新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区人民法院民 事 判 决 书（2018）新0106民初1220号原告：新疆北山羊建设工程有限公司（原新疆亚士涂装工程有限公司），住所地新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州东街**金邦（公寓）大厦****。法定代表人：王磊，新疆北山羊建设工程有限公司执行董事。委托诉讼代理人：赵伦，新疆德洋律师事务所律师。被告：中彩建工园林集团有限公司，住所地长，住所地长沙市芙蓉区八一路**天佑大厦**v>法定代表人：蒋湘华，中彩建工园林集团有限公司执行董事兼总经理。被告：窦平年，男，1967年4月20日出生，住乌鲁木齐市天山区。委托诉讼代理人：季刚，新疆同创律师事务所律师。原告新疆北山羊建设工程有限公司（以下简称北山羊公司）与被告中彩建工园林集团有限公司（以下简称中彩园林公司）、窦平年建设工程分包合同纠纷一案，本院于2018年5月11日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告北山羊公司的委托诉讼代理人赵伦，被告窦平年的委托诉讼代理人季刚到庭参加诉讼。被告中彩园林公司经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告北山羊公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告支付剩余工程款2300000元；2、请求判令被告支付逾期付款利息184000元，自2017年1月1日至法律文书生效之日（按月息5‰计算）；3、本案诉讼费由被告承担。庭审中，原告明确要求被告中彩园林公司承担付款责任，被告窦平年承担补充责任。事实和理由：2016年3月16日，我公司与被告签订《亚士创能成品板工程施工/供货合同》，合同约定：由我公司分包被告中彩园林公司承包的位于乌鲁木齐市头屯河区厦门一街4号天一国际城2号楼至6号楼的外墙保温工程，承包方式为包工包料，合同对工程款结算及支付方式、工程量的计算方式等进行了约定。合同签订后，我公司依约履行合同义务，现案涉工程已于2016年底竣工并投入使用，2018年1月30日双方对工程量进行结算，因对设计变更部门增加的费用有异议，双方就最终工程款的数额没有达成一致。2016年6月我公司名称由新疆亚士涂装工程有限公司变更为新疆北山羊建设工程有限公司。现我公司要求被告中彩园林公司支付所欠工程款，由窦平年承担补充责任，遂诉至法院。被告窦平年辩称，我是中彩园林公司天一国际城项目的负责人，中彩园林公司委托我与原告签订合同，故我不应承担本案补充责任。另外，原告主张的工程款数额有误，中彩园林公司已向原告支付工程款4714536元，因原告要求增加材料差额费用故双方未对工程款达成一致，中彩园林公司不应支付逾期付款利息。综上，请求法院驳回原告要求我承担补充责任的诉讼请求。被告中彩园林公司经本院合法送达有关应诉材料后，未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见。经审理查明，2016年中彩园林公司承建天一国际城建设项目，窦平年系该项目负责人。2016年3月16日，中彩园林公司（甲方、总包方）与北山羊公司签订《亚士创能成品板工程施工/供货合同》，约定中彩园林公司将承建的天一国际城2#—6#楼所有外墙保温工程分包给北山羊公司，分包形式为包工包料，使用产品为亚士氟碳漆饰面TPA成品板（8公分真金板保温），保温固定价每平方米251元，保温厚度均按此单价结算；线条窗套按展开面积计算；总造价按实际施工面积计算；工程施工开始后，甲方按月进度支付工程款，乙方每月向甲方提交完成工程量进度表，按乙方实际完成工程量支付80%工程款，工程项目竣工验收合格后七日内，甲方支付工程款应达到实际总造价的95%，剩余5%工程款在保修期满后15天内支付，不计利息；工程质量保修期为365天，自竣工验收合格之日起算。中彩园林公司在合同落款甲方处加盖公章，窦平年作为代理人在甲方处签名。合同签订后，北山羊公司组织人员按约定进行了施工，于2016年12月31日施工完毕并竣工验收。2018年1月10日，中彩园林公司与北山羊公司相关施工负责人签署《工程量计算清单》和《劳务费结算表》，双方确认2—6#楼外墙、东道口、球馆保温面积为26949平方米，结算单价251元/平方米，结算金额为6764199元；因碰坏返工的保温面积为160平方米，结算单价350元/平方米，结算金额为56000元；总计结算金额为6820199元。北山羊公司项目负责人徐天德在《劳务费结算表》中注明“合同单价为251元/平方米，合同保温厚度为80mm，2#、3#4#厚度变更为90mm，5#厚度变更为95mm，6#厚度变更为105mm，增加厚度金额不包含在本结算表中。”中彩园林公司已向北山羊公司支付工程款47000000元，并向北山羊公司交付价值1600元的月饼券（北山羊公司同意此券抵扣工程款）。另查，2016年6月14日，新疆亚士涂装工程有限公司变更名称为北山羊公司。上述事实有原告提供的《亚士创能成品板工程施工/供货合同》、《劳务费结算表》、《工程量计算清单》2份、《经济技术签证》、企业信用信息公示报告，当事人陈述及本院庭审笔录存卷为证。本院认为，总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。一、关于责任承担主体。