济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2013）历民初字第179号原告山东省建设建工集团第三有限公司，住所地济南市。法定代表人李传友，董事长。委托代理人朱绍磊，该单位法律顾问。委托代理人赵兴勐，该单位职工。被告山东省建设建工（集团）有限责任公司，住所地济南市。法定代表人王彦宏，总经理。委托代理人王国胜，男，1983年5月18日出生，汉族，住济南市。被告山东宝龙实业发展有限公司，住所地山东省泰安市。法定代表人许健康，董事长。委托代理人邓玲，该单位职工。委托代理人谭俊，该单位职工。被告宝龙集团发展有限公司，住所地厦门市。法定代表人许健康，董事长。委托代理人亓建，该单位职工。原告山东省建设建工集团第三有限公司（以下简称建工三公司）与被告山东省建设建工（集团）有限责任公司（以下简称建工集团）、山东宝龙实业发展有限公司（以下简称山东宝龙公司）、宝龙集团发展有限公司（以下简称宝龙集团）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，于2013年9月29日、2013年11月1日公开开庭进行了审理。原告建工三公司的委托代理人朱绍磊、赵兴勐，被告建工集团的委托代理人王国胜，被告山东宝龙公司的委托代理人邓玲、谭俊，被告宝龙集团的委托代理人亓建到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告建工三公司诉称，2006年8月29日，被告建工集团与被告山东宝龙公司签订建设工程施工合同，约定由建工集团承建泰安市宝龙国际社区工程，工程内容为国际社区项目招标文件确定的土建及安装工程（不含分包项目），合同工期为11个月。三被告又签订补充协议对工程竣工结算、设计变更、现场签证等内容进行约定。合同和补充协议签订后，建工集团将工程分包给原告建工三公司施工，原告作为实际施工人依约完成了全部施工内容，但各被告迟迟不予结算，且仅支付了部分工程款，尚欠原告4181728元工程款拒不支付，给原告造成重大经济损失，请求法院依法判令：1、请求各被告支付工程款4181728元及利息；2、诉讼费、保全费等费用由被告承担。后建工三公司变更诉讼请求为：请求各被告支付工程款2063732.39元及利息，利息从竣工之日起算，按同期人民银行贷款利率计算至判决书生效之日。原告建工三公司为证明其主张，提供以下证据：证据1、建工集团与山东宝龙公司签订的建设施工合同及建工集团、山东宝龙公司、宝龙集团签订的协议书1份，证明建工集团是总承包人，山东宝龙公司、宝龙集团是工程甲方；证据2、2006年11月15日开工报告1份，该报告明确原告是实际施工人得到被告认可，原告组织人员对涉案工程进行了施工；证据3、地基与基础工程质量报告1宗，证明在该报告中三公司作为实际施工人出现，证明建工三公司是实际施工人。此外，还可证明原告于2008年6月19日已将除31号别墅以外的全部工程交付给了山东宝龙公司使用；证据4、山东宝龙公司提交的付款明细1份，证明我方对付款明细具体数额不予认可，但该付款明细明确说明收款单位为原告，可以证明原告作为实际施工人是得到山东宝龙公司认可的；证据5、现场签证单2份，证明施工单位是原告；证据6、山东宝龙公司提供的交房单发出时间明细表，证明山东宝龙公司于2008年陆续向业主发出交房单，同样也可证明在此之前原告已将验收合格的房屋交给山东宝龙公司，此证据与证据3共同证明原告已于2008年将工程交付给山东宝龙公司，山东宝龙公司又将房屋交付给各小业主使用；证据7、建工集团与山东宝龙公司之间签订的建设工程施工合同1份，证明涉案工程合同价款为7111万元；证据8、2011年5月11日山东东岳联合工程造价有限公司作出了鲁东岳造价审字（2011）第157号审计鉴定报告，证明项目变更签证款为2897745.72元；证据9、泰安市中级人民法院作出的（2010）泰民一初字第60号民事判决书，证明原告未施工项目款为615249.57元，原告被罚款为5200元，工程保修款为2250643.10元，保工期违约金为60万元，逾期竣工违约金为584.5万元；证据10、山东宝龙公司收款收据4张，时间为：2006年10月20日，2006年10月24日，2006年10月12日，2006年6月24日，证明原告共分四次向山东宝龙公司缴纳履约保证金200万元；证据11、泰安市中级人民法院收款收据及划款证明，证明判决作出后，山东宝龙公司申请泰安中院强制执行，共收取款项695900元。