福建省石狮市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0581民初6499号 原告：中核动力设备有限公司，住所地江苏省南京市江宁区滨江经济开发区旺达路99号，统一社会信用代码916201042244901173。 法定代表人：何德胜，该公司董事长。 委托诉讼代理人：裴学春，北京市炜衡（南京）律师事务所执业律师。 被告：石狮市佳龙石化纺纤有限公司，住所地福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港工业园区。统一社会信用代码91350581751364390X。 法定代表人：付博佳，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘海燕，女，该公司员工。 原告中核动力设备有限公司与被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司加工合同纠纷一案，本院立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告中核动力设备有限公司委托诉讼代理人裴学春及被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司委托诉讼代理人刘海燕到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 中核动力设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付1000万元加工进度款以及逾期付款利息损失(其中625万元、375万元按照同期同类贷款利率分别自2018年10月29日和2019年11月20日起计算至实际付清为止)；2、判令被告按照1.5万元/天的标准承担自2019年8月1日至实际设备提取之日的场地费，暂计算至2019年11月20日，合计为166.5万元；3、判令被告承担原告支付的35万元律师费；4、判令本案的诉讼费、保全费由被告承担。事实和理由：2018年7月25日，原、被告签订《购货合同》(合同编号：JL-PIA-2018-008)以及《石狮市佳龙石化纺纤有限公司PTA转产PIA改造项目精馏塔(D1-211)技术协议》各一份，合同约定由原告按照技术协议的要求向被告提供精馏塔D1-211一台，合同单价为20194元/吨，合同总价为1250万元，交货期限为2019年2月22日，交货地点为福建省石狮市石湖港码头船舷交货(越过船舷)，同时该合同第八条约定了具体的支付时间节点。合同签订后，原告根据双方确认的《购货合同》《技术协议》要求积极备料加工制造，目前，案涉设备精馏塔早已制造完毕，但是，被告至今未向原告支付任何款项，造成案涉设备一直存放车间。原告认为被告未按照《购货合同》的约定支付加工款的行为属于严重违约。 石狮市佳龙石化纺纤有限公司辩称，1、原告要求支付1000万元证据不足；2、原告未按照双方签订的技术协议约定，在生产的重要节点通知被告，被告不认可原告加工所用材料数量及质量，不认可原告开展的相关工作；3、在被告没有按合同约定的进度支付款项的情况下，原告不应该开始对设备进行加工；4、被告不认可原告的制造工艺；5、被告认为原告只完成15%的加工量，剩余包括设备组装在内的85%工作量难度大，技术要求高。 原告围绕自己的诉讼请求向本院提交了以下证据： 1、《供货合同》及《石狮市佳龙石化纺纤有限公司PTA转产PIA改造项目精馏塔(D1-211)技术协议》，证明原被告之间的合同关系，约定由原告按照技术协议的要求向被告提供精馏塔设备，合同单价为20194元/吨，合同总价为1250万元等。 2、《关于采购合同预付款的支付申函》、《关于合同预付款及进度款支付函》、《律师函》各一份，证明原告告知被告设备生产情况及多次催促被告按约支付款项。 3、实物照片一组，证明案涉设备已经制造完毕。 4、关于收取设备场地费的告函，证明因被告原因使已经制造的设备至今滞压在车间，原告要求被告支付场地费的事实。 5、委托代理协议、律师代理费支付凭证、诉讼财产保全责任保险投保单、保险费支付凭证各一份，证明原告为本次诉讼支付律师代理费35万元、诉讼保全担保保险费1.2万元。 被告对原告提交的上述证据提出如下质证意见：1、对这些证据的真实性均无异议；2、原告在材料到场的时候有通知被告，但被告没有付款，应默认原告不会进行加工；3、在收到原告的律师函后，被告有派人到原告的生产现场检查，看到的现场与原告提供的照片一致。根据这些照片，被告认为原告只完成15%的工作量。后期对设备的焊接、安装等工作技术难度高，工作量更大；4、原告未按技术协议的约定在重要节点通知原告。 被告为证明其主张，向本院提交了一份补充协议书，证明原、被告签订补充协议，确定合同最终总金额为1219.0586万元，而不是1250万元。 原告对被告提交的证据提出如下质证意见：对证据的真实性没有异议，但认为补充协议没有实际履行。 本院认为，一、被告对原告提交的证据的真实性均无异，其提出没有付款应默认原告不会进行加工的主张没有合同及法律依据，不能成立。从原告提供的照片可以确定，设备已经加工制造完毕，可以进行安装。原告在加工过程中虽没通知被告到场，但从原告发给被告的《关于采购合同预付款的支付申函》、《关于合同预付款及进度款支付函》、《律师函》的内容看，原告已按合同要求向被告出具原材料付款保函并通知被告备料情况，并告知被告加工进度。收到原告的《律师函》后，被告派人到原告的设备加工现场，未对设备的加工工艺提出异议，视为对原告的加工工艺的认可。因此，对原告提交的证据予以认定。二、被告提交的补充协议书加盖了原、被告的印章，且原告对该补充协议书的真实性没异议，对该补充协议书予以认定。原、被告签订补充协议，对《供贷合同》的内容进行部份变更，双方应履行补充协议的约定，合同的总金额应确定为1219.0586万元。