河南省孟津县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0322民初2800号原告：大自然家居（中国）有限公司，住所地：广东省佛山市顺德区大良街道办事处逢沙村民委员会智城路1号21层，统一社会信用代码91440606698156057C。法定代表人佘学彬，任董事长。委托代理人姜红文，江苏鹿鼎律师事务所律师，特别授权。被告：孟津东辰置业有限公司，住所地：洛阳市孟津县城关镇小浪底大道与瀍河大道交叉口东北角，统一社会信用代码914103220713967190。法定代表人陈纯青，任总经理。委托代理人王阿男，该公司员工，特别授权。原告大自然家居（中国）有限公司诉被告孟津东辰置业有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托代理人姜红文，被告委托代理人王阿男到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告大自然家居（中国）有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告货款1362299.40元；2、判决被告支付违约金暂计267824.28元［按同期银行贷款利率的2倍（利率按每天4.75%÷360），从2017年10月1日计算至2019年10月16日，判决至被告实际给付之日］；3、本案相关诉讼费由被告承担。事实与理由：2016年原告与被告签订了“采购安装合同”一份，双方约定原告为被告汤街小镇别墅项目提供入户实木门396樘并负责安装，总价款为1946142元。另合同第七条第8项约定，每延期一天支付货款，被告应赔偿原告1000元。合同签订后，原告按约定为被告汤街小镇别墅项目提供了实木门及安装服务，然被告仅支付货款583842.60元，后虽经原告多次催要，被告总以各种理由推脱，时至今日汤街小镇别墅项目早已完工并交付业主使用，而被告尚欠货款1362299.40元拒不支付。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，请依法判如所请。被告孟津东辰置业有限公司辩称，一、被答辩人第1项诉求判令答辩人支付货款1362299.4元没有事实和法律依据。具体原因如下：1、答辩人已向被答辩人支付1683451.9元。因被答辩人未施工完毕便中途退场，拒不履行安装和维修义务，导致答辩人因此支出入户门打胶，锁具安装费用8133元，成品保护维修2300元，垃圾清理费500元，入户门维修5913元，木门修为费14000元，以上共计30846元应从结算款中扣除。3、被答辩人逾期完工达740天，按照合同约定，被答辩人应向答辩人支付赔偿款740000元。应从工程款中扣除。4、被答辩人严重违反合同约定，应向答辩人支付681149.7元的违约金。应从工程款中扣除。违约金明细如下：被答辩人未按照合同第六条保修责任履行质保维修义务，且经答辩人多次通知拒不改正，违反质保承诺，应向答辩人支付合同总价款5%即97307.1元的违约金；被答辩人违反合同义务，未施工完毕便中途退场，拒不履行合同义务，拒不履行质保义务且经答辩人通知后拒不改正，构成合同第七条第1款、第2款的违约情形，应按照合同约定，向答辩人支付合同总价款30%即583842.6元的违约金。5、截止到2020年1月16日，被答辩人未向答辩人提交任何安装验收资料，足以说明是被答辩人原因导致本项工程未能结算。二、被答辩人的第2、第3诉求，即要求答辩人支付违约金并承担本案诉讼费的诉求没有事实和法律依据，在本合同纠纷中，实际上是被答辩人严重违约，根本违约。被答辩人未完工前中途退场、拒不整改、拒不履行安装义务，拒不履行质量维修义务，在一定程度上导致涉案房屋逾期交付，给答辩人造成了巨大的经济和名誉损失。被答辩人作为汤街小镇别墅项目的唯一入户门施工方，未按照《汤街小镇别墅入户实木（原木）采购安装合同》积极履行合同义务，导致工期严重滞后，质量问题百出，是导致汤街小镇项目逾期交房的重要原因。截止到2020年1月16日，已经导致答辩人承担了220万的逾期交房违约金。同时也对答辩人的声誉造成了恶劣影响。三、综上所述，请求人民法院驳回被答辩人的全部诉讼请求，同时支持我司反诉请求，本案全部诉讼费用由被答辩人承担。