河南省郑州市中原区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0102民初4873号原告（反诉被告）:河南国安建设集团有限公司，住所地洛阳市老城区中州中路**。法定代表人：李道山，该公司总经理。委托诉讼代理人：曹建宇，河南金学苑律师事务所律师。委托诉讼代理人：王关卫，男，1964年11月9日出生，汉族，住河南省洛阳市涧**，系该公司员工。被告（反诉原告）：啟福置业股份有限公司，住，住所地郑州市中原区桐柏南路****楼啟福商务中心/div>法定代表人：王永杰，该公司总经理。委托诉讼代理人：华贵府，河南三融律师事务所律师。委托诉讼代理人：朱超杰，河南建合律师事务所律师。原告（反诉被告）河南国安建设集团有限公司（以下简称国安公司）与被告（反诉原告）啟福置业股份有限公司（以下简称啟福公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）委托诉讼代理人曹建宇、王关卫，被告（反诉原告）委托诉讼代理人朱超杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）国安公司向本院提出诉讼请求：一、被告立即支付原告工程款13441505元，并自2015年7月2日起按月息2%的标准支付逾期付款利息至实际履行之日（利息暂计算至2018年9月30日为10484373.9元）；两项共计23925878.9元；二、本案的诉讼费用由被告承担。事实与理由:2010年1月29日，原告与被告签订《啟福城小区工程施工补充协议》（以下简称《补充协议》）一份，约定被告将啟福城（暂定名）项目工程发包给原告施工。合同签订后，原告即依据合同约定组织施工。2014年12月22日，项目工程经建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位组织竣工验收，并出具《重点工程竣工验收报告》。2015年7月2日，原告、被告及河南华明工程造价咨询有限公司对项目工程进行竣工决算，确认项目工程总造价为175541505.1元。迄今，被告只支付了部分工程款，尚有工程款13441505元未付。施工过程中，被告经常违反约定，不按节点支付工程款，给原告造成巨大的经济损失。竣工决算后，被告仍然长期拖延付款，其失信行为给原告造成了更大的经济损失。根据验收记录，涉案工程在2014年12月18日已经竣工。原告多次要求被告支付剩余工程款并赔偿损失，被告多次承诺支付并承诺按月息2%的标准向原告偿付逾期（包括未按节点支付拖欠期间）利息损失，但被告拖延至今仍未履行。原告为维护自己的合法权益，特诉至法院，望判如所请。被告（反诉原告）啟福公司辩称：一、本案所涉工程未进行工程结算，原告主张工程款没有依据。二、原、被告双方没有约定工程款利息，原告主张利息没有依据。三、原告承包工程逾期完工，应承担违约赔偿责任。被告（反诉原告）啟福公司向本院提出反诉请求：一、原告（反诉被告）向被告（反诉原告）支付逾期竣工违约损失1206万元；二、本案反诉费用由原告（反诉被告）承担。事实与理由：2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》一份，约定原告承建被告的啟福尚都一期施工三标段工程，工期为2011年11月10日至2013年6月2日。但原告直至2016年1月12日才竣工，原告的违约行为给被告造成巨大损失，故提起反诉。原告（反诉被告）国安公司针对反诉辩称：一、被告（反诉原告）的反诉主张已超过诉讼时效，已丧失胜诉权，无论其主张是否成立，其反诉请求都不应当得到支持。本案所涉工程早已于2014年8月竣工，并于2014年12月经多方验收合格并交付给被告（反诉原告），距被告（反诉原告）提出反诉时间长达四年之久，距双方决算确定工程价款之日（2015年7月2日）也已有三年零五个月之久，早已超出《民法通则》规定的两年的诉讼时效期，被告（反诉原告）已丧失胜诉权，无论其主张是否成立，其反诉请求都不应当得到支持。二、工程延期竣工的责任全部在于被告（反诉原告），原告（反诉被告）对延期竣工不应负任何责任。理由如下：（一）、被告（反诉原告）在原告（反诉被告）施工过程中，从未按照约定的付款节点向原告（反诉被告）支付工程进度款，导致施工出现停工、窝工现象。（二）、《补充协议》中增加了大量的工程量，工程量的增加必然导致工期顺延。从《住建部工期定额》看，竣工延期的时间远远少于法定可以顺延的期限。（三）、在原告（反诉被告）施工过程中，因被告（反诉原告）工作不到位，导致村民多次闹事，阻止原告（反诉被告）施工，这也是工程延期的原因之一。三、在本案诉讼过程中，被告（反诉原告）多次违反诚实信用原则，恶意拖延诉讼，并且故意隐瞒和恶意否认案件基本事实，被告（反诉原告）提起反诉是其恶意诉讼、诉讼不诚信的又一表现。