文书内容苏州工业园区人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0591民初6562号原告：总立机电工程(苏州)有限公司，统一社会信用代码913205057615047648，住所地苏州市高新区火炬路36号1-3幢。法定代表人：刘凌中，董事长。委托诉讼代理人：陆伟，上海市锦天城律师事务所律师。委托诉讼代理人：丁倩，上海市锦天城律师事务所律师。被告：绿点(苏州)科技有限公司，统一社会信用代码913205947174653828，住所地苏州工业园区娄葑示范区扬清路7号。法定代表人：TIMOTHYWAYNETRAUD，董事长。委托诉讼代理人：吴霁霁，上海市允正律师事务所律师。原告总立机电工程(苏州)有限公司（以下简称“总立机电公司”）与被告绿点(苏州)科技有限公司（以下简称“绿点公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年6月5日立案受理后，依法由审判员陈新雄独任审审理，后因案情复杂，本案转为普通程序，并依法组成合议庭公开开庭进行了审理。庭审中，原告总立机电公司的委托诉讼代理人陆伟、丁倩，被告绿点公司的委托诉讼代理人吴霁霁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告总立机电公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付拖欠的工程款508000元；2、判令被告赔偿原告逾期利息(计算方式：以508000元为基数，按照人民银行同期贷款利率，自2017年12月11日起计算至至实际支付之日止)；3、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2016年3月30日，原告与被告签订了《工程合同》一份，约定由原告承包被告A1成型车间水电气及排气工程事宜。合同对工程范围、价款、工期、工程竣工结算等作了详细约定。合同约定的总价为5080000元(含税)，合同第3.1.2约定：合约签订后10日内支付工程总款的20%。第3.1.3约定：主要设备材料到场后按系统账期支付进度款30%。工程竣工且验收合格，乙方向甲方提供《工程结算单》及相应发票，自该《工程结算单》得到甲方书面同意且发票入账之日起系统账期内支付工程总款的40%。第3.1.4约定：预留工程总款的10%作为保固金，保固期满后，若工程无设计与品质问题，甲方将于保固金中扣除相关罚款及费用后无息退还乙方。合同签订后，原告按照合同约定完成了全部施工。而且，原告已于2016年11月开具了全额(含税)发票。然而，截至起诉日，被告仅向原告支付了合同总额90%的工程款即4572000元，尚欠原告合同总额10%的保固款即508000元。综上，合同约定的付款条件已全部成就，被告应就涉案工程支付相应款项。但被告绿点公司一直结欠工程款未付，原告为维护自身合法权益，遂起诉至法院。被告绿点公司答辩称：第一，答辩人支付尾款的保固金的合同条件尚未成就，所以答辩人没有义务支付该笔工程款。且根据合同约定，答辩人需要收到原告开具的发票并入账后付款条件才成就。第二，关于被答辩人主张的逾期利息，因答辩人支付义务尚未成就，故不存在逾期问题。同时被答辩人也没有提供其支付逾期利息的起始日依据，所以答辩人认为不应得到支持。综上，请求法院驳回原告的全部诉讼请求。本院经审理查明的事实如下：2016年3月30日，原告总立机电工程(苏州)有限公司（乙方，施工单位）与被告绿点(苏州)科技有限公司（甲方，委托单位）签订《工程合约》一份，约定原告从被告处承包A1成型车间水电气及排气工程,承包方式为包工包料，工程造价508万元，约定的工程期限为2016年3月21日至2016年5月1日。合同第3.1条约定：预留工程总款的10%作为保固金，保固金期满若工程无设计与品质问题，甲方于保固金中扣除相应罚款及费用后无息返还乙方。诉讼中，原被告双方确认涉案工程已经竣工，但对于工程竣工时间双方存有争议。诉讼中，原告提供《工程竣工验收证明书》一份，在该证明书上记载的制表日期是2016年11月18日，完工日期为2016年5月1日，备注的内容为竣工合格。被告对于该竣工证明书真实性没有异议，但认为该竣工证明书上只记载了涉案工程的完工时间，并未明确相应的竣工验收时间，而该证明书的制表日期为2016年11月18日，因此根据上述时间情况，被告绿点公司认为原告竣工时间已晚于合同约定的日期多达201天，根据合同约定产生违约金约300万元。因此，被告绿点公司认为原告所主张的保固金冲抵该违约金后，被告无需再另行支付费用。另外，原告还提交了开票时间为2016年11月的金额为508000元的发票一张，被告对于该发票的真实性没有异议，并称已实际收到该发票，但实际收到该发票的时间无法确认。以上事实有《工程合约》、《工程竣工验收证明书》、发票等以及当事人庭审陈述附卷佐证，本院予以确认。本院认为：当事人针对自己的诉讼主张所依据的事实应当提供相关证据加以证明，否则应由负有举证责任的一方承担不利后果。本案中原、被告双方签订《工程合约》，约定由原告总立机电公司从被告绿点公司处承包A1成型车间水电气及排气工程，根据双方确认以及原告提交的《工程竣工验收证明书》，涉案工程已竣工验收，被告绿点公司应依照合同约定支付相应款项。关于工程竣工验收时间，工程竣工验收证明书中记载工程完工时间为2016年5月1日，验收意见为竣工验收合格，但该证明书中并未记载工程竣工验收的具体时间，被告绿点公司虽认为竣工时间应在完工时间之后，但其并未提交相应证据证明实际的工程竣工时间，且也未提交其曾向原告主张过工程逾期竣工的相关证据。综合上述情况，本院认为涉案工程的竣工时间可认定为2016年5月1日。根据合同约定的保固金支付条件，原告主张的保固金已符合合同约定，被告绿点公司应予支付，故对于该项诉请本院予以支持。关于原告主张的该保固金的逾期利息，承上述分析，工程竣工时间为2016年5月1日，原告现主张的起算时间并未超出其权利范围，本院予以支持。关于利息计算标准，原告主张按银行同期贷款利率计算，该主张亦符合相关法律规定，对此本院亦予以认可。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告绿点(苏州)科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告总立机电工程(苏州)有限公司支付款项508000元及逾期利息（逾期利息计算方式：第一部分，以508000元为基数，按照中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率，自2017年12月11日起计算至2019年8月19日止；第二部分，以508000元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，自2019年8月20日起计算至实际还款之日止）。负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9178元，保全费3060元，两项费用合计12238元，由被告绿点(苏州)科技有限公司负担，此款项已由原告总立机电工程(苏州)有限公司预交，本院不再予以退还，被告绿点(苏州)科技有限公司应于本判决生效之日起十五日内支付原告总立机电工程(苏州)有限公司。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用缴纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  陈新雄人民陪审员  沈宗全人民陪审员  吴根元二〇二〇年四月二十九日书 记 员  宋迎迎拒不履行生效法律文书风险提示如下：一、纳入失信被执行人名单并进行信用惩戒。1.限制高消费行为，包括限制乘坐火车、飞机、住宿星级酒店、子女就读高收费私立学校等。2.任职资格限制，失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。3.其他信用惩戒，包括限制在金融机构贷款或办理信用卡、限制招投标等。二、限制出境，在征信系统记录、通过媒体公布不履行义务信息等。三、符合法律规定情形的，将予以拘留、罚款；构成犯罪的，将依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条的规定追究拒不执行判决、裁定罪。