海南省第一中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）琼96民终796号 上诉人（原审被告）:海南绿海房地产开发有限公司。住所地：海南省定安县见龙大道春阳花园**。 法定代表人：臧汝智，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘梅林，海南盈帆律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王晓霞，海南盈帆律师事务所实习律师。 被上诉人（原审原告）:王桂英，女，1962年8月8日出生，汉族，住北京市石景山区。 委托诉讼代理人：崔金柱，男，1960年10月27日出生，汉族，住北京市石景山区，系被上诉人王桂英丈夫。 上诉人海南绿海房地产开发有限公司（以下简称绿海公司）因与被上诉人王桂英房屋买卖合同纠纷一案，不服海南省定安县人民法院（2019）琼9021民初1642民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月24日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 上诉人绿海公司上诉请求：1、依法改判原审第一项判决或发回重审；2、本案的一审及二审诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、根据双方签订的《定安县商品房买卖合同》第八条约定,涉案项目施工期间遇不可抗力,上诉人可据实予以延期交付房屋。本案涉案商品房逾期交付系因以下各方面原因所造成的,符合涉案《定安县商品房买卖合同》第八条约定的据实延期交付的条件,具体包括：1、自2014年起上诉人开发的绿海小区一直不具备施工条件,即政府未完成三通一平的配套工程义务,上诉人为此一直与定安县政府住建、发改和国土有关部门多次沟通请示,但相关政府部门一直迟迟不予处理。直至2019年3月26日,定安县政府才作出“关于修建绿海花园小区附近规划道路市政的意见”。为此上诉人又自筹资金完成配套的市政道路铺设与给排水管网建设,直至2019年4月10日才完工。因此自合同约定交房时间至2019年4月10日完成三通一平的基础配套市政工程期间应为认定上诉人延期交房免责事由成立,该时间段应不应认定为逾期交房时间。2、原审法院以未出现重大自然灾害作为不予认定不可抗力的标准明显是错误的。即使上诉人预见到海南地区会存在降雨高温等影响施工进度的因素，但无法预见降雨量及高温天的时长，因此仍属不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力，在认定逾期交房时长时应扣除高温降雨的天数。3、原审法院只对上诉人关于高考的主张进行认定，认为是可预见的不属于不可抗力。但对博鳌论坛、高考会考、初中学业水平考试期间停工均未作认定，上诉人认为博鳌论坛、高考会考、初中学业水平考试均非上诉人可以预见的也无法避免不能克服的停工因素。博鳌亚洲论坛是众所周知的一个国际会议，但博鳌亚洲论坛并非设立在定安县，定安县政府会因亚洲博鳌会议而要求上诉人停止施工已超出上诉人可预见范围。同理，高考会考、初中学业水平考试通常情况下不需要施工企业停工的，而定安县政府专门要求施工企业在此期间停止施工，严重影响上诉人的施工进度，也完全超出了上诉人可预见可避免的范围，因此上诉人认为这部分期间的停工仍属于免责期间，不应计入逾期天数内。4、上诉人已提交证据证明自2014年开始一直不断努力向政府多部门递交报告，要求政府完成涉案项目的配套道路和排水管网基础市政工程，但政府一直不处理，直到上诉人获得政府许可自费修建配套市政工程以达到涉案项目交付条件，上诉人为履行合同已尽了自己最大的努力并承担了额外的费用，但一审判决对如此重要事实却忽略不予以查明认定，直接认定上诉人违反诚信原则不仅没有事实依据，而且上有失偏颇，有故意偏袒被上诉人之嫌。其次，涉案项目施工许可证是2017年之前就已审批了，施工许可证是注明了开工日期和竣工日期的，而政府既已向上诉人发放施工许可证即意味着其必须履行“三通一平”配套市政工程义务，这是政府应提供的最基本的施工条件和应尽的义务。上诉人有理由相信政府应随时完成涉案项目的市政配套工程，至少在竣工期前完成配套市政工程是理所当然或合情合理。但政府对应尽的义务一直都是不作为不处理，这是上诉人无法预见到的，完全超出了上诉人可预见的范围。上诉人提交的自费完成配套市工程的室外排污、雨水工程合同、给水管道工程合同和小区道路工程合同以及上诉人向定安县住房和城乡建设局提交的竣工申请已表明：涉案项目的配套市政工程耗时并不长（最多一个月），上诉人在与被上诉人签订合同时有理由确信：约定涉案项目约定的交付期前政府完全可以完成配套市政工程义务。因此根本不存在一审认定的上诉人签订合同时明知市政配套工程未建好却又事后以此为由主张免责有违诚信原则的情形。