经审理查明：2010年1月29日，原告（承包方、合同乙方）与被告（发包人、合同甲方）签订《补充协议》一份，主要约定：甲方同意将啟福城（暂定名）项目工程发包给乙方负责组织施工；发包范围：乙方负责施工图中除甲方负责合同第三条约定的十一项以外的所有土建、建筑装饰、水、电管线安装工程及预留、预埋工程和总承包管理工作（除有约定的工程项目给乙方总承包配合管理费外，其它项目均不取总承包配合管理费，但分包单位按实际发生的水、电和卫生费用由分包单位和乙方自行协商结算）；合同价款：按双方同意的施工图预算价加变更签证（其变更签证部分竣工后据实结算）。本合同暂定价：人民币壹亿元；发包方式：包工包料（甲方分包分项工程除外）；合同工期570日历天，以甲方监理书面通知开工日期为准。在施工工期（合同工期加签证顺延工期）内，乙方应全部完成所承包工程内容。不可抗拒的因素造成停工工期据实顺延，损失自行承担。如因甲方原因停工一个月内乙方不计取任何费用，工期据实办理签证顺延。承包人应充分考虑农忙季节（麦收、秋收、种麦）给施工带来的影响，应保证连续施工，按照监理公司及发包人审批的施工组织设计，以节点工期为依据，承包人完不成节点任务，每节点支付违约金1万元；节点工期拖延一个月以上（含一个月），承包人应无条件退场，发生的费用及损失均由承包人承担；付款方式：进度工程款依据双方认可的施工图预算价划节点支付，高层主体分10层、20层、结顶和主体结构验收四个节点。多层达到主体结构验收，同期开工工程三栋及以上为一施工段，按该区段最慢施工进度为付款节点，每节点完成经三方检查验收，按双方认可的主体预算单方造价×已完节点工程量（面积）×80%（15个工作日内）支付工程款；粉刷、安装阶段分三次付款（付款节点分别为：内粉完成50%、内粉完成100%，外粉完成100%），分别付至已完成节点工程量（款）的80%；工程竣工经五大责任主体验收合格并经质检站验收合格，一个月内乙方提交完整的竣工验收及所需提供备案资料后，甲方支付合同认可预算价的90%；甲方接到乙方提交的完整结算资料后三个月内决算办理完毕，决算完成后30日内甲方支付至工程结算价的95%，剩余5%的工程款为工程质保金，待质保期满后30日内，依据质保金退还有关规定，扣除因乙方原因所产生维修和赔偿费用后，其余费用经物业签字认可后退还乙方（不计利息）；决算提交审计：乙方自经质监站参加的竣工验收之日起，两个月内向甲方提交完整的决算书两份，如在规定的期限未提交或提交后不及时与咨询公司核对，则视为乙方同意以甲方委托的咨询公司的决算结果作为本工程的最终决算；交工方式：按甲方规定施工钥匙由乙方提前一个月交付给甲方指定的物业公司，室内部分在物业公司规定的时间内整修完毕，并经物业公司认可，由物业公司负责给业主交房。以后室内部分如需要修整事项，由物业公司进行维修，维修内容及费用由物业公司书面通知乙方。其它维修，在保修范围内接到物业公司通知后，应及时派人在规定时间内维修完毕（包括赔偿）。否则，由物业公司负责维修，所产生的费用和因乙方原因引发的赔偿均由乙方承担，并在质保金中扣除；工程移交：1、当本工程已经事实上完工，乙方必须向甲方和监理工程师报送验收资料，递交竣工报告，提出交工验收申请。2、工程竣工后，乙方应积极配合甲方进行竣工验收工作，否则按乙方工期延误计算，竣工日期以监理单位批准的竣工报告日期为准，工程质保期以竣工验收通过时间为准。3、在郑州市工程质量监督站的监督下，工程经五大责任主体验收合格后，乙方应在一个月内完善备案资料并积极配合甲方办理竣工备案工作。4、乙方应在竣工验收通过后10日内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（收尾工程所需除外），然后填写工程移交书，经签字后视为工程移交完毕；如因乙方原因逾期未向甲方移交完毕，承包方按照竣工日期延误支付违约金。5、自监理工程师发出开工通知之日起，570个日历天加上工程师签认顺延的工期天数作为本工程合同施工工期，当该工期结束后，乙方必须配合完成竣工验收工作，并在验收后按照上述条款约定向甲方移交工程；违约责任：1、如因乙方原因未能按照合同规定的工期完成合同工程，甲方可依据合同相关约定在支付工程时扣除其工期拖延违约金和损失赔偿金；拖延工期违约金和损失赔偿金的扣除并不解除合同规定的乙方对完成工程的义务和责任。…本补充协议作为甲、乙双方施工合同的组成部分，具有同等的法律效力。未尽事宜双方友好协商。施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准。该协议还约定了其他内容。《补充协议》签订后，原告于2011年3月1日开始施工。2011年10月26日，被告向原告下发中标通知书。2011年11月2日，原、被告签订《建设工程施工合同》一份，主要约定：工程名称：啟福尚都一期施工，三标段（101地块）；工程内容：施工图范围内的建设工程；合同工期;2011年11月10日，竣工日期：2013年6月2日，合同工期总日历天数570天；工程质量标准：合格；合同价款：155360923.7元；合同价款与支付：实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。