江苏省连云港经济技术开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)苏0791民初791号 原告：李涛，男，，汉族，住江苏省连云港市赣榆区青口镇竹园村三队369号。 委托诉讼代理人：高能，上海创远律师事务所律师。 被告：王怡，男，汉族，住江苏省连云港市海州区朝阳西路49-14幢一单元202室。 原告李涛与被告王怡建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年7月8日立案后，依法由简易程序转为普通程序，组成合议庭，公开开庭进行审理。原告李涛及其委托诉讼代理人高能、被告王怡到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李涛向本院提出诉讼请求：请求法院判令被告偿还欠款101296元及利息（利息自起诉之日起以101296元为本金，按照银行同期贷款利率计算至实际给付之日止）。事实与理由：连云港市众兴建筑安装工程有限公司（以下简称众兴公司）是西湾锦城项目工程的施工总承包单位，被告王怡承包涂料工程。2018年10月25日，被告王怡向原告发包涂料工程，原告负责包清工施工。其中1#楼面积5634m2、电梯间面积30m2，2#楼面积6207m2、电梯间面积60m2，涂料面积共计11931m2。结算价为16元/m2，共计190896元，另400元运费未付，合计191296元。2019年3月11日工程结束后，被告仅支付工程款90000元，还欠101296元未付。原告多次向被告催付未果，特此起诉。 被告王怡辩称，答辩人于2018年10月18日承接众兴公司总包的连云港西湾锦城三期外墙涂料工程。2018年10月22日前，经现场交底，原告李涛对项目进行报价，报价人工费为13元/m2，答辩人说干好就按14元/m2结算。双方协商付款方式为施工结束后付至总价60%，验收合格后付至80%，审计后付至总价的90%，剩余10%保修期结束后付清。2018年10月29日，李涛带工人进场施工，答辩人多次明确告知李涛按程序规范施工，李涛在不通知被告情况下，擅自进入下道工序或更改施工方式。2018年12月17日，李涛无视气温下降，不能进行外墙涂料施工的实际情况，野蛮施工，答辩人得知后勒令其立即停工，但已施工部分留下大量隐患。后李涛于2019年3月10日自行退场并拒绝完成尚未完工的后续施工，答辩人多次与之协商未果后，只能另行安排其他班组施工。原告没有完成整体施工，至今未与答辩人核对清楚实际完工工作量，答辩人让总包方核算出涂料施工面积为11660m2，该面积应当扣除原告未完成的部分。答辩人已向原告支付劳务费90000元，并通过现场管理人董自强向原告支付2000元，共计付款92000元。因原告施工2#楼时吊绳未带附加绳导致答辩人被罚款2000元，应当由原告承担。答辩人返修损失很大，目前已花费人工费70000多元、材料费40000多元，答辩人保留另行主张权利。 本院经审理查明：2018年10月，被告王怡从连云港西湾锦城三期工程总承包方众兴公司处承接西湾锦城三期1#、2#、36#楼外墙弹性涂料、真石漆涂料工程。承包方式包工包料，承包价按施工实际面积定价。工程质保期为二年。 2018年10月下旬，被告王怡将承包的1#、2#外墙涂料劳务作业分包给原告李涛施工，双方未签订劳务分包合同。关于劳务价格，根据双方微信聊天记录及通话记录，被告王怡称“你报价13元每平方，我给你涨到14-15”，现场管理人员董自强出庭证实:“双方前期约定劳务费为14元/m2，后施工到女儿墙部分难度加大，王怡说干好了可以加到15元/m2。”后原告李涛组织人员进场施工，至2019年3月10日施工结束离场。 2019年3月21日，众兴公司西湾锦城三期项目部向被告王怡送达质量整改通知单，内容为：1#、2#楼八层、九层、屋面女儿墙、1#楼一层北侧女儿墙及2#楼二层北侧女儿墙阴阳角不垂直、平整度不平、观感度太差未达到规范要求，现要求外墙涂料班组按要求进行整改。1#、2#楼八层、九层、屋面女儿墙上部避雷带因吊篮破坏，现要求外墙涂料班组进行恢复完整。1#、2#楼南侧生活阳台线条不直、平整度差，施工未达到规范要求，现要求外墙涂料班组按要求进行整改。 2019年3月24日起，被告王怡通知原告李涛对房屋外墙防水部位找补以及对施工不规范部分进行整改。原告以被告王怡劳务费未给付到位为由未进场整改。被告王怡另行安排施工人员整改施工完毕。 2019年6月2日，众兴公司西湾锦城三期项目部又向被告王怡送达一份质量整改通知单，内容为：经项目经理部质量技术人员检查，1#、2#外墙腻子层出现裂纹、风裂大于规范要求，墙面有明显接槎、砂眼缺陷；外墙涂料底漆、面漆未按工艺、规范要求施工。项目经理部要求外墙涂料组将外墙涂料施工工艺按规范要求进行整改施工。 另查，原告班组在2#楼外墙涂料施工过程中，因吊绳未带附加绳，众兴公司于2018年12月12日对被告王怡出具施工现场罚款单，罚款2000元。 审理过程中，原、被告双方认可1#楼外墙涂料面积5634.66m2，2#楼外墙涂料面积6207.43m2，总面积合计11842.09m2。