广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初3825号原告：徐德伟，男，1982年8月7日出生，汉族，住山东省招远市.原告：李奇观，女，1982年10月3日出生，汉族，住广东省惠州市惠城区.委托诉讼代理人：王元福，系广东一粤律师事务所律师。委托诉讼代理人：龙桂玲，系广东一粤律师事务所律师。被告：广州市瑞安房地产置业有限公司，住所地：广州市番禺区沙头街汀根村沙南路九子岗，统一社会信用代码91440101673455253N。法定代表人：吴序典，职务：总经理。委托诉讼代理人：李宜蓁，广东广信君达（白云）律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈运健，广东广信君达（白云）律师事务所实习律师。原告徐德伟、李奇观诉被告广州市瑞安房地产置业有限公司（以下简称瑞安公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年3月16日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告徐德伟、李奇观的委托诉讼代理人龙桂玲，被告瑞安公司的委托诉讼代理人李宜蓁、陈运健到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告徐德伟、李奇观向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付延期交房违约金11473.79（以2086143元为本金，自2019年1月1日起至2019年2月24日止，按每日0.01%的标准计算）；2.判令本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告与被告签订《广州市商品房买卖合同》，约定被告将位于广州市番禺区沙头街××大街××（××）1104房出售给原告，房屋建筑面积为101.0189平方米，房价为2086143元。合同第十二条约定交房条件：“该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用条件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件”。合同第十三条约定“甲方（即被告）应当在2018年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方（即原告）使用”。合同第十五条约定房屋交付时的有关资料：“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》、（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》、（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证、（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料、（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件、（六）《房地产（住宅）质量保证书》、（七）《房地产（住宅）使用说明书》、（八）《临时管理规约》或《管理规约》。”第2款约定“上述文件不全，视为不符合交付标准”。合同第十四条约定延期交房的违约责任：“甲方如未能按本合同规定的期限交房，按下列第1种方式处理1.按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过180日，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交房之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行”。合同签订后，原告依约向被告支付房款。但是被告迟延将合同约定的房屋交付给原告，已构成违约，依照合同约定应承担违约责任。被告瑞安公司辩称：1.我方目前没有完全取得交楼资料，与该地块历史遗留问题导致政府报审延误有直接关联，属于合同约定的可迟延收楼的情形。双方签订的《广州市商品房买卖合同》补充协议第六条约定，若因政府或公共事业部门原因导致的报审建设验收延误，属于房屋延期交付适用的不可抗力。本案中，涉案项目地块的红线北侧存在汀根村村民房屋小区用地的历史遗留问题，根据广州市番禺区国土资源规划局的规定，在上述历史遗留问题无法解决的情况下，需重新调整规划条件和用地指标，重新签订出让合同变更协议，重新办理用地批准书及国土证。因此，我方办理建设工程验收合格证的申请长期无法得到处理，我方主动向广州市番禺区国土资源和规划局提出退让红线的解决方法，但是无法实现。出现上述不可抗力，我方也是受害者，我方目前已经免去业主的物管费和水电费等，这给我方造成的经济损失已超过1500万元，该损失还在扩大中。综上，我方未能取得完整的交楼资料，属于合同约定的不可抗力因素，无论原告是否已经收楼，合同约定的交楼日期均可以相应顺延。2.涉讼房屋虽交楼资料不齐但已符合法定的交楼条件，可以正常使用，绝大多数业主已经入住，未因交楼资料不齐全产生任何损失。