被告建工集团辩称，1、涉案工程由山东宝龙公司与我公司签订合同后，由原告实际施工，但涉案工程款均由山东宝龙公司直接支付给原告，其中涉及的施工欠款关系我方不清楚，请求法院依法判决。被告建工集团没有提交证据。被告山东宝龙公司辩称，1、本案原告不是涉案工程的实际施工人，不具备本案原告身份，原告不具备起诉资格，依据建筑工程司法解释理解与使用第二百二十二页及制定本条规定的情况看，从事实看，原告实际未施工，不是本案的实际施工人，原告将本案的全部楼栋工程交由另外四家，该四家为江苏一建、浙江世安、泰安满庄及泰安正兴；2、我方不存在应付工程款；3、本案中原告与建工集团的行为构成恶意诉讼。请求驳回原告的诉讼请求，并追究相应法律责任。被告山东宝龙公司为证明其主张，提供以下证据：证据1、2006年9月12日建工三公司与四家单位签署的建设工程施工配属合同；证据2、2008年12月8日建工三公司出具的关于泰安宝龙国际社区情况汇报、关于泰安宝龙国际社区工程款情况汇报、泰安宝龙国际社区B地块付款情况；证据3、2008年11月12日建工三公司委托的山东安邦顺意律师事务所分别向浙江世安、江苏一建发送的律师函；以上三证据证明该工程实际施工人为江苏一建27栋楼、浙江世安13栋楼、泰安满庄12栋、泰安正兴4栋，合计共56栋。涵盖了该工程全部楼栋，证明该四家公司与原告签署的合同让利后合同总造价7039万元，接近建工集团与山东宝龙公司的合同造价7111万元，证明建工三公司并未实际参与施工，不是本工程的实际施工人。证据4、工程款收取委托书1份；证据5、山东省泰安市中级人民法院（2010）泰民一初字第60号民事判决书1份，证明1、法院确认工程固定总造价为7111万元，山东宝龙公司已付建工集团工程款为6724万元，建工集团应付山东宝龙公司937.25万元，我方不存在应付工程款；2、证明山东宝龙公司已经超付，原告作为建工集团的子公司和项目建设及付款过程的参与者，诉讼过程的参与者，应该熟悉和了解本案，了解建工集团尚欠山东宝龙公司款项；证据6、法院查档资料《付款明细》、工商查询资料、本案诉前财产保全相关资料、本案管辖异议相关资料、山东宝龙公司就（2010）泰民一初字第60号民事判决书申请强制执行相关资料。证明：1、原告与建工集团以及财产保全担保人彼此为控股或关联公司，原告与建工集团恶意串通；2、原告明知建工集团尚欠山东宝龙公司款项，而故意提起诉讼；3、原告与建工集团互相串通恶意侵害山东宝龙公司合法权益；4、原告与建工集团故意以此拖延诉讼及到期债务的支付时间，属于恶意的一部分；5、山东宝龙公司对建工集团存在合法权益。证据7、合同一份，证明建筑企业养老保证金应当由建工集团承担；证据8、关于2008年11月6日、11月18日业主赔偿的通知单、承诺书、收到条一宗，证明该赔偿已经实际发生，已由我方代为支付；证据9、代扣代收税款凭证一宗，证明代缴税款已由我方向税务部门予以支付。被告宝龙集团辩称，我公司不是建设工程合同的相对方，只是山东宝龙公司和建工集团的合同结算与签证中受山东宝龙公司委托签批文件，无任何义务支付款项，请求人民法院依法驳回原告对我公司的诉讼请求。被告宝龙集团未提交证据。经审理查明，2006年8月29日，山东宝龙公司与建工集团签订了建设工程施工合同一份，合同约定工程名称为泰安市宝龙国际社区，工程内容为国际社区项目招标文件确定的土建及安装工程（不含分包项目），合同工期十一个月，合同协议书部分第五条约定合同价款7111万元人民币，合同专用条款第23条约定合同价款采用固定总价合同，合同范围外的合同价款按照设计变更的工程实物工程量按照一定比例确定工程价款。涉案工程完工后，因双方履行合同发生争议，山东宝龙公司起诉建工集团至泰安市中级人民法院，根据山东宝龙公司的申请，泰安市中级人民法院委托山东东岳联合工程造价咨询公司作出鲁东岳造价审字（2011）第157号审计鉴定报告，鉴定结论为：（一）申报罚款532121元，鉴定可确认的金额92050元；（二）申报保修款项2941851.98元，鉴定可确认的金额2250643.10元，其中由建工集团签字认可的维修单算得保修费131812.50元，无建工集团签字认可，但有第三方出具的发票、收据、业主证明等资料的维修单，算得保修费2118830.60元；（三）申报因建工集团逾期竣工给山东宝龙公司造成的损失3235007元，该申请鉴定事项不属于工程造价鉴定范畴，不予发表鉴定意见；（四）申报逾期提交竣工档案资料给山东宝龙公司造成的损失2341273.62元，该申请鉴定事项不属于工程造价鉴定范畴，不予发表鉴定意见；（五）申报变更签证款2376015元、未施工款3352413.55元，经鉴定可确认变更签证款2897745.72元、未施工款2867055.26元。