北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0106民初32808号原告：汪云龙，男，1976年9月13日出生。被告：北京美得你装饰设计有限公司，住所地北京市丰台区莲花池南里**楼****。法定代表人：单淳厚，总经理。委托诉讼代理人：蒋东阳，男，北京美得你装饰设计有限公司员工。原告汪云龙与被告北京美得你装饰设计有限公司（以下简称北京美得你公司）劳务合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告汪云龙，被告北京美得你公司的委托诉讼代理人蒋东阳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。汪云龙向本院提出诉讼请求：1.判令北京美得你公司退还押金30000元、支付劳务费190539元、质保金10000元；2.诉讼费由北京美得你公司承担。事实和理由：2018年3月7日，我与北京美得你公司签署《套餐工程合作施工合同》，合同期限一年，自2018年3月7日起至2019年3月7日止。合同约定：北京美得你公司以“户”基数按施工进度给付我劳务费，同时，北京美得你公司作为甲方，客户作为乙方，我作为项目经理，三方签署《家装IS09001施工规范》白皮书，我每完成一户，业主方签字确认，北京美得你公司立刻支付我工程款。截至今日，北京美得你公司共计拖欠我劳务费190539元，故起诉至法院。北京美得你公司辩称，汪云龙要求我公司支付劳务费190539元，我公司认为此金额不实，且我公司已依照合同履行自己的义务，因汪云龙的无故停工造成我公司无法完成业主的装修需求，无法向客户收取工程的中期款和尾款。汪云龙未按合同约定履行自己的义务，造成我公司经济损失，我公司不需要向汪云龙支付任何款项。即使汪云龙共进行的8套房屋有吊顶的装修均已完工，工程劳务费约为164732.4元，但实际上汪云龙并未按约定完成节点任务。因汪云龙的无故停工，公司被迫停止经营，公司停止经营期间，汪云龙的装修进度无法确认。另外，原装修业主已另行支付款项给汪云龙继续进行装修，该部分的款项目前尚未进行统计。因此，也造成我公司无法准确计算应向汪云龙支付的劳务费。我公司现在无法确认汪云龙提交的《施工规范白皮书》中客户签名的真实性。而且明显可以看出白皮书中有假冒签名的痕迹。因此，无法确认汪云龙施工进度以及工程结算劳务费。我公司将面临每户装修业主要求违约的赔偿。我公司因汪云龙的违约行为合计损失将超过300000元，远远超过还需支付给汪云龙的剩余劳务费。故我公司认为待我公司处理好装修业主的善后事宜后，再与汪云龙进行结算。关于30000元押金以及质保金问题，根据合同约定，上述两笔资金在完成最后一单项目的质保期结束后，我公司在收回收据的情况下无息退还给汪云龙。质保期为两年，已经到期的质保金，我公司同意退还，尚未到期的，不同意退还。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：汪云龙向本院提交《美得你工程部内部结算审批表》、《美得你工程部内部尾款结算审批表》及《家装ISO9001施工规范》白皮书4份，结算审批表中显示合计结算金额共计150445元，尾款结算审批表中显示合计计算金额共计40094元。白皮书中显示项目经理均为汪云龙，客户姓名分别为沈少琦、袁迎春、韩金玲、张海珠，内容包括水电隐蔽工程、水压试压情况、防水蓄水情况、泥瓦工程、涂装工艺、基础施工的验收记录，且均有项目经理、客户、质检工程师的签字确认。汪云龙称因北京美得你公司无法正常经营，故其找到北京美得你公司结算员王婷婷，自该公司电脑中打印结算审批表。因关秋杰、索秀云、徐志欣、张宇飞四人的白皮书已上交公司，无法提交，但通过结算审批表可以看出其已经完成上述四人的装修项目。现汪云龙根据结算审批表中的金额向北京美得你公司主张劳务费190539元。北京美得你公司表示王婷婷曾系该公司的结算文员，但不认可汪云龙提供的结算审批表，并向本院提交实际应发给汪云龙58534.83元的《美得你工程部内部结算审批表》，该审批表中亦包含关秋杰、索秀云、徐志欣、张宇飞四人的工程项目。汪云龙认可北京美得你公司曾向其支付过部分劳务费，但不认可北京美得你公司提交的《美得你工程部内部结算审批表》，表示有部分工程尾款未予计算。