工程款（进度款）支付：在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任；竣工验收与结算：发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。竣工结算：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。违约、索赔和争议：发包人违约。当发生下列情况时：（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。承包人违约：当发生下列情况时：（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。竣工验收与结算：最终结算以实际决算为准，执行财建[2004]369号文。该合同后附《承包人承揽工程项目一览表》，其上的单位工程名称为：C-01-12#楼、C-01-13#楼、C-01-14#楼、C-01-15#楼、C-01-16#楼、C-01-地下车库。该合同还约定了其他内容。原告已将涉案工程完工，并经勘察单位郑州岩土工程勘察设计院、设计单位机械工业第六设计研究院有限公司、施工单位国安公司、监理单位河南省豫建工程管理有限公司、建设单位啟福公司验收合格。原告提交的啟福尚都小区C01-12#、13#、14#、15#、16#楼《重点工程竣工验收报告》（其上加盖建设单位啟福公司、监理单位河南省豫建工程管理有限公司、勘察单位郑州岩土工程勘察设计院、设计单位机械工业第六设计研究院有限公司、施工单位国安公司的公章）上载明啟福尚都小区C01-12#、13#、14#、15#、16#楼竣工验收日期为2014年12月22日。原告提交的啟福尚都小区C01-12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、地下、地下车库的《竣工报告》（其上加盖河南省豫建工程管理有限公司以及原告国安公司的公章）上载明啟福尚都小区**楼**楼**楼**楼**楼车库的实际竣工日期均为20、地下车库的实际竣工日期均为2014年12月18日12#楼、地下车库的《单位工程质量竣工验、地下车库的《单位工程质量竣工验收记录》程管理有限公司、郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司的公章）上载明啟福尚都小区C01-12#楼、地下车库的完工日期为2014年、地下车库的完工日期为2014年12月18日e='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>被告提交的啟福尚都小区C01-12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、地下车库《重点工程竣工验收备案、地下车库《重点工程竣工验收备案表》证据）上勘察单位郑州岩土工程勘察设计院、设计单位机械工业第六设计研究院有限公司、施工单位国安公司、监理单位河南省豫建工程管理有限公司、建设单位啟福公司签署的验收意见均为合格，签署日期均为2016年1月12日，备案机关审核意见为同意备案，备案日期为2016年9月21日。原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》上载明原告施工的12#楼、13#楼、14#楼、15#楼、16#楼、车库土建造价155520934.46元、安装造价2002057.64元，总造价175541505.1元，该汇总表下方加盖有原告公章、河南华明工程造价咨询有限公司公章及啟福置业有限公司工程专用章，原告公章处签有“李某2015年7月1日”，河南华明工程造价咨询有限公司公章处签有“咨询单位：陈志达2015年7月1日”，啟福置业有限公司工程专用章处签有“李学勇2015、7、2”。原告提交《工程竣工结算确认表》一份，其上载明：验收情况：施工验收完成，但资料及备案未完成；双方确认最终审定结算造价：175541505.1元；扣留质保：8777075.26元；扣已付工程款：142700000元；剩余应付工程款：24064429.85元，甲乙双方对以上金额确认。《工程竣工结算确认表》落款甲方处加盖有啟福置业股份有限公司工程专用章，项目负责人处有崔好国签字，账目经办人处签有“李香莲2015、7、2”，结算经办人处签有“杨芳2015、7、2”，财务经办人员处签有“已付且已开14270万刘晓芬2015、7、2”，公司财务总监处有张静的签名，公司总经理处签有“李学勇2015、7、2”，乙方处加盖有原告公章，乙方负责人处签有“李某2015、7、2”。