2011年11月18日，泰安市中级人民法院作出（2010）泰民一初字第60号民事判决书，判决：1、建工集团于判决生效后十日内向山东宝龙公司移交31号别墅工程；2、建工集团于判决生效后十日内向山东宝龙公司支付5200元；3、确认建工集团应向山东宝龙公司承担因建工集团拒绝或未按合同要求完成而由山东宝龙公司安排第三人完成的工作之款项615249.57元；4、确认建工集团应向山东宝龙公司承担因建工集团拒绝保修或未按合同要求保修而由山东宝龙公司安排第三人完成的保修工作之款项2250643.10元；5、建工集团于判决生效后十日内向山东宝龙公司支付保工期违约金60万元；6、建工集团于判决生效后十日内向山东宝龙公司支付逾期竣工违约金584.5万元（自2008年3月31日至2010年6月30日按工程总造价7111万元每日万分之一计算）。2012年7月31日，山东宝龙公司向泰安市中级人民法院申请执行（2010）泰民一初字第60号民事判决书。建工三公司诉称泰安市中级法院已经执行了建工集团财产695900元。2006年10月20日，2006年10月24日，2006年10月12日，2006年6月24日，建工三公司共分四次向山东宝龙公司缴纳履约保证金200万元；建工三公司主张山东宝龙公司应予以返还该200万元履约保证金。2006年11月15日，涉案工程的监理公司上海大通工程监理有限公司签发开工报告，报告载明经山东宝龙公司同意，建工三公司可以施工建设涉案工程。根据泰安市中级人民法院（2010）泰民一初字第60号判决认定，建工三公司于2008年底已将涉案工程的房屋除31#别墅外，陆续全部交付给山东宝龙公司使用。涉案工程款均由山东宝龙公司支付给建工三公司。山东宝龙公司主张已付工程款为67238578.77元，建工三公司主张已收取山东宝龙公司65323820.66元款项。建工三公司对山东宝龙公司提交的付款明细表中2008年11月6日、11月18日有业主赔偿部分分别为25200元（其中申秀宏12600元、宋明洁12600元）、98250元（其中孙丰庚91250元、李维俊7000元）有异议，认为该两笔款项已包含在泰安中级人民法院判决的赔偿保修款中，不应在此计算已付工程款；对山东宝龙公司在2006年11月份缴纳的建筑企业养老保障金1754143.18元，建工三公司认为该保障金属于山东宝龙公司应交的义务，不应包含在已付工程款范围内，不应视为对建工集团的已付款，其是缴纳给政府机关管理部门。山东宝龙公司已缴纳涉案工程建筑企业社会保障费1754143.18元。以上事实有原、被告提供的证据及庭审笔录在案佐证，本院予以认定。本院认为，本案的争议焦点主要是1、建工三公司是否为涉案工程的实际施工人？2、建工三公司要求三被告支付工程款及利息是否有事实和法律依据？关于焦点1，原告建工三公司提交开工报告、地基与基础工程质量报告、现场签证单、履约保证金收据等施工资料、财务凭证及山东宝龙公司提供的交房单发出时间明细表等证据，以证明建工三公司对涉案工程的实际施工建设、技术、质量及收付工程款、工程交付等全面负责实施，是涉案工程的实际施工人。被告建工集团对原告实际施工没有异议。被告山东宝龙公司存有异议并提交了原告与其他四家公司签订的建设工程施工配属合同，意在证明原告实际未施工任何工程，不是本案的实际施工人，认为实际施工人是实际干活的人；但被告山东宝龙公司在庭审中又认可原告是涉案工程项目建设及付款过程的参与者。参照2011年11月30日鲁高法（2011）297号《2011年山东省高级人民法院关于印发全省民事审判工作会议纪要的通知》，第（六）项关于实际施工人的诉讼地位和发包人责任的性质问题，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定的实际施工人，是指工程转包合同的转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质（资质挂靠）的承包人。