事实和理由：一、合同主要条款：2016年，原被告双方签订了《汤街小镇别墅入户实木（原木）采购安装合同》（以下称《合同》，合同中甲方为答辩人，乙方为被答辩人），《合同》主要条款如下：《合同》第一条货物及合同价格约定单价为4914.5元，暂定总价为1946142元。《合同》第二条供货安装期约定制作工期65天，安装工期30天。该条第3款明确约定：“因施工现场不具备施工条件，确需延长工期的，须经甲方书面同意后方可延长。乙方不得以施工条件为由拖延工期。”《合同》3.3条明确约定：“本合同项下全部商品安装完工并做到工完场清后，甲方应在收到乙方全部安装验收资料起7个工作日内组织验收，经甲方验收合格后14个工作日内，甲方向乙方支付至合同总款的90%，结算完成付至结算价的97%，剩余3%作为质保金，质保期贰年，质保期满且无质量问题，14个工作日内，甲方无息支付。每个付款节点14日前，乙方需向甲方现场管理人员提出付款申请，甲方在接到有现场管理人员签字认可的付款申请表14日内完成审查并提出批复意见，审查合格后14日内向乙方支付相应款项，乙方须向甲方出具合规的足额发票（税费由乙方承担），且在甲方支付至97%结算款时，乙方应提供包含质保金在内的所有合规的足额发票，否则甲方有权拒付相应合同款。”合同第五条第2款约定：“乙方保证要用先进的技术、优质的材料和辅料、一流的工艺，严格的质量管理为甲方提供技术先进、质量上乘、外表美观完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。”该条第3款约定：“乙方保证对所提供货物、采购、制作、检验、涂装、包装等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。”该条第5款约定：“竣工验收合格前所有货物的保护责任由乙方承担。”该条第9款明确约定：“乙方授权郭建军为全权委托代理人，联系电话：153××××6085，邮箱：105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。全权委托代理人负责乙方涉及本工程范围的所有事务。”《合同》第六条约定了明确的质保范围和质保响应条款，同时约定质保期自竣工验收合格之日起算，质保期两年，若属乙方产品质量原因此承诺不能兑现的，乙方将负全部责任，并向甲方支付合同总价5%的违约金，该费用可从质量保修金中扣除。《合同》第七条违约责任明确约定：1、合同签订后，乙方不按合同履行，经甲方催告后三十日内任未改正的，视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，乙方应承担合同总价款20%违约责任，并赔偿甲方一切损失。2、因乙方产品质量、安装问题造成安全事故或影响甲方正常使用，由乙方赔偿甲方损失，同时承担该部分货物总价款10%违约责任。3、乙方全部木制品制作、安装必须根据国家相关施工规范、设计图纸及现场精装修管理标准，精心组织施工、记录、自检、互检，严格把好每道工序的质量关，保证质量。凡经质量检查不合格，乙方应按甲方要求无条件返工，直至质量合格为止，所有返工费用由乙方承担，如果乙方不按甲方要求返工，甲方有权请第三方完成，所需费用由乙方承担并可从合同款中扣除。4、因乙方原因导致工期延误，每延迟一天，赔偿甲方人民币1000元，延误超过15天，甲方有权解除合同，乙方需赔偿甲方的一切损失，甲方可从合同款中直接扣除。二、工程施工情况：双方签订合同后，双方确认样品后，答辩人于2016年10月21日向被答辩人发出书面开工令，载明已具备施工条件，要求从2016年10月21日开始施工，合同约定工期为95天，但被答辩人逾期完工甚至中途撤场，经答辩人多次通知，拒不改正。被答辩人的行为已经构成合同违约，应当按照合同约定承担违约责任。无奈之下，答辩人只能自行组织施工，才得以完成安装工程。时至今日，被答辩人依然未按照合同约定提供安装验收资料，未按照合同约定提出付款申请。该工程至今未经双方验收。在一定程度上导致涉案工程于2019年2月3日方才取得竣工验收备案证书。按照合同第七条第4条，被答辩人应按照每天1000元的标准向答辩人支付赔偿款。被答辩人逾期完工天数为740天（2016年10月21日至2019年2月3日为835天，扣除工期95天为740天）。三、付款情况说明：答辩人于2016年9月1日向大自然家居（中国）有限公司支付第一笔货款人民币伍拾捌万叁仟捌佰肆拾叁元整（￥583,843.00元），收款账户为大自然家居（中国）有限公司，收款人账号01×××05，收款人开户行为广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行。