广西壮族自治区贵港市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂08民终342号 上诉人（原审原告）:叶传宝，男，1987年1月20日出生，汉族，居民，住平南县。 委托诉讼代理人：农文金，广西桂港律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王科延，广西桂港律师事务所实习律师。 被上诉人（一审被告）:平南县名厦房地产有限公司，住所地平南县平南镇瑞雁花园小区****。 法定代表人：何育武，公司总经理。 委托诉讼代理人：咸刚南，广西诚济律师事务所律师。 上诉人叶传宝因与被上诉人平南县名厦房地产有限公司商品房预售合同纠纷一案，不服平南县人民法院（2018）桂0821民初2837号民事判决，向本院提出上诉。本院于2019年2月20日立案后，依法组成合议庭进行审理，本案现已审理终结。 叶传宝上诉请求：依法撤销平南县人民法院（2018）桂0821民初2837号民事判决，改判支持上诉人一审的诉讼请求；本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：（一）上诉人和被上诉人签订的《商品房预售合同》合法有效，约定了交房时间为2016年12月31日，条件是“该商品房已经取得建筑工程竣工合格证明文件”。被上诉人2017年6月1日取得《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》，迟于约定的交房时间，构成逾期违约。上诉人虽然接收了房屋，但该房屋当时不符合法律法规的强制性规定和合同约定，不能认定为已交付房屋，被上诉人应承担逾期违约责任。（二）被上诉人提交的气象部门记录数据，无法证明当天是否确实降雨以及降雨的具体位置、具体时间，更无法证明其与工期延误、逾期交房之间是否存在因果关系。被上诉人未能提供证据证明雨水天气以及规划调整是否影响施工，导致延期交房，构成逾期违约。在《商品房预售合同》附件十三的《补充协议》里，双方均没有签名和盖章，对双方没有约束力。（三）被上诉人提交的《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》中，设计、监理、建设、施工等四家单位在2016年12月12日签名盖章合格，但在备案意见时间上是2017年6月1日，并注明“施工资料基本齐全”，因此说明，至少在2017年6月1日前，该工程未能达到交房条件。（四）被上诉人在约定的交房时间（2016年12月31日）即将届至的前几天，即2016年12月26日才在报纸上公告延期交房，这是不负责任的表现；同时，被上诉人也承诺在2017年元旦前给业主进行装修。如果上诉人提前装修被认定为变更了合同协议的交房时间，那么被上诉人在报纸上公告延期交房的行为也变更了交房时间。根据合同法第39、41、117、118条规定，被上诉人应当承担违约责任。 平南县名厦房地产有限公司辩称,一审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院驳回上诉人的请求，维持原判。 叶传宝向一审法院起诉请求：1、请求法院判令被告支付违约金人民币18499元给原告（暂计至2017年6月2日，后续违约金应计算至完全符合约定为止）；2、判令被告退回以“其他费用”名义收取的600元给原告；3、案件受理费由被告承担。 一审法院认定事实:2016年9月26日，原告叶传宝与被告平南县名厦房地产有限公司签订了《商品房预售合同》，约定原告向被告购买坐落于平南县大安镇镇西街大安·南河城X幢X层X单元X号在建商品房，总价款为人民币403034元。合同约定交房时间为2016年12月31日前。原告依约向被告支付了全部购房款。合同第十条约定交房时还应当符合如下条件：1、出卖方已取得建筑工程竣工合格证明文件及有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；2、出卖人还需提供《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》以及《住宅工程分户验收表》。