原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元。另查明，李学勇在签署《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》时系被告的法定代表人。诉讼中，被告申请对《工程竣工结算确认表》上加盖的“啟福置业股份有限公司工程专用章”的真伪进行司法鉴定，因其未能提供有效的对比样材，鉴定未能进行。原告称其与被告签订的合同中没有约定质保期，被告称其与原告签订的《建设工程施工合同》附件3《房屋建筑工程质量保修书》对质保期进行了约定，双方对此陈述不一致。被告称其反诉请求中要求原告支付逾期竣工违约损失1206万元包括：拆迁过渡费损失1102.9万元，利息损失1759.654万元，土地使用税损失5850487元，被告反诉时结合已付工程款的利息金额主张1206万元。上述事实，有原、被告提交的证据及双方当事人陈述在案佐证。本院认为：一、关于原、被告于2010年1月29日签订的《补充协议》以及双方于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》的效力问题。本案所涉工程招标前，原、被告于2010年1月29日已签订了《补充协议》，双方就工程承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容进行了约定，并且原告在《建设工程施工合同》签订前已进场施工。此后，原、被告补办了招投标手续，并于2011年11月2日签订了《建设工程施工合同》。原、被告在招投标前签订《补充协议》，实质上在被告招标前就先行确定了中标人，其行为违反了《中华人民共和国招投标法》第四十三条“在确定中标人前，招标人不得与投标的就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判”的规定，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项以及最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：…（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的”的规定，双方签订的《补充协议》应认定为无效。原、被告于2011年11月2日签订的《建设工程施工合同》虽然从时间上看在原告中标之后，但因被告在确定中标人之前，就与原告就涉案工程的承包范围、工期、质量标准、合同价款与支付、违约责任等实质性内容达成合意，原、被告的行为在实质上违反了《中华人民共和国招投标法》的强制性规定，故该《建设工程施工合同》亦应认定为无效合同。二、关于被告是否应向原告支付工程款13441505元的问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。由于原、被告在《补充协议》中约定：施工合同与本补充协议不一致的，以本补充协议为准，并且涉案工程已竣工并验收合格，故被告应参照《补充协议》的约定向原告支付工程价款。原告称其与被告在河南华明工程造价咨询有限公司参与下共同核算并确认涉案工程总造价为175541505.1元，被告在结算时已支付工程款142700000元，尚有32841505.11元工程款未予支付（包括质保金8777075.26元），有原告提交的《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》及《工程竣工结算确认表》为证，本院予以认定。被告虽然对《工程竣工结算确认表》、《C01地块主体造价汇总-2015.6.30》的真实性有异议，但未提供反证，本院对其意见不予采纳。根据《补充协议》“决算完成后30日甲方支付至工程结算价的95%”的约定，被告应在2015年7月2日后30日内即2015年8月1日前向原告支付工程款24064429.85（32841505.11元-8777075.26元）。关于被告是否应当将质保金8777075.26返还给原告的问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条规定：有下列情形之一，承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持：…（二）当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满二年。鉴于本案《补充协议》与《建设工程施工合同》均为无效合同，故被告应在涉案工程通过竣工验收之日起两年后将质保金返还给原告。被告提交的《重点工程竣工验收备案表》虽然是复印件，但该证据复印自原告立案时提交的证据，且原告未提交反证推翻该证据，故本院对被告提交的《重点工程竣工验收备案表》（复印件）予以认定。