扶梯、汽包及空预器。甲方支付给乙方300万元后，1#焚烧线重新启动，具体交货进度如下：乙方收到300万元的启动资金后的50天内完成水冷壁、集箱及固定装置的交货，此后5日内，甲方支付给乙方100万元货款；90天内完成锅炉受热面的交货，此后5日内，甲方支付给乙方200万元的货款，同时甲方向乙方支付400万元作为乙方完成炉排冷态试车、辅机和除尘器设备等的交货款；130天内在烟气处理主体设备安装完成后的5天内，甲方支付给乙方297.6万元的货款，剩余合同总价的5%作为质量保证金，在质保期满后5日内支付；等等。 2009年3月16日，基力公司向新世纪公司付款300万元。 2009年6月15日，基力公司（甲方）与新世纪公司（乙方）签订了合同修正书一份，合同编号[2004]NCEEEC合同QL字第001-2号，约定，将原产品销售合同、烟气净化设备与服务合同约定的每条焚烧线1960万元的价格调整为1#焚烧线1888万元，2#焚烧线2032万元。截至本协议签订时，甲方已向乙方支付了992万元，其中1#焚烧线设备的交货款为496万元；乙方已经交货1#、2#钢架、平台扶梯、汽包及空预器。甲方支付给乙方718万元后，2#焚烧线重新启动，具体交货进度如下：乙方收到718万元的启动资金后的75天内完成2#焚烧线余热锅炉省煤器的交货；80天内完成2#焚烧线余热锅炉全部设备的交货；90天内完成炉排冷态试车、完成附属设备和除尘设备等交货，其中炉排冷态试车完成后5日内甲方再付乙方718万元（承兑汇票）；100天内完成烟尘处理器主体设备安装完成；余款100万元作为质量保证金，在质保期满后五日内支付；等等。 2009年7月6日至2009年8月14日期间，基力公司向新世纪公司支付共计718万元。 2009年5月22日，新世纪公司向基力公司完成了1#焚烧线水冷壁、集箱及固定装置的交付。2009年11月10日，完成了2#焚烧线锅炉设备的交付。2009年9月7日至2009年12月5日期间，完成了两条焚烧线的炉排液压站和控制设备的交付。2010年2月22日，基力公司与生产厂商就炉排设备签署了清点协议，载明，1#炉炉排已安装但未调试，2#炉按货单收到见回执，尚未安装，因生产厂商未来人尚未核对；等等。2009年9月30日至2010年1月21日期间，完成了两条焚烧线烟气处理设备的交付。 现，案涉焚烧线烟气净化设备中的布袋除尘器已被拆除移交至案外人指定地点。 基力公司原名石家庄市其力再生资源综合利用有限公司。 本院认为，新世纪公司与基力公司签订的《产品销售合同》、《烟气净化设备与服务合同》及相应的合同修正书，合法有效，双方均应依约履行义务并享受权利。根据本案查明的事实，新世纪公司已完成了合同修正书约定的交货及安装义务，基力公司应当支付相应的货款。按照最后一批货物烟气处理设备的最终交付时间来衡量，现包含质保金在内的全部付款条件均已成就。基力公司未就付款情况作出抗辩，新世纪公司诉请基力公司支付货款1210万元，本院予以支持。 关于逾期付款违约金的问题。《产品销售合同》、《烟气净化设备与服务合同》虽约定最后一批到货款逾期的，每逾期二十天，应按合同总价的0.1%作为违约金，但也约定了赔偿最高限额为相应延期付款合同价的3%。因本案中合同亦约定了延迟交货的最高赔偿限额，综合考虑基力公司的违约行为，本院认为应以延付款金额的3%为准确认违约金。经计算为363000元。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告石家庄市基力绿色能源有限公司向原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司支付货款人民币1210万元，于本判决生效之日起十日内付清。 二、被告石家庄市基力绿色能源有限公司向原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司支付违约金人民币36.3万元，于本判决生效之日起十日内付清。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、驳回原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费人民币133118元，由原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司负担人民币43118元，由被告石家庄市基力绿色能源有限公司负担人民币90000元。原告杭州新世纪能源环保工程股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退款。被告石家庄市基力绿色能源有限公司于本判决生效之日起七日内向本院交纳应负担的诉讼费。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审 判 长  朱若君 人民陪审员  徐燕萍 人民陪审员  许丽君 二〇一九年三月十九日 书 记 员  娄移华