济南市历下区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0102民初5641号原告：徐妨妨，女，1984年11月23日出生，汉族，住山东省邹城市。委托诉讼代理人：陈庆强，山东宸合宸律师事务所律师。被告：济南联盟装饰工程有限公司，住所地济南市。法定代表人：温振龙，总经理。原告徐妨妨与被告济南联盟装饰工程有限公司（以下简称联盟装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告徐妨妨及其委托诉讼代理人陈庆强到庭参加了诉讼。被告联盟装饰公司经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案依法缺席审理。本案现已审理终结。原告徐妨妨向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告联盟装饰公司返还原告徐妨妨已付装修费9万元；2、案件受理费及其他诉讼费用全部由被告联盟装饰公司承担。事实与理由：2017年3月16日，原告徐妨妨与被告联盟装饰公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，约定由被告联盟装饰公司以包工包料方式承接原告徐妨妨所有的位于济南市历下区***房屋精装修工程，工程总价款为15万元，装修工期为60日，自合同签订之日起计算工期。合同签订当日，原告徐妨妨出于对被告联盟装饰公司的信任，累计向被告联盟装饰公司支付合同总价款70％的装修款，即105000元。但是被告联盟装饰公司在装饰装修工程施工几天后，无正当理由突然停止了施工。据原告徐妨妨咨询业内人士得知被告联盟装饰公司已施工工程部分的工程造价最高不超过1.5万元，且存在多处质量问题，大部分须在拆除后重装。原告徐妨妨曾多次催促被告联盟装饰公司尽快履行装修合同所约定的各项义务，但均遭到被告联盟装饰公司的无故拖延。无奈之下，特诉至贵院，望贵院依法判决。被告联盟装饰公司经本院合法传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院提交书面答辩状及证据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年3月16日，原告徐妨妨（甲方）与被告联盟装饰公司（乙方）签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》一份，第一条约定工程地点为燕子山小区，工程建筑面积为115㎡，户型为三室两厅，工程内容及做法见《联盟装饰装修预算书》及图纸；工程承包方式为乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（以《联盟装饰装修预算书》为准）；工程期限为60工作日，开工日期为甲方首期款到乙方账后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于签署时间或其他原因延误开工，则以《现场交底单》时间为开工日期；合同总价款为15万元。合同第8.1.4条约定：“甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。”第8.2条约定：“因乙方责任不能按期完工，工期不顺延。”第8.3条约定：“因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延……。”合同第10.1条约定：“双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）主要施工材料验收（开工后三日内）；（2）中期验收：①水电管路敷设验收（中期验收）；②木制品框架验收（中期验收）；③瓦工项目验收（中期验收）；（3）工程竣工验收：含各项综合验收。”第10.2条约定：“工程中期（即现场木制品框架完成、瓦工项目基本完成及水电管路铺设基本完成、乳胶漆粉刷完毕，不含新增项目），乙方通知甲方进行中期验收及中期结算（根据预算本、工程变更洽商及水、电施工单核算中期款。项目变更的增加款及水、电施工款，按100%与中期款（工程款的25%）一并交付）。甲方应在接到乙方中期款结算单两日内到乙方财务部交付中期款。自接到之日起两日内如未有书面异议，视为甲方同意支付乙方该工期款项；甲方未按约定足额交付中期款，乙方有权暂停施工。……”第10.3条约定：“工程验收前2日，乙方向甲方提供验收通知单，甲方收到乙方验收单2日内进行验收。工程验收后，甲方对于乙方提交的工程结算单进行审核。自提交之日起2日内如未有书面异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款；验收后两日内交付尾款，……”第10.4条约定：“工程中期验收或竣工验收时，甲方应在接到乙方通知2日内进行验收，如果甲方既不验收又不在上述时间内提出书面意见则视为甲方认可该期工程验收，甲方入住（包括搬入家具）视为验收。”第11.2条约定，工程款分三次支付：第一次首期款为105000元，第二次中期款为37500元，第三次尾款为7500元。第11.3条约定：“特别注意：为保证甲、乙双方利益，各期工程款由甲方交到乙方财务部，盖有乙方财务章的收据为有效付款凭证。如甲方将任何款项（“借款”等名目）交与乙方财务部以外的人员，造成款项差错、遗失等，乙方不会承担任何责任。”