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年7月25日，原、被告签订《购货合同》(合同编号：JL-PIA-2018-008)以及《石狮市佳龙石化纺纤有限公司PTA转产PIA改造项目精馏塔(D1-211)技术协议》各一份，合同约定由原告按照技术协议的要求向被告提供精馏塔D1-211一台，合同单价为20194元/吨，合同总价为1250万元，交货期限为2019年2月22日前，交货地点为福建省石狮市石湖港码头船舷交货(越过船舷)。合同第八条约定：合同签订后，被告在收到原告预付款保函后30天内支付250万元预付款；被告提供设备主要材料证明文件并现场见证后支付375万元作为进度款；双方确认发货条件后支付375万元作为提货款；货物到达现场后三个月且安装合格的，支付125万元安装验收款；余款125万元作为质保金。合同第十二条约定如因纠纷引起诉讼，败诉方应承担各项诉讼费用及守约方的律师代理费。2018年8月22日，原、被告签订《补充协议书一》，对原合同部分技术内容做出了变更，同时将合同总价由1250万元变更至1219.0586万元，其他合同条款不变。 合同签订后，原告为设备制造准备了主要原材料，向被告寄送了预付款保函及主要材料到货证明材料，并进行设备的加工制造。目前，案涉主体设备已加工完毕，具备安装条件。现设备存放在原告的仓库中。 2018年9月27日，原告向被告发出《关于采购合同预付款的支付申请函》，2018年10月29日向被告发出《关于合同预付款及进度款支付函》，要求被告支付20%的预付款及30%的进度款合计609.5293万元。2019年5月23日，原告的委托代理人裴学春向被告发出《律师函》，要求被告支付预付款及进度款625万元。收到原告的《律师函》后，被告派人到原告处对设备进行查验。查验后被告未对原告生产的设备提出异议。2019年7月9日，原告向被告发出《关于收取设备场地费的告知函》，告知被告自2019年8月1日起，对被告收取场地费，收费标准为10元/平方米/天，设备占地1500平方米。被告至今未支付给原告任何款项。 原告为本案诉讼委托北京市炜衡（南京）律师事务所的律师作为代理人，约定律师代理费为35万元，先行支付10万元，余款分期支付。 本院认为，原、被告签订的《购货合同》、《石狮市佳龙石化纺纤有限公司PTA转产PIA改造项目精馏塔(D1-211)技术协议》及《补充协议书一》系原、被告的真实意思，内容没有违反法律及行政法律的强制性规定，合法有效。原告按合同约定准备了原材料并对设备进行加工制造，履行了合同义务。被告没有按合同的约定支付相应款项，属违约行为。被告没有按约付款不是合同约定或者法律规定的解除合同的条件，因此，被告主张其不付款应默认为原告不会生产的主张不成立。现设备已具备发货条件，根据合同约定，被告应支付预付款250万元、主要材料备齐后的进度款375万元以及375万元的提货款，合计1000万元。由于双方把合同的总价款由1250万元变更为12190586元，相应的被告应支付的金额应变更为10000000*12190586/12500000=9752468.8元，同时被告还应赔偿原告逾期付款的利息损失，由于中国人民银行不再公布贷款基准利率，利息损失可按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。因被告没按约定支付相应款项，原告有权留置设备，被告应赔偿原告因此产生的设备场地费的损失至被告支付上述款项之日止。原告要求的10元/平方米/天的场地费标准过高，应予调整。参照原告所地在2019年仓库租金情况，确定场地费按20元/平方米/月标准计付，每月支付3万元。被告还应按照合同的约定支付原告律师代理费35万元。原告要求被告支付加工进度款及利息损失、场地费、律师代理费的诉讼请求予以支持，但加工进度款及场地费应根据合同的约定及实际情况支付，超出的部份不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百五十九条、第一百六十一条、第二百六十四条规定，判决如下： 一、被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司应在本判决生效后五日内支付原告中核动力设备有限公司加工进度款9752468.8元，并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率赔偿原告利息损失（其中6095293元自2018年10月29日起计至实际还清之日止，3657175.8元自2019年11月20日起计至实际还清之日止）； 二、被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司应在支付上述加工进度款的同时，还应按3万元/月计支付原告中核动力设备有限公司自2019年8月1日起至加工进度款支付完毕之日止的设备场地费； 三、被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司应在本判决生效后五日内支付原告中核动力设备有限公司律师代理费35万元； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 四、驳回原告中核动力设备有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费95805元，减半收取47903元，由原告中核动力设备有限公司负担7000元，由被告石狮市佳龙石化纺纤有限公司负担40903元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  康志强 二〇二〇年四月十三日 书记员  杨瑜瑜 附： 一、本案引用的主要法律条文 1.《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。 第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。 第二百六十四条定作人未向承揽人支付报酬或者材料费等价款的，承揽人对完成的工作成果享有留置权，但当事人另有约定的除外。 二、执行申请提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。