本院认为，本案中建工三公司系工程转包合同中的转承包人，按照上述省院会议纪要的精神，结合本案相关开工报告、现场签证等资料，足以认定原告建工三公司是泰安市宝龙国际社区工程的实际施工人，本院对此予以认定。关于焦点2，涉及到六个方面的问题，1、建工三公司与建工集团之间的关系如何认定；2、工程价款如何确认；3、已付款数额如何确认；4、建工集团及山东宝龙公司是否拖欠工程款，如果欠款，欠款数额如何确定；5、建工三公司主张利息损失应否支持；6、建工集团及山东宝龙公司、宝龙集团应如何承担责任。本院认为如下：（一）关于建工三公司与建工集团的关系。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条规定：承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。建工三公司与建工集团系两个独立法人，建工集团与山东宝龙公司签订涉案工程施工合同后，将工程违法分包给建工三公司进行施工。根据建工三公司施工及付款的事实，虽然建工三公司与建工集团之间未签订书面的分包施工合同，但上述事实足以证明建工三公司事实上是涉案工程的实际施工人，建工三公司与建工集团在涉案工程中应属于非法转包法律关系，本院对此予以认定。原告建工三公司转承包涉案工程，虽违反强制性法律规定，但建工三公司已将施工建设的涉案工程交付山东宝龙公司使用，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建工三公司有权向建工集团及山东宝龙公司要求支付工程款。（二）关于工程价款的确认。根据建工集团与山东宝龙公司双方就涉案工程签订的建设工程施工合同第23.2条款中的约定，涉案工程合同价款采用固定总价合同，合同价款为7111万元；另约定总价风险范围外合同价款，可因重大设计变更引起的工程实物工程量，根据约定对投标报价以外的实物工程量和相关费用作相应的调增。由于涉案工程合同为固定总价合同，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十二条规定，不宜委托相关咨询机构对涉案工程固定总造价进行鉴定；但建工集团与山东宝龙公司双方对固定总价合同外的变更签证的增加工程量价款，约定应予以调增。根据泰安市中级人民法院（2010）泰民一初字第60号一案中，委托山东东岳联合工程造价咨询公司作出鲁东岳造价审字（2011）第157号审计鉴定报告中，鉴定可确认变更签证款2897745.72元。因建工三公司、建工集团、山东宝龙公司未就结算价款形成一致意见，但各方均未对固定总价结算工程款提出异议。据此，本院认为，涉案工程总造价应以合同固定价款加变更签证价款为涉案工程总价款，涉案工程总价款应认定为7111万元＋2897745.72元=74007745.72元。另，泰安市中级人民法院在（2010）泰民一初字第60号一案中，第三项判决确认了被告建工集团应向山东宝龙公司承担因其拒绝或未按合同要求完成而由山东宝龙公司安排第三人完成的工作之款项为615249.57元，并未对审计报告中的未施工款2867055.26元予以采信，因此，本院采信未完工工程为615249.57元，该款项应当在双方结算时予以抵减。（三）关于已付款数额的认定，山东宝龙公司主张已付工程款为67238578.77元，建工三公司主张已收取山东宝龙公司65323820.66元款项。双方主要争议在以下三个方面的款项：第一、业主赔偿款部分。山东宝龙公司提交的付款明细表中虽包括申秀宏12600元、宋明洁12600元、孙丰庚91250元、李维俊7000元，共计123450元，支付时间分别为2008年11月6日、2008年11月17日、2008年9月22日；但该123450元维修款的支付时间在2008年3月14日至2010年9月13日期间。本院认为，申秀宏等人的123450元维修款是在2008年3月14日至2010年9月13日期间支付的，应当包含在（2010）泰民一初字第60号一案中经法院委托鉴定的维修费2250643.10元中；且（2010）泰民一初字第60号民事判决已判令建工集团向山东宝龙公司承担2008年3月14日至2010年9月13日期间的业主维修费2250643.10元，因此，申秀宏等人的123450元维修款不应作为山东宝龙公司的付款数额，山东宝龙公司的该主张，本院不予支持。