二、上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》第九条已对延期交房的责任作了明确约定：对因政府部门的原因导致延期交房的，由买卖双方共同承担责任。为了涉案项目达到交付使用条件，上诉人一直不断向政府要求完成配套市政工程。在政府一直不处理严重影响涉案项目交付使用的情况下，上诉人自愿承担此部分工程费用完成配套市政工程，以达到涉案项目交付条件，将被上诉人的损失降到最低，上诉人对因政府不作为造成延期交房，已做出了巨大努力和成本付出，已承担了不该承担的责任，已表现出履行合同的诚意与善意，上诉人对延期交房的合同履行不存在主观过错。而被上诉人应按合同约定，对因政府原因导致的延期交房承担属于被上诉人部分的共同责任，但被上诉人将全部责任推卸给上诉人实属不诚信的行为。三、原审判决认定上诉人承担的违约金数额计算错误且过分高于实际损失,应予减少。即便上诉人在本案中需承担违约责任,原审判决认定违约数额也存在计算错误及过高情形,应予调整。1、原审认定的逾期交房违约金计算方式有误，应予纠正。根据双方《商品房买卖合同》第十一条约定，依据逾期的不同时段，分段按不同标准计算违约金：即180日内违约金费率为日万分之一，180日后以日万分之二费率计算违约金。上诉人已提交证据表明：27个纠纷案件，除由诉讼代理人代为提起诉讼的11个案件外，其余均为被上诉人自己提出诉讼，且诉讼请求对违约金计算全部是按分段不同标准分别核计的，这才是真正反映了合同签订时上诉人与被上诉人双方对违约金约定的真实意思表示，而原审法院不顾事实情况曲解合同原意，全部按日分之二的标准计算违约金明显是错误的，应予纠正。2、原审判决认定的违约金数额过分高于实际损失,应予减少。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条规定:“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”，以及根据最高人民法院《关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条的规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。”依据我国现行合同法确立的违约金制度为赔偿性违约金制度，是以弥补因违约造成的非违约方的损失为立法宗旨。综合本案情况，被上诉人购买涉案房产的目的在于居住或者出租。因延期交付涉案商品房造成的损失,也仅仅是租金支出或租金收益损失,同时实际损失计算时还需立足于同片区、同街道附近相类似商品房的租金价格。上诉人已提交证据表明，绿海花园约近300平米的商铺年租金才1万元，平均月租金不到900元，而被上诉人所购的涉案房屋为住宅非商铺房产是，且平均面积为60平方米左右，因此月租金损失要远远低于商铺月租金，参照商铺的平均月租金，被上诉人的月租金损失最高也不过500元。若按一审法院认定的违约时长大约15个月的标准计算，被上诉人的平均损失最多也仅为7500，与一审判定的上诉人应承担违约金平均达30000元以上相比，上诉人认为一审判定的违约金已高过实际损失5倍，更何况本案延期交房是政府原因导致的与上诉人无关，因此不可能按逾期15个月的时长计算违约金，故一审判定的违约金明显过高应予以调整或减免。同时，由于涉案房屋延期交付系因政府原因、自然灾害等造成的，非上诉人原因的工期延误所致。上诉人不仅主观上对延期交房并无过错，同时客观上还为合同履行主动承担不属于自己应承担的施工费用，上诉人对涉案合同的履行是积极的善意的，没有主观过错，客观上也为避免被上诉人的损失而做出巨大努力和成本付出，上诉人认为违约责任本应以实际损失为基础，兼顾合同履行情况和当事人主观过错，但一审法院在裁决时根本违反了这一裁判原则，同时在计算违约金时违反合同本意还不分时段以日分之二的标准进行核计，无形加重了上诉人承担的责任，这对上诉人是极为不公平。上诉人恳请二审法院根据上述事实和理由依法减免上诉人的违约责任。四、上诉人已履行了延期交付涉案房产的告知义务，请二审法院对此予以认定。由于涉案房屋售卖与售后服务是由销售公司代理完成的，现销售公司已退场经办人未移交相关资料原因，导致上诉人无法提供履行告知义务的证据材料。但不能提供不代表客观上未履行告知义务，相反因刘智群、王桂英、王燚堂三个被上诉人均承认收到了上诉人的告知函，上诉人作为房地产开发企业履行告知义务是针对全体业主履行的，不可能仅对个别业主进行告知，且告知函是开发商履行房屋售卖和交付重要程序之一。因此三个被上诉人的自认收到告知函且有具体日期，可以反向证明上诉人向包括被上诉人在内所有的业主均已履行了延期交房的告知义务，请二审法院对本项事实予以认定。 综上，涉案房屋延期交房系因政府原因、自然灾害等造成工期延误所导致的,与上诉人无关。上诉人不应承担违约交房的违约责任。被上诉人主张的违约金计算有误且要求赔偿的违约金远远高于实际损失，应予调整减免。 被上诉人王桂英答辩称：一、一审法院认定上诉人绿海公司逾期交房的因素，非突发特殊因素，且上诉人绿海公司应当预见并无不当，不应扣除逾期天数。