合同第十二条规定，双方进行房屋交接时，出卖人应当满足合同第十条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足合同第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收；买受人查验商品房后，对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理：买受人必须在出卖人发出书面通知收楼后30日内与出卖人办理交接手续；逾期则视为买受人正式接收该房屋。合同第十三条规定，除不可抗力外，出卖人未按照合同第十条的期限和条件将商品房交付买受人的，逾期在60天内，出卖人按日计算向买受人支付已付房价款万分之三的违约金，并于该商品房实际交付之日起7日内向买受人支付违约金，合同继续履行；如逾期交付超过60日后，买受人有权解除合同。买受人选择解除合同的应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的3%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款的万分之三的违约金，并于该商品房实际交付之日起7日内向买受人支付违约金。合同《补充协议》第六条明确约定如发生以下原因之一的，致使该商品房的基础安装工程或出卖人履行合同规定的义务被延误，买受人同意出卖人将该商品房交付日期顺延相当时间影响持续的期间，而无需为该延误承担任何责任及赔（补）偿费用：1、…；4、气象部门的气象记录有连续2天或以上降水的。2016年12月12日，大安·南河城工程经施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位、建设单位五方验收，结论为“本单位工程符合设计和规范要求。工程质量评定合格，同意验收。”2016年6月24日，涉案商品房经施工单位广西建工集团第二建筑工程有限责任公司、监理单位广西正峰工程项目管理咨询有限公司、被告平南县名厦房地产有限公司三方验收，以《住宅工程质量逐套验收表》的文件形式确认该套商品房质量合格。2017年1月6日，原告在被告送达的收楼文件和物品清单上签名，其中清单所列收楼文件和物品包括：《住户手册》和《装修手册》《消防安全责任书》《房屋质量保证书》《房屋使用说明书》《验房收楼意见书》《入伙通知书》等。2016年12月26日，被告在《广西日报》发出公告称，因从2014年6月9日开工至2016年11月30日止，停水停电、雨季天气影响工程建设进度共计404天、政府“新居配”电力施工工程由广西电网有限责任公司从2015年6月9日起至2016年11月7日完成设计招标、设备采购招标、监理招投标、施工招标流程，2016年12月10日“新居配”电力施工工程队伍才入场建设，以上因素属于自然和政策不可抗拒因素造成，影响工程进度，故大安·南河城交付延迟至2017年3月31日前。2017年6月1日，平南县建设工程质量安全监督站收到被告提交的工程竣工验收备案文件（包括工程竣工验收报告、单位工程质量综合验收文件、规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》），平南县住建委于次日备案。2017年10月19日，平南县房地产测绘队对涉案楼盘出具了测绘成果报告书。 一审法院认为，该案争议焦点在于被告是否存在违约行为以及应否承担违约责任。原、被告签订的《商品房预售合同》是双方当事人的真实意思表示，不违反国家法律强制性规定，合法有效。双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。但是，买受人明知商品房不具备法定或约定交付条件仍同意接收房屋后，又以房屋不具备交付条件为由主张逾期交房违约金，法院不予支持。2016年12月12日，涉案商品房已经五方验收合格，应视为被告已经取得建筑工程竣工合格证明文件。2017年1月6日被告交房、原告验收后，原告签收了收楼文件和物品清单所列文件和物品，应视为被告已经完成交房。虽然当时被告尚未完全取得商品房面积实测技术报告书等合同第十条所约定的文件，但是，原告在被告未完全具备上述条件的情况下仍然签收商品房，表明原告同意变更原约定条件，双方当事人已达成新的合意，应视为双方原约定的交房条件已经成就。在双方签订的合同中，其附件十三《补充协议》与主合同具有连贯性，是主合同的延续，且与主合同同时出具，同时送达原告，属于合同不可分割的部分，原告对合同《补充协议》内容是知晓或应当知晓的，《补充协议》对原告亦具约束力。从涉案商品房开工之日2014年5月17日起至约定交房之日即2016年12月31日止，根据气象部门记录数据显示，有连续两天及以上降雨的天数为440天，而从约定的交房期限届满之日起至被告交房之日止的时间共37日。