2017年1月26日答辩人收到郭建军提交的大自然家居（中国）有限公司委托郭建军先生为其合法委托代理人的委托书，并授权郭建军先生代表大自然家居（中国）有限公司与答辩人进行代收货款活动，委托答辩人将与该合同相关的货款支付至其委托账户（户名：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部，开户行：三门峡建设银行经贸区支行，账号：41×××29）。答辩人收到委托书后，陆续向该账户支付6次货款，共计人民币壹佰零玖万玖仟陆佰零捌元玖角整（￥1,099,608.90）。分别为：1.2017年1月26日，支付货款人民币伍万元整（￥50,000.00）；2.2017年3月10日，支付货款人民币叁拾伍万元整（￥350,000.00）；3.2017年4月21日，支付货款人民币叁拾柒万捌仟肆佰伍拾柒元整（￥378,457.00）；4.2017年8月22日，支付货款人民币壹拾伍万元整（￥150,000.00）；5.2017年10月18日，支付货款人民币柒万壹仟壹佰伍拾壹元玖角整（￥71,151.90）；6.2018年2月13日，支付货款人民币壹拾万元整（￥100,000.00）。同时，大自然家居（中国）有限公司于2017年9月25日向答辩人提供发票1,946,142.00元。目前答辩人已支付大自然家居（中国）有限公司货款合计人民币壹佰陆拾捌万叁仟肆佰伍拾壹元玖角整（￥1,683,451.9）。答辩人认为：双方签订的合同中第五条第9款明确约定：“乙方授权郭建军为全权委托代理人，联系电话：153××××6085，邮箱：105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。全权委托代理人负责乙方涉及本工程范围的所有事务。”且有被答辩人的项目总负责人郭建军亲自提供的委托收款文件，委托收款单位三门峡开发区大自然德森堡木门经营部明显是被答辩人的授权经销商，且三门峡开发区大自然德森堡木门经营部的负责人为郭建军。再者，上述委托收款文件和被答辩人的监事马留成手里的文件一致。足以说明，被答辩人本着民法中的诚实信用的原则有足够的理由相信次委托付款的真实性，我司按照该委托收款文件进行付款的法律效力就是向答辩人付款。综上所述，答辩人不仅仅已经足额支付了工程款，被答辩人无权要求我司支付工程款，反而应当赔偿我司的经济和名誉损失。请求贵院在查清事实的基础上依法驳回其对答辩人的诉讼请求，支持答辩人的反诉请求，以维护答辩人的合法权益。被告孟津东辰置业有限公司向本院提出如下反诉请求：一、请求判令被反诉人应向反诉人支付赔偿款740000元；二、请求判令被反诉人向反诉人支付681149.7元的违约金；三、请求判令被反诉人赔偿反诉人经济和名誉损失10万；四、本案诉讼费由被反诉人承担。被告当庭提起反诉，因未在规定期间内交纳诉讼费，对被告提起的反诉本院不予审理与裁判。审理查明，2016年甲方（孟津东辰置业有限公司）与乙方【大自然家居（中国）有限公司】签订汤街小镇别墅入户实木（原木）门《采购安装合同》一份，约定原告为被告汤街小镇别墅项目提供入户木门396樘并负责安装，总价款1946142元。合同第五条第9项约定，乙方授权郭建军为全权委托代理人，联系电话：153××××6085，邮箱：105×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。全权委托代理人负责乙方涉及本工程范围的所有事务。合同第七条第八项约定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方有权暂停供货、安装直至拖欠款项付清之日止，且每延迟一天，甲方应赔偿乙方人民币1000元。合同经甲方盖章确认，乙方盖章，并有法定代表人或签约代表郭建军签字予以确认。2016年9月1日被告已支付原告货款583843.00元。2017年9月19日，原告向被告出具1946142元的增值税发票。被告孟津东辰置业有限公司向本庭提交委托收款一张，显示大自然家居（中国）有限公司，因公司业务需要，委托郭建军，职位：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部法人，作为我公司合法委托代理人，授权其代表我公司进行代收货款，授权范围为：代表大自然家居（中国）有限公司与孟津东辰置业有限公司进行代收货款活动有关的事务。