上诉人绿海公司作为专业性的房地产开发企业，对涉案工程在施工过程中可能会受到的影响因素应充分预估，其中包括三通一平等基础设施建设对整体工程的影响，并在此基础上评估合理的交房期限，与买受人订立可预期的商品房买卖合同。根据上诉人绿海公司的陈述，政府未完成绿海花园小区三通一平配套工程义务是影响上诉人绿海公司延期交房的主要因素，该问题自2014年起便一直存在，上诉人利海公司已多次与定安县政府及相关部门沟通请示。这充分说明在双方于2018年4月签订商品房买卖合同时，该影响因素已长期存在，并仍然存在，并非不可预见的突发特殊因素，且自双方签订商品房买卖合同至约定的交房时间仅2个月，上诉人绿海公司如对该问题的解决无充分把控，断不会约定如此短暂的交房期限，让自身很快陷入违约境地。二、一审法院就逾期交房超180日时违约金计算方式理解正确，应自违约之日起全部按万分之二费率计算违约金。涉案商品房买卖合同第十一条关于逾期交房的违约处理方式规定了“逾期在180日之内”和“逾期超过180日”两种情形，根据约定，逾期超过180日后买受人如主张继续履行合同的，出卖人按逾期日数每日向买受人支付已付房价总款万分之二的违约金。根据文义解释，这里的逾期起算时间应自违约之日，逾期日数应为违约状态的持续期间，并不存在上诉人所称的分段处理的意思表示。综上，一审法院认定事实清楚，上诉人绿海公司的上诉理由于法无据，请求依法驳回上诉人绿海公司的上诉请求，维持原判。 被上诉人王桂英向一审法院起诉请求：一、请求被告赔偿逾期交房违约金46240.24元；二、本案诉讼费用由被告负担。 一审法院认定事实：2018年3月9日，原告王桂英向被告绿海公司购买海南·绿海花园住宅4#（幢）二单元（单元）4（层）401号（房号）房屋，同时向被告支付50000元。同月20日，原告再向被告交购房款583428元。同年4月9日，双方签订《定安县商品房买卖合同》(网签备案编号DAL000024086)，约定：第三条、原告购买被告开发的位于定安县定城镇东线高速公路东侧海南·绿海花园住宅4#（幢）二单元（单元）4（层）401号（房号）；第四条、按建筑面积每平方米6730元计价，总房款633428元；第五条、原告在签订合同时，支付总房款的100%计人民币633428元；第八条、被告应在2018年6月30日前交房；因不可抗力且被告在事实发生之日起30日内告知原告，遇国家、省市法律法规、规章或者政策变化且被告在发生之日起15日内告知原告，被告可据实予以延期交房；第十一条、被告未按约定期限交房，按逾期时间分别处理，不做累加，逾期在180日之内，每逾期一天，原告有权要求被告每日按已付房价款的万分之一支付违约金，合同继续履行；逾期超过180日后，原告有权单方面解除合同。原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按逾期日数每日向原告支付已付房价款万分之二的违约金。附件七第五条、交房期限届满，原告存在未付清被告任何款项等情形的，被告有权拒绝向原告交房，交付日期顺延，顺延期限不视为逾期交房。合同还有其他约定。2019年9月2日，绿海花园2#、3#、4#楼经验收合格，定安县建设工程质量安全监督站同意申请工程竣工验收备案。同月20日，被告通知原告于同月30日前办理交房手续。2018年6月6日、2018年8月15日、2019年6月26日被告三次向原告发告知函，分别以市政道路管网工程、市政道路管网铺设工程、台风、本地政府职能机构改革等因素影响了项目的竣工交房计划，交房日期相应顺延。 一审法院认为：原告王桂英与被告绿海公司自愿签订《定安县商品房买卖合同》，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效合同，受法律保护。当事人应当按照约定，全面履行自己的义务。原告已在约定的期限内向被告交清全部购房款，履行了合同义务。被告至2019年9月20日才通知原告在同月30日前办理交房手续，超过合同约定2018年6月30日前交付房屋期限457日，其行为已构成违约。根据合同约定，被告逾期交房超过180日后，应以已付购房款633428元为基数，按457日以每日万分之二向原告支付违约金57895.32元（633428元×0.0002/日×457日）。原告主张支付逾期交房违约金为46240.24元，视为其对自身权益的处分，一审法院予以支持。对于被告提出因法定不可抗力因素、国家政策、政府原因导致逾期交房，逾期时间应予以扣除的抗辩，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。从被告提交的证据1-17来看，案涉工程在施工期间确实受到气候、高考、会考、会议以及基础设施建设等因素影响，但这些情况均属于海南省正常的气候和重大事件，并非突发特殊因素。被告作为专业性的房地产开发公司，应当预见并可在签订房屋买卖合同时约定合理性的交付期限，从而避免违约的风险，更何况被告也未履行告知原告逾期交房的合同义务，故该抗辩理由不成立，一审法院不予采纳。 