第二、关于建筑企业养老保障金问题。对于山东宝龙公司已缴纳涉案工程建筑企业社会保障金1754143.18元，建工三公司、建工集团、山东宝龙公司均无异议。但山东宝龙公司主张根据其与建工集团签订的建筑工程施工合同第41页47.4条约定：承包人的中标价中已含本工程的社会保障费，发包人负责向政府有关机构缴纳，该费用（按实缴部分）分三次在工程进度款中扣除。而建工三公司主张建筑企业养老保障金属于山东宝龙公司应交的义务，不包含在已付工程款范围内，不能视为对建工三公司的已付款。双方对该争议的焦点，是该笔1754143.18元社会保障费用是否应作为工程款扣除。参照原国家建设部1996年9月10日发布实施的（1996）512号文《建筑安装工程劳动保险费用管理办法》第十一条：“劳保费管理机构对在本地区建设的工程项目，按照本地区的劳保费计取标准或建筑安装工程费用定额规定的标准，在工程开工前，直接向建设单位收取劳保费。施工企业不再向建设单位收取劳保费”及第十六条：“劳保费统一计取后，劳保费仍列入工程总造价，但不参与竞标，即在工程招标和投标时，不列入标底和标价，并且建设单位不得将应缴纳的劳保费转嫁给施工企业”之规定，本院认为，该劳保费用应由山东宝龙公司承担，不应转嫁给作为施工企业的承包人建工集团或实际施工人建工三公司承担，不应从工程款中抵扣。故本院对山东宝龙公司主张1754143.18元工程社会保障金费用应抵扣工程款的主张不予采纳。第三、关于税款问题。山东宝龙公司已代扣代缴税款，并提交了部分缴纳税款的税票予以证实，本院予以确认。原告建工三公司辩称没有税票不应抵扣工程款的主张，本院不予支持。本院认为，山东宝龙公司已付工程款数额为：67238578.77元-123450元-1754143.18元=65360985.60元。（四）关于建工集团、山东宝龙公司是否拖欠工程款及欠款数额问题。1、涉案工程中，山东宝龙公司欠建工集团的款项数额情况分析如下：1）本案涉案工程总价款为74007745.72元；2）山东宝龙公司应当返还的履约保证金200万元，因涉案工程中建工三公司共分四次向山东宝龙公司缴纳履约保证金200万元，工程已完工交付，建工三公司主张山东宝龙公司应返还给建工三公司该200万元履约保证金，本院予以支持。3）山东宝龙公司已付给建工集团的工程款为65360985.60元，建工三公司收到的款项，应认定为建工集团收到工程款。4）因泰安市中级人民法院（2010）泰民一初字第60号民事判决中确定的违约款项，山东宝龙公司据此民事判决为由，主张抵消扣除937.25万元后已不欠建工集团的工程款；建工集团同意作相应的抵消或扣除，应予以支持。根据（2010）泰民一初字第60号民事判决书确认关于建工集团应支付山东宝龙公司的未施工项目款为615249.57元、被罚款为5200元，工程保修款为2250643.10元、保工期违约金为60万元、逾期竣工违约金为584.5万元，案件诉讼费56393元，合计9372485.67元。本院认为，山东宝龙公司虽未在本案中反诉，且建工集团也同意作相应的抵消，但泰安市中级人民法院已执行建工集团的款项695900元应作相应扣减，建工集团尚未履行判决确定的各款项合计为8676585.67元，应予以抵消，本院予以确认。本院认定，涉案工程中，山东宝龙公司尚欠付建工集团款项为74007745.72元＋200万元－（65360985.60元＋8676585.67元）=1970174.45元。2、涉案工程中，建工集团欠建工三公司的款项数额情况分析如下：1）建工三公司未对涉案工程固定价款的结算方式提异议，并同意按建工集团与山东宝龙公司之间的工程价款作为结算总价款，建工集团对此无异议；建工三公司对涉案工程应得总价款为74007745.72。已收工程款为65360985.60元，则应收而未收工程款计算为74007745.72元-65360985.60元=8646760.12元，应收返还履约保证金200万元；合计建工三公司应收款项为10646760.12元。2）建工集团主张抵消扣除（2010）泰民一初字第60号民事判决书确认关于建工集团应支付山东宝龙公司的未施工项目款为615249.57元、被罚款为5200元，工程保修款为2250643.10元、逾期竣工违约金为584.5万元，合计9372485.67元；建工三公司同意抵消扣除其中的未施工项目款为615249.57元、被罚款为5200元，工程保修款为2250643.10元、逾期竣工违约金为584.5万元，合计8716092.67元，不同意抵消扣除其中的保工期违约金为60万元及案件诉讼费56393元。