大自然家居（中国）有限公司盖章确认。被告于2017年1月26日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款50000元。附言：转款。于2017年3月10日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款350000元，附言：工程款。于2017年4月30日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款378457.00元，用途：购木门款。于2017年8月22日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款150000元，附言：工程款。于2017年10月18日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款71151.90元，用途：和兴苑木门工程款。于2018年2月13日向收款方开户行：三门峡开发区大自然德森堡木门经营部付款100000元，摘要：入户木门工程款。被告提供2017年1月25日交付大自然木门入户原木门工程款伍万元的收据，被告提供2017年3月8日交付大自然木门入户原木门工程款叁拾伍万元整的收据，被告提供2017年4月17交付大自然木门入户原木门工程款叁拾柒万捌仟肆佰伍拾柒元整收据，三张收据都有经办人郭建军签字，并盖有三门峡开发区大自然德森堡木门经营部的公章。本院认为，依法成立的合同受法律保护。原被告双方签订的《采购安装合同》是双方真实意思的表示，合法有效。根据该合同第五条，“原告授权郭建军为全权委托代理人，负责乙方涉及本工程范围的所有事务。”同时被告出具的委托收款，委托郭建军作为原告公司代理人，代表原告公司进行代收货款。被告根据之前签订的《采购安装合同》，有理由相信委托收款的真实性，且加盖有原告公司的印章。被告于2016年9月1日向原告付款583843元。同时被告根据委托收款分别于2017年1月26日、2017年3月10日、2017年4月30日、2017年8月22日、2017年10月18日、2018年2月13日向三门峡开发区大自然德森堡木门经营部共计转款1099608.90元。而原告也没有提供充足证据予以推翻该委托收款的真实性，且于2017年9月19日向被告出具1946142元的增值税发票，同时在距原告付款583843元长达一年的时间里，未对被告提出过任何付款上的异议。综上，被告共计向原告付款1683451.9元，还欠262690.1元货款未付。原告要求被告支付货款1362299.40元的诉讼请求，本院不予支持。关于违约金，原告要求按同期银行贷款利率的2倍（利率按每天4.75%÷360），从2017年10月1日计算至2019年10月16日，判决至被告实际给付之日的诉求于法无据，应从2019年11月24日起按照全国银行业同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行完毕之日止为宜。依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：被告孟津东辰置业有限公司于本判决书生效后十日内支付原告大自然家居（中国）有限公司货款262690.1元及利息（利息以262690.1元为基数，从2019年11月24日起按照全国银行业同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至被告实际履行完毕之日止）。二、驳回原告大自然家居（中国）有限公司的其他诉讼请求。如被告未按判决书限定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费9800元，由原告承担8000元，被告承担1800元。被告承担的诉讼费在本判决生效后7日内向本院缴纳，逾期不缴纳本院移交执行。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于洛阳市中级人民法院。审 判 长  张兆萌人民陪审员  杜万寿人民陪审员  许干周二〇二〇年四月十四日书 记 员  赵宇丹