因汪云龙未向本院提交的白皮书中的客户姓名均包括在其提交的《美得你工程部内部结算审批表》中显示的客户名称中，以及北京美得你公司提交的《美得你工程部内部结算审批表》中，现北京美得你公司未提供有汪云龙签字确认的其他结算审批表，而王婷婷确曾系北京美得你公司的结算文员，故本院根据汪云龙提供的上述证据对其提交的《美得你工程部内部结算审批表》的真实性予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年3月10日，北京美得你公司（甲方）与汪云龙（乙方）签订《套餐工程合作施工合同》，约定甲方负责为乙方派单，乙方为甲方提供组织管理施工人员进行装修施工活动、并负责为施工人员支付工资的服务；劳务合同期限为一年，自2018年3月起至2019年3月止；乙方需要向甲方交付押金30000元，甲方开具收据；在完成最后一单项目的质保期结束，乙方提供收据收回押金（不产生利息）；乙方每完成一单，甲方扣除乙方每单1000元作为此项目的质保金，总额到20000元截止，产生质保金额不足及时补充到20000元为止，质保期满可以拿收据领取质保金，质保期为2年；支付标准为：装修无吊顶的，甲方按照每单每平米228元向乙方支付；装修有吊顶的，甲方按照每单每平米252元向乙方支付；支付节点为：水电验收合格后支付劳务报酬的40%；基装验收合格并且业主交完二期款后支付劳务报酬的30%；竣工验收且收完尾款支付余下30%；如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。2018年3月11日，北京美得你公司出具收据，写明汪云龙交来30000元质保金（实为押金）。汪云龙曾于2016年1月24日、6月15日、7月30日、9月1日、9月29日、10月15日分别向北京美得你公司交纳质保金共计10000元。庭审中，汪云龙表示接单过程为：北京美得你公司派单员给其打电话，其同意接单后，到北京美得你公司拿资料，北京美得你公司把开工日期、工程进度、用料、工地实际情况等相关内容输入到“美装管家”APP中。在施工过程中，汪云龙通过“美装管家”APP向北京美得你公司上报材料。水电改完后，由北京美得你公司质检员、工长、客户三方验收，在白皮书上签字，拍照上传到“美装管家”APP，北京美得你公司会将第一笔款支付给汪云龙。瓦工贴完砖、油工刷完油漆、基装干完后，由北京美得你公司质检员、工长、客户三方验收，在白皮书上签字，拍照上传到“美装管家”APP，北京美得你公司会将第二笔款（中期款）支付给汪云龙。待主材（地板、（地板橱柜等）都安装完、工程竣工后，由北京美得你公司质检员、工长、客户三方验收，在白皮书上签字，拍照上传到“美装管家”APP，北京美得你公司会将尾款支付给汪云龙。现“美装管家”APP已无法打开。现北京美得你公司已处于停业状态。本院认为，劳务合同中提供劳务的一方享有索要劳务报酬的权利。汪云龙与北京美得你公司签订《套餐工程合作施工合同》，系双方真实意思表示，内容未违反相关法律规定，该合同有效，双方当事人均应当依合同约定履行。汪云龙为北京美得你公司承接的业主住宅室内装修装饰工程提供劳务，劳务完成后，北京美得你公司应向汪云龙支付劳务费。本案争议焦点一是北京美得你公司尚欠汪云龙劳务费的具体数额。因北京美得你公司未提供相关证据证明实际所欠汪云龙劳务费金额，而王婷婷曾系北京美得你公司的结算文员，故本院根据汪云龙提交的《家装ISO9001施工规范》白皮书、由王婷婷打印的《美得你工程部内部结算审批表》及汪云龙自认等证据确认北京美得你公司尚欠汪云龙劳务费190539元。本案争议焦点二是押金及质保金是否应予退还。鉴于北京美得你公司现经营情况，为保护农民工的权益，故北京美得你公司应将押金30000元、质保金10000元退还给汪云龙。综上所述，对汪云龙要求北京美得你公司退还押金30000元、质保金10000元及支付劳务费190539元的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、北京美得你装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内支付汪云龙劳务费190539元；二、北京美得你装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内退还汪云龙押金30000元；三、北京美得你装饰设计有限公司于本判决生效之日起十日内退还汪云龙质保金10000元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4908元，由北京美得你装饰设计有限公司负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 长  刘 辉人民陪审员  张惠玫人民陪审员  卢桂萍二〇一九年三月二十八日法官 助理  郝 洁书 记 员  王跃佳