根据《中华人民共和国建筑法》第六十一条及《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定，交付竣工验收的工程必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其它竣工条件，建筑工程验收合格后，方可交付使用。本案中，涉讼房屋已经完成竣工验收，达到法定的交楼条件，同时涉讼房屋已经可以正常使用水电煤气，不存在质量问题，具备居住使用条件；虽缺少合同约定的交楼资料，但不影响业主对房屋的正常使用，业主接收该房屋不会产生任何损失。双方当事人围绕本案的诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院查明事实如下：2017年11月26日，瑞安公司作为甲方（卖方），与徐德伟、李奇观作为乙方（买方）共同签订了一份《广州市商品房买卖合同（预售）》，合同编号为201711273342。合同约定：乙方所购商品房为位于番禺区沙头街××大街××（××）1104房（以下简称涉讼房屋），该商品房建筑面积共101.0189平方米，其中套内建筑面积78.37平方米、共有分摊面积约22.6489平方米；该商品房以套出售，按套内建筑面积计算房价，单价为每平方米26619.15元，总金额2086143元；付款方式为按揭贷款方式付款，乙方自本预售合同网上签订之日起0日内（不超过5日）支付首期款626143元，剩余房款1460000元须于2017年11月26日前申请办理银行按揭手续，并按照按揭方式付款。合同第十二条“交房条件”约定：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条“房屋交付”约定：甲方应当在2018年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用；甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书；因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用，甲方应当及时书面告知乙方。第十四条“延期交房的违约责任”约定：甲方如未能按本合同规定的期限交房，则（1）逾期不超过180日的，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价0.05%的标准向乙方支付违约金，本合同继续履行；（2）逾期超过180日后，如乙方要求继续履行的，合同继续履行，甲方应自本合同第十三条约定的交房日期的次日起至实际交付之日止，每日按总房价款0.05%的标准向乙方支付违约金；乙方未能按甲方书面通知时间办理收楼手续的，自甲方书面通知确定的收楼时间之次日起，视为该房屋已经按本合同交付使用，由此而产生的一切费用（包括但不限于物业管理费、公摊水、电费等）、风险及法律责任概由乙方承担。第十五条“房屋交付时的有关资料”约定：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》；（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》；（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证；（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料；（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；（六）《房地产（住宅）质量保证书》；（七）《房地产（住宅）使用说明书》；（八）《临时管理规约》或《管理规约》；上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件，（六）、（七）项应载明水电等设施配置说明、有关设备安装预留位置说明、装修注意事项和建筑节能等有关内容，甲方应提供已加盖公章的原件给乙方，（八）项应交由乙方填写或签署；上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条“交付时的验收”约定：乙方应在接到收楼通知书之日起5日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起5日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房；乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议，甲方在接到乙方异议后，应在10日内对异议部分做出书面答复和处理意见，逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付。另外，该合同附件七补充协议约定：据本合同第十条、第十四条及第二十二条关于违约金及利息的约定，约定的违约金标准均由每日万分之五统一调整为每日万分之一，本补充协议另有约定除外；双方因违反本合同及补充协议约定而产生的利息、违约金、赔偿金总额不得超过房价款总额的1%，本补充协议另有约定除外。