被告迟延交房的时间远少于连续两天及以上降雨延误的时间。根据合同《补充协议》的约定，被告不承担该迟延交房的责任。因此，被告不构成违约，原告主张逾期交房违约金，法院不予支持。关于被告应否退回其他费用600元给原告的问题，原告预付给被告的该款项，不属于合同约定的事项，与合同无关，本案不作处理。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决：驳回原告叶传宝的诉讼请求。案件受理费278元，减半收取139元，由原告叶传宝负担。 二审中，上诉人提交了两份证据：1.上诉人的按揭贷款明细清单，拟证明2015年2月4日楼盘已经封顶，下雨对工程室内装修影响不大；2.平南县国家气象局观测站的统计表，证实2014年5月17日至2016年12月31日，下雨天数为416天，一审认定下雨为440天错误。被上诉人对上诉人提交的证据进行了质证：对证据1的关联性有异议，认为该证据不能证明楼盘已经封顶；对证据2的三性没有异议。对于上诉人提交的证据，本院评判如下：证据1仅能证明上诉人向银行偿还按揭贷款的情况，与本案没有关联性，本院不予认可；证据2系平南县气象局出具，该证据涉及到被上诉人是否逾期交房，被上诉人对此没有异议，本院予以认可，即从涉案商品房开工之日2014年5月17日起至约定交房之日即2016年12月31日止，有连续两天及以上降雨的天数为416天。 二审查明的其他事实与一审法院认定的事实一致，本院予以确认。 结合上诉人的上诉请求和被上诉人的答辩意见，本院将案件的争议焦点归纳如下：1.被上诉人向上诉人交房时间是何时？２.被上诉人是否存在违约逾期交房？ 关于被上诉人向上诉人交房时间是何时问题。本院认为，本案上诉人签收收楼文件和物品清单的时间为交房时间。双方当事人签订的《商品房预售合同》第十二条对商品房的交付手续进行了约定，该条的第三项约定“查验该商品房后，买受人对出卖人所交付的商品房无异议，双方应当签署商品房交接单……”，本案中，上诉人签收了收楼文件和物品清单，应视为双方完成了房屋的交付手续，签收文件之日即为交房之日。上诉人主张以竣工验收备案时间为交房时间，没有事实依据，本院不予支持。 关于被上诉人是否存在违约逾期交房问题。本院认为，被上诉人不存在逾期交房情形，不应承担违约责任。 第一，上诉人签收收楼文件和物品清单视为上诉人同意变更约定的房屋交付条件。虽然被上诉人在交付房屋时，并没有完全符合《商品房预售合同》第十条约定的条件，但根据该合同第十二条第一项“出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第十条约定条件的，买受人有权拒绝接收”的约定，上诉人不仅没有拒绝接收，而且明知该房屋有瑕疵仍然同意接收，还签收了收楼文件和物品清单，应视为双方当事人对原合同关于房屋交付的条件进行了变更，形成了新的合意，并已经履行完毕。上诉人以被上诉人没有按照《商品房预售合同》第十条约定的条件交付房屋为由主张被上诉人的违约责任，没有事实和法律依据，本院不予支持。 第二，被上诉人有符合合同约定的延期交房事由。上诉人和被上诉人签订的《商品房预售合同》第26条明确合同共56页，附件十三是合同的第55、56页，该附件系双方的真实意思表示，受法律保护。附件十三第六点对被上诉人延期交房的事由进行了约定，如果气象部门的气象记录有连续2天或以上降水的，致使该商品房的建筑安装工程被延误，买受人同意出卖人将该商品房交付日期顺延，而无需为该延误承担责任。本案中，双方当事人确认涉案商品房开工之日2014年5月17日起至约定交房之日即2016年12月31日止，有连续两天及以上降雨的天数为416天，该日期按照合同附件十三的约定可以作为被上诉人延期交房的顺延日期，即从2016年12月31日顺延416天至2018年2月20日，而本案中被上诉人交房的时间早在2017年就完成，故被上诉人不存在逾期交付情形，上诉主张人被上诉人逾期交房与事实不符，本院不予支持。 综上所述，上诉人的上诉请求不成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 一审案件受理费139元，由叶传宝负担139元，二审案件受理费278元，由叶传宝负担278元。 本判决为终审判决。 审判长  莫学平 审判员  覃锦丽 审判员  黄裕和 二〇一九年三月二十二日 法官助理温鹏富 书记员覃建伟