原告称其全部完工；被告王怡认为原告1#楼有307.38m2未完成，2#楼有754.77m2未完成，两栋楼女儿墙返工面积2283m2，合计应扣除工作量3345.15m2，并提供现场照片佐证。双方一致确认1#、2#楼电梯间系原告施工，粉刷面积90m2，施工费按4元/m2，合计360元，另原告还为被告垫付运费450元。被告王怡已付原告劳务费92000元。 上述事实，有双方当事人当庭陈述，原告提交的微信聊天记录、出货单、录音资料、现场施工视频、证人陆某证言；被告提交的微信聊天记录、收条、施工现场罚款单、质量整改通知书、未完工部位照片、证人董某的证言，经当庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告王怡违法承包外墙涂料工程，并将外墙涂料劳务作业分包给原告李涛施工，原、被告双方形成劳务分包合同关系。原告李涛作为劳务承包人，应当保质保量完成既定工作内容。根据被告提交的微信聊天记录、证人证言、现场照片以及总包单位出具的质量整改通知单可以证实，原告确有女儿墙等部位施工不规范、防水部位未找补等工作内容没有完成，原告未按约完成劳务作业，应当扣除相应工作量。由于施工现场经被告王怡整改完毕，无法实地测量未完成的工作量，本院根据在案证据情况，酌定对1#、2#楼外墙面积11842.09m2扣除15%工作量，原告完成外墙涂料工作量为10065.78m2。关于外墙涂料施工价格，根据双方微信聊天记录、通话记录以及证人董某证言，被告最初许诺按照14元/m2结算，随着施工难度加大，被告同意如“干得好”按照15元/m2结算，现因工程存在问题，施工质量不高，故施工价格宜按14元/m2计算。外墙劳务费计算为10065.78×14=140920.87元。另1#、2#楼电梯间的劳务费为360元，被告还认可原告为其代垫运费450元，故被告应支付原告费用合计141730.87元。对于被告王怡提出罚款2000元应由原告承担的意见，本院认为，被告王怡为外墙涂料承包人，其将劳务作业分包给原告班组施工，应对施工现场实施管理，其疏于监管造成施工处罚，有一定责任，由原、被告双方各承担1000元罚款责任。扣除罚款后，被告应付原告140730.87元，已付原告92000元，尚欠48730.87元。对于被告王怡提出双方约定付款进度为“验收合格后付至80%，审计后付至总价的90%，剩余10%保修期结束后付清”，现未到全款付款条件的辩解意见，因无证据证实，原告也未认可存在口头约定，本院对该辩解意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下： 被告王怡于本判决生效后十日内给付原告李涛劳务费48730.87元及利息（以48730.87元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准自2020年7月8日起计算至被告实际付款之日止）。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费2326元，原告李涛已预交，由原告李涛负担1207元，被告王怡负担1119元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省连云港市中级人民法院。根据国务院《诉讼费用交纳办法》，同时应向连云港市中级人民法院预交上诉案件受理费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条、第二百三十九条规定，本判决生效后，权利人可向本院或者与本院同级的被执行财产所在地法院申请强制执行，申请强制执行期限为二年。 审 判 长  戴培培 人民陪审员  金 红 人民陪审员  柏长山 二〇二〇年四月八日 书 记 员  胡砚艳 书 记 员  王婷婷 法律条文及上诉须知附录 一、法律条文 [一]、《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 [二]、《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 [三]、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。 二、上诉须知 根据有关法律、法规和司法解释的规定，现将有关上诉事项告知如下： 当事人享有《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十四条、国务院《诉讼费用交纳办法》第二十二条、第四十八条规定的上诉及相关权利、义务。 上诉人上诉时未交纳上诉费的，应自递交上诉状之日起七日内交纳上诉案件受理费，同时将缴款凭证提交本院。逾期未交纳或者未将交纳凭证提交本院的，本院将依照最高人民法院《关于适用〈诉讼费用交纳办法〉的通知》第二条的规定，报连云港市中级人民法院裁定按自动撤回上诉处理。 本上诉须知与《催交上诉费通知》具有同等法律效力。