合同签订当日，被告联盟装饰公司出具了《济南联盟装饰装修报价单》，该报价单中详细记载了施工项目名称、材料品牌、型号、标准化配置数量、价格等信息，并记载工程总造价为218009元，实付15万元。其中个性化设计部分记载：卫生间墙砖拆除1620元、原厨房墙砖拆除1440元、原阳台墙砖拆除1755元、全房地面拆除2925元、卫生间墙地面找平1656元、阳台墙地面找平1794元、卫生间防水3105元、厨房防水1350元、阳台防水2463.75元、阳台瓷砖8600元、厨房瓷砖7955元、卫生间瓷砖6235元、北卧室更换室外窗4624元、南阳台更换室外窗7820元、全房石膏板吊顶5600元、影视墙3000元。同日，原告徐妨妨的丈夫张希东向被告联盟装饰公司支付了装修款105000元，由被告联盟装饰公司出具收款收据一份。此外，原告徐妨妨主张其曾直接向工人支付人工费2000元，但对此未提交证据予以证明。原告徐妨妨主张联盟装饰公司违反了双方约定的工期，拖延施工，无奈之下其又委托了山东唐风装饰工程有限公司对涉案房屋进行装修。此外，原告徐妨妨主张被告联盟装饰公司已施工部分存在质量问题。为了证实其主张，原告徐妨妨提交视频资料一份，视频中显示涉案房屋进行了全屋地面拆除、部分石膏板吊顶、部分影视墙、厨房墙地面瓷砖铺贴、卫生间墙地面瓷砖铺贴、阳台墙地面瓷砖铺贴、南阳台窗户安装、北卧室窗户安装、部分墙顶面乳胶漆等工程；视频中，山东唐风装饰工程有限公司的工作人员称已施工的吊顶需要拆除；卫生间地面没做防水，需要拆除；乳胶漆应刷三遍，但被告联盟装饰公司只刷了一遍；影视墙未完工，且施工错误。另外，原告徐妨妨申请山东唐风装饰工程有限公司的工程部经理马杰作为证人出庭作证，马杰称2018年4月，其通过朋友介绍，承接了位于济南市历下区***房屋的装修工程，承接工程时，房屋已经进行了木工吊顶、厨房卫生间瓷砖铺贴、窗户安装、墙顶面乳胶漆工程，其中木工吊顶局部采用木龙骨和轻钢木龙骨混搭施工，木龙骨是已经淘汰的工艺，容易造成变形、不稳固；墙顶面乳胶漆工程平整度误差大且墙面有波纹；瓷砖铺贴未找平且卫生间铺贴地暖前未做防水；窗户开启不灵活。综上，原告徐妨妨主张被告联盟装饰公司已施工的工程造价约1.5万元，但对此未提交证据予以证明。本院认为，原告徐妨妨与被告联盟装饰公司签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效，本院予以认定。根据原告徐妨妨提交的收款收据，可以证实原告徐妨妨于2017年3月16日向被告联盟装饰公司交纳了首期工程款105000元。根据合同第一条的约定，工期应为60日，开工日期为首期款到账后第四日，故按照该约定，被告联盟装饰公司应于5月20日前完成施工，但被告联盟公司未提交证据证明其已按约完成了施工，亦未提交证据证明发生了非因其原因而导致工期顺延的情形。因此，本院认为被告联盟装饰公司的行为已构成违约，应当承担相应的违约责任。对原告徐妨妨主张的其向工人支付人工费2000元的事实，因原告徐妨妨对此未提交证据予以证明，故本院不予采信。根据合同第10.1条、10.2条的约定，在原告徐妨妨向被告联盟装饰公司支付中期款之前，被告联盟装饰公司应当完成现场木制品框架、瓦工项目及水电管路铺设、乳胶漆粉刷，并通知原告徐妨妨进行中期验收。但被告联盟装饰公司未提交证据其已完成了上述工程，亦未提交证据证明其已通知原告徐妨妨进行验收，其应当承担举证不能的责任。根据原告徐妨妨提交的录像，可以证实涉案装饰工程已完成的部分为：全房地面拆除、卫生间、厨房、阳台墙地砖铺贴、北卧室室外窗更换、南阳台室外窗更换、部分石膏板吊顶、部分乳胶漆粉刷、部分影视墙制作。根据山东唐风装饰工程有限公司工作人员的陈述（包括证人马杰）可以证实，已完工的卫生间因未做防水，墙地砖需要拆除，石膏板吊顶需要拆除，影视墙未施工完毕且施工错误，故本院认定原告徐妨妨无需支付该部分工程的工程款。对于墙面及顶面的乳胶漆粉刷，因《济南联盟装饰装修报价单》中未记载价格，且被告联盟公司未全部完成该项目的施工，故本院认定原告徐妨妨亦无需支付该项工程款。根据《济南联盟装饰装修报价单》的记载，全房地面拆除2925元、原厨房墙砖拆除1440元、原阳台墙砖拆除1755元、阳台墙地面找平1794元、厨房防水1350元、阳台防水2463.75元、阳台瓷砖8600元、厨房瓷砖7955元、北卧室更换室外窗4624元、南阳台更换室外窗7820元，上述工程造价共计40726.75元。按照《济南联盟装饰装修报价单》记载的工程总造价（218009元）与实付金额（15万元）所形成的折扣，本院酌情认定被告联盟装饰公司已完成的工程造价为28000元，被告联盟公司应向原告徐妨妨退还装修费77000元。据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告济南联盟装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向原告徐妨妨退还装修款77000元；二、驳回原告徐妨妨的其他诉讼请求。如果未能按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2050元，由原告徐妨妨负担300元，由被告济南联盟装饰工程有限公司负担1750元；公告费600元，由被告济南联盟装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  孙晓博人民陪审员  咸维玲人民陪审员  宋海玲二〇一九年三月七日书 记 员  王 珂