综上，一审法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百五十二条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下：被告海南绿海房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王桂英支付逾期交房违约金46240.24元。 本院对一审查明的事实予以确认。 本院认为，本案争议的焦点问题是：一、上诉人绿海公司逾期交房是否由于不可抗力导致，是否应当扣除因不可抗力导致无法交房的天数；二、逾期交房违约金是否应当分段计算；三、合同约定的违约金是否过高，是否应当调整。 一、《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。首先，降雨、高温等自然现象是海南地区通常的气象表现形式，不能认定为不可抗力，上诉人绿海公司应根据当地的自然条件，合理安排工期，在签订合同时合理预见，确保在约定的期限内依法交付房屋。其次，上诉人绿海公司主张降雨、高温等自然现象以及博鳌论坛、高考会考、初中学业水平考试导致延期施工，但没有提供施工日志以证明上述情况导致无法施工，亦不能证明无法施工的天数。再次，政府部门完成涉案小区“三通一平”配套工程的行为并不存在于商品房买卖合同关系之中，而是处在行政管理部门与上诉人绿海公司之间的行政关系之中。《中华人民共和国合同法》调整的是平等主体之间的民事关系，政府部门与上诉人绿海公司不属于平等的民事主体，他们之间的关系也不属于民事关系，因此不应由合同法来调整，应由行政法来调整。如果政府部门的行为给上诉人绿海公司造成损失，上诉人绿海公司可通过行政复议或者行政诉讼等方式要求赔偿，上诉人绿海公司不应因此而免责。上诉人绿海公司认可涉案小区“三通一平”配套工程未完成的情形发生在上诉人绿海公司与被上诉人签订合同之前，因此上诉人绿海公司对涉案房屋逾期交房是可预见、可避免、可克服的。最后，《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。综上，上诉人绿海公司该项上诉请求，无法律依据，本院不予支持。 二、在本案中，上诉人绿海公司与被上诉人签订的《定安县商品房买卖合同》是双方的真实意思表示，且该合同内容未违反法律法规的强制性规定，应属合法有效合同，双方当事人均应按合同约定全面履行自己的义务。该合同第八条约定：出卖人应当在2018年6月30日之前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备下列第3种条件（该商品房经分期综合验收合格），并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。上诉人绿海公司于2019年9月20日通知上诉人在同月30日前办理交房手续，超过合同约定的交付房屋期限，其行为已构成违约，应当按照合同第十一条的约定承担逾期交房的违约责任。该合同第十一条约定：除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人未能按本合同约定的期限交房，按下列方式处理（按逾期时间分别处理，不作累加）1、逾期在180日之内，每逾期一天，买受人有权要求出卖人每日按已付房价款的万分之一支付违约金，合同继续履行；2、逾期超过180日后，买受人有权单方面解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按逾期日数每日向买受人支付已付房价款万分之二的违约金。上诉人绿海公司未能按合同约定的期限交房，逾期超过180天，应当按照合同第十一条第二项的约定按逾期日数每日向被上诉人支付已付房价款万分之二的违约金。《中华人民共和国合同法》第四十一条规定，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。上诉人绿海公司与被上诉人对该合同第十一条的理解发生争议，应当作出不利于提供格式条款一方即上诉人绿海公司的解释。因此，上诉人绿海公司的该项上诉请求也不能成立，本院不予采纳。 三、上诉人绿海公司与被上诉人签订的《定安县商品房买卖合同》，系上诉人绿海公司提供的商品房买卖合同格式文本，该合同约定的逾期交房违约金并未过分高于造成的损失，上诉人绿海公司的该项上诉请求无事实和法律依据，本院不予采纳。 综上所述，上诉人绿海公司的上诉请求理由均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费956元，由上诉人海南绿海房地产开发有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长  宋 杰 审 判 员  李凌燕 审 判 员  周忠胜 二〇二〇年四月十八日 法官助理  苏琳婧 书 记 员  杨 宇 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。