虽然原告提交的证据中未显示涉案工程通过竣工验收的日期，但即使按照五大责任主体在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期至今也已超过两年，且被告未提交因原告原因所产生维修和赔偿费用的相关证据，故被告应将质保金8777075.26元返还给原告。以上被告在签订《工程竣工结算确认表》后还应向原告支付的工程款为32841505.11元（24064429.85元+8777075.26元）。原告认可被告在签订《工程竣工结算确认表》后又向原告支付工程款共计1940万元，属于对己不利的认可，系自认，本院予以认定。扣除后，被告还应向原告支付工程款13441505.11元。故对于原告要求被告支付工程款13441505元的诉讼请求，本院予以支持。三、关于原告要求被告支付逾期付款利息（以13441505元为基数，自2015年7月2日起按月息2%的标准支付至实际履行之日止）的诉讼请求。因原告对于其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分的主张仅有证人李某、霍某的证人证言，且该两名证人自称其为原告的项目执行经理、成本核算员，与原告均有利害关系，被告对于两名证人的证言均有异议，故本院对于证人李某、霍某的证人证言不予认定。由于原告提供的证据不能证明其与被告对于欠付工程款利息计付标准约定为月息2分，根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的规定，被告对于欠付工程款的利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率的标准支付为宜。由于原告提交的证据不能证明涉案工程通过验收的日期，其应承担不利后果，本院对于其中的质保金8777075.26元自2018年1月13日（即郑州岩土工程勘察设计院、机械工业第六设计研究院有限公司、国安公司、河南省豫建工程管理有限公司、啟福公司于2016年1月12日在《重点工程竣工验收备案表》上签署合格的日期两年后）起计算利息。三、关于被告的反诉请求是否超过诉讼时效的问题。《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条规定：向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。…本案中，被告反诉请求中主张原告支付逾期竣工损失包括：拆迁过渡费损失、利息损失以及土地使用税损失。由于原、被告签订的《工程竣工结算确认表》的日期为2015年7月2日，其上明确载明：施工验收完成，被告此时即已知道原告将涉案工程完工。被告在2018年12月6日提起反诉，要求被告支付2013年6月至2015年2月期间逾期竣工贷款利息损失、2013年7月至2014年12月期间的拆迁过渡费损失以及2013年7月至2015年10月期间的土地使用税损失均已超过三年的诉讼时效。对于被告反诉请求中要求原告支付2016年1月26日、2016年4月18日的土地使用税损失，由于其提交的《中华人民共和国税收完税证明》仅能证明被告支付了2015年10月1日至2016年3月31日期间的土地使用税，不能证明其支付的是哪块土地的土地使用税，不能证明与本案有关联，本院对该证据不予认定。故本院对被告反诉主张的该部分土地使用税损失不予支持。综上，本院对于被告（反诉原告）的反诉请求不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条，《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《中华人民共和国招投标法》第五条、第四十三条、第五十三条、第五十五条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十七条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告啟福置业股份有限公司自本判决生效后十日内向原告河南国安建设集团有限公司支付工程款13441505元及利息（利息计算方法为：以24064429元为基数自2015年8月2日起、以8777075元为基数自2018年1月13日起均按中国人民银行同期同类贷款利率的标准均计算至被告实际履行之日止）；二、驳回原告的其他诉讼请求；三、驳回被告（反诉原告）啟福置业股份有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费161429元，保全费5000元，共计166429元，由被告啟福置业股份有限公司负担；反诉费94160元，由被告（反诉原告）啟福置业股份有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审 判 长  昌晓艳人民陪审员  赵艳丽人民陪审员  冯俊奎二〇一九年三月二十六日书 记 员  荆亚文