建工集团主张与山东宝龙公司抵消（2010）泰民一初字第60号民事判决书确认的各款项合计9372485.67元，但建工三公司同意抵消扣除8716092.67元款项。本院认为，当事人双方同意抵消债权债务，其依法行使自己的权利，合法有效，对建工三公司同意抵消款项8716092.67元的主张，本院予以支持。本院认定，涉案工程中，建工集团尚欠建工三公司的款项为10646760.12元－8716092.67元=1930667.45元。（五）建工三公司主张利息损失应否支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条的规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期间类贷款利率计息。第十八条的规定，利息从应付工程价款之日计付，当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，如建设工程已实际交付，应付款时间为交付之日。原告建工三公司请求相应的利息，符合法律规定的精神，亦应酌情予以支持。本案中，建工三公司、建工集团、山东宝龙公司对涉案工程除31号别墅外已交付均无异议，交付时间为2008年底，可以认定该交付之日作为应付工程款时间。但合同中约定的质量保修期为5年，即在2014年1月1日届满，因此利息应当自届满之日起算。（六）关于建工集团及山东宝龙公司、宝龙集团应如何承担责任。本院认为，建工集团与山东宝龙公司签订的建设工程施工合同合法有效，建工集团签订建设工程施工合同后，将涉案工程非法转包给建工三公司组织施工、管理，违反法律强制性规定无效；但被告建工集团依法应对实际施工人原告建工三公司承担付款责任。现原告建工三公司要求被告建工集团支付工程款1930667.45元的主张，依法应予以支持。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程款范围内承担对实际施工人承担责任。”参照山东宝龙公司与建工集团签订的建设工程施工合同约定价款，在扣除税金、水电费、违约金等合理项目基础上，被告山东宝龙公司尚欠被告建工集团工程款1970174.45元，且合同约定的质量保修5年期限已于2014年1月1日届满。原告要求被告山东宝龙公司应在欠付被告建工集团工程款1970174.45元范围内对原告建工三公司承担清偿责任的主张，依法有据，本院予以支持。被告宝龙集团不是本案涉案工程的合同相对方，原告建工三公司要求被告宝龙集团在被告宝龙集团责任范围内承担连带责任，证据不足，本院不予支持。综上，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条、第四条、第十七条、第十八条、第二十二条、第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条之规定，判决如下：一、被告山东省建设建工（集团）有限责任公司自本判决生效之日起十日内向原告山东省建设建工集团第三有限公司支付工程款1930667.45元及利息（以1930667.45元为本金，按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自2014年1月1日至本判决生效之日止）；二、被告山东宝龙实业发展有限公司在欠付工程款1970174.45元范围内对上述款项承担清偿责任；三，驳回原告山东省建设建工集团第三有限公司的其他诉讼请求。如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费40250元，由原告山东省建设建工集团第三有限公司承担20250元，由被告山东省建设建工（集团）有限责任公司承担20000元；财产保全费5000元，由原告山东省建设建工集团第三有限公司承担2500元，由被告山东省建设建工（集团）有限责任公司承担2500元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  田 丰人民陪审员  马俊华人民陪审员  顾建金二〇一四年五月十九日书 记 员  谷梅香