窦平年系中彩园林公司天一国际城建设项目的负责人，中彩园林公司经发包方同意与北山羊公司签订《亚士创能成品板工程施工/供货合同》，将天一国际城建设项目2#—6#楼外墙保温工程分包给北山羊公司完成，该合同是双方真实意思表示，应当按照合同约定履行各自义务，故中彩园林公司应当承担本案给付责任，窦平年作为中彩园林公司的委托代理人与北山羊公司签订合同，因该合同发生的法律后果应当由中彩园林公司承担，故对北山羊公司要求中彩园林公司承担责任的主张本院予以支持，对其要求窦平年承担补充责任的主张本院不予支持。二、关于工程款数额。中彩园林公司与北山羊公司对帐后确认工程总价为6820199元，对此双方均无异议，本院对此予以确认。北山羊公司主张合同约定采用80mm真金板，后设计变更为90mm、95mm、105mm不等，故材料差额应当另行计算。窦平年辩称合同约定251元/平方米为单价包死价，保温厚度均按此单价结算，即使存在设计变更，亦应按251元/平方米计算，不再另行计算材差。本院认为，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。北山羊公司与中彩园林公司签订的合同约定为“保温厚度均按此单价结算”，即结算按面积结算，厚度不影响结算单价，虽北山羊公司的项目负责人徐天德在《劳务费结算表》中注明“增加厚度金额不包含在本结算表中”，但该记载属北山羊公司单方记载，无法证实中彩园林公司同意对此金额另行计算，北山羊公司未能提供其他证据予以证实对材差问题双方另有约定，故对北山羊公司将增加厚度金额计入工程款的主张本院不予支持。窦平年辩称中彩园林公司另行向北山羊公司给付月饼券1600元及临工费12936元。北山羊公司认可收到1600元月饼券并同意在工程款中予以抵扣；对临工费12936元不予认可，称中彩园林公司用工前未通知其，事后也未告知其，临时用工单中无其工作人员签字确认。本院认为，中彩园林公司提交的临时工用工单中无北山羊公司人员签字，无法证实其与本案的关联性，故对窦平年辩称工程款中扣除临工费12936元的意见不予采纳。中彩园林公司应当向北山羊公司支付工程款2118599元（6820199元－4700000元－1600元）。三、关于工程款利息。北山羊公司主张涉案工程于2016年年底竣工并使用，利息自2017年1月1日起计算至2018年4月30日，按欠付工程款2300000元月息5‰计算，利息为184000元。窦平年辩称因北山羊公司的原因双方一直未结算，中彩园林公司不应当支付利息；另外，剩余工程款中包含质保金，质保金不应当计算利息。本院认为，北山羊公司与中彩园林公司在合同中约定北山羊公司每月向中彩园林公司提交完成工程量进度表，中彩园林公司按实际完成工程量支付80%工程款，工程项目竣工验收合格后七日内，中彩园林公司支付工程款应达到实际总造价的95%，剩余5%工程款在保修期满后15天内支付，不计利息。涉案工程于2016年12月31日竣工验收并使用，北山羊公司应当自此支付剩余工程款。双方约定的工程质量保修期为365天，自竣工验收合格之日起算。双方约定的质保期满后中彩园林公司应当支付质保金。涉案工程款结算价为6820199元，其中工程质保金5%即341009.95元，按照双方约定工程竣工验收合格后七日内中彩园林公司应支付工程款6479189.05元（6820199元×95%），其实际仅支付工程款4701600元，尚欠工程款1777589.05元未付，中彩园林公司应当支付利息159983.01元【1777589.05元×月息5‰×18个月（2017年1月1日至2018年4月30日）】。关于质保金利息，中彩园林公司与北山羊公司约定的质保期为1年，窦平年辩称该质保期约定少于2年，返还质保金期限应当按2年计算。本院认为，中彩园林公司与北山羊公司约定外墙保温质保期1年少于建设部门的相关规定，窦平年的辩解意见符合法律规定，北山羊公司起诉时涉案工程竣工验收未满2年，现竣工验收已满2年，故中彩园林公司不应承担工程质保金的利息。被告中彩园林公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、质证权利。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百七十二条第二款、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告中彩建工园林集团有限公司支付原告新疆北山羊建设工程有限公司工程款2118599元；二、被告中彩建工园林集团有限公司支付原告新疆北山羊建设工程有限公司利息159983.01元；三、驳回原告新疆北山羊建设工程有限公司对被告窦平年的诉讼请求。上述被告中彩建工园林集团有限公司给付原告新疆北山羊建设工程有限公司款项共计2278582.01元，被告应于本判决生效之日起十日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼标的2484000元，给付标的2278582.01元，占诉讼标的91.73%；本案案件受理费26672元（原告已预交25200元，需补交1472元），由原告新疆北山羊建设工程有限公司负担2205.77元，被告中彩建工园林集团有限公司负担24466.23元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院。审 判 长  柯媛媛人民陪审员  张玉荣人民陪审员  姜金兰二〇一九年三月二十九日书 记 员  刘熙博