甲乙双方同意本合同第十三条中，房屋需延期交付使用的不可抗力因素包括以下原因：（1）自然灾害、战争、暴乱、政府政策发生新的变动、法律法规变化、政府主管机关的行政命令等非甲方可预见、控制或可避免的事件；（2）因政府或公共事业部门对于小区周边区域城市基础设施的规划、建设工作迟延或滞后导致小区相关配套公共服务设施需延迟交付使用；（3）因政府或规划部门原因导致的规划、设计调整，或因市政规划变更导致房屋需延期交付或导致小区相关配套公共服务设施需延迟交付使用的；（4）因政府或公共事业部门原因导致的报审、建设、验收延误。房屋交付的标志是甲方向乙方移交钥匙的当天或是本合同第十三条约定的交付时间，以日期较前者为准，该商品房的风险自交付之日起转移给乙方。乙方未按甲方书面通知确定的时间前来办理收楼手续或虽前来办理，但没有正当理由拒绝办理签名确认手续的，自甲方书面通知确定的收楼时间之次日起，视为该房屋已经按本合同及其附件交付使用。双方同意将本合同第十五条“甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料”之第（三）项修改为：消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证或其他能证明甲方拟交付使用的房屋已通过消防验收之文件，将“上述文件中，（一）至（五）项应出示原件并向乙方提供加盖甲方公章的复印件”修改为“上述文件中，甲方应向乙方出示（一）至（五）项加盖甲方公章的复印件”。本合同第十六条第二款修改为：乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出书面异议，并说明异议的具体事项，未在约定的验收期限内提出或说明异议具体事项的，视为乙方无异议，房屋已达到交付标准。乙方特别声明和确认本合同及附件约定内容是双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订的，乙方对本合同及附件约定内容已完全清晰及理解；甲方在本合同及附件中作出免除或者限制甲方责任的内容，乙方特别确认甲方已尽合理提示及向乙方作详细说明，乙方确认日后不以任何理由要求撤销全部或部分约定内容；本补充协议与《商品房买卖合同》未约定的事项，按国家相关法律法规之规定执行，本补充协议与《商品房买卖合同》不一致的，以本补充协议为准。2019年1月5日，瑞安公司开具两张《广东增值税普通发票》（NO.15932145、NO.15932144），确认收到徐德伟、李奇观交纳的购房款104万元和1046143元。2019年2月24日，徐德伟、李奇观签署《尚东嘉御雅苑收楼确认书》，并注明“本人已同意以项目现状收楼”。2020年1月9日，徐德伟、李奇观以瑞安公司逾期交房构成违约为由，提起本案诉讼，要求解决。本案庭审中，徐德伟、李奇观与瑞安公司均确认徐德伟、李奇观已按合同约定向瑞安公司支付全部购房款2086143元，故徐德伟、李奇观在本案中主张以2086143元为本金计算延期交房违约金，瑞安公司对此未提出异议。双方当事人对于以下证据和事实存在争议：1、关于涉讼房屋是否存在逾期交付的问题。双方当事人均确认徐德伟、李奇观于2019年2月24日接收涉讼房屋。瑞安公司称其司在合同约定的时间内向徐德伟、李奇观寄送了收楼通知书，徐德伟、李奇观亦已签收了该快递，但因徐德伟、李奇观个人原因没有及时接收房屋，应视为其司已经按合同的约定交付房屋。徐德伟、李奇观对此不予确认，其主张瑞安公司虽然已寄出收楼通知书，但其到现场验收发现涉讼房屋没有达到法定和合同约定的交楼标准，故未在收楼通知书上签名，后因开发商多次催促，徐德伟、李奇观才于2019年2月24日签收涉讼房屋收楼确认书，并注明“本人已同意以项目现状收楼”。瑞安公司表示，虽然2018年12月31日前有部分交楼资料不具备，但涉讼房屋在当时已经通水通电通气且经过竣工验收合格，符合法定交楼条件，因此不影响业主接收房屋以及对房屋的正常使用。对于合同第十五条约定的房屋交付时甲方应向乙方提供有关该商品房的资料，瑞安公司提交了以下资料证实其取得该部分资料的日期：2018年7月6日取得该条款第（二）项《建筑工程竣工验收报告》；2018年1月18日取得该条款第（三）项广州市公安消防局出具的《建设工程消防验收意见书》；2018年8月1日取得《尚东嘉御雅苑小区管道燃气验收证明》、2019年3月13日取得报装容量为1880kVA的《客户受电工程竣工检验意见书》、2019年3月26日取得报装容量为5600kVA的《客户受电工程竣工检验意见书》、2019年4月3日取得《永久用水同意接入书》，前述为该条款第（四）项应提供的材料；其司另出具了该条款第（六）项《尚东嘉御雅苑住宅质量保证书》和第（七）项《尚东嘉御雅苑住宅使用说明书》；其余资料至今未取得。瑞安公司表示未在合同约定的交楼期限内取得第十五条约定的资料的原因与该地块历史遗留问题和政府报审延误有直接关联，属于合同约定的可迟延收楼的条件。根据双方签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》补充协议第六条约定，若因政府或事业部门原因导致的报审建设验收延误，属于房屋延期交付使用的不可抗力。本案中项目地块用地红线北侧存在汀根村村民房屋入侵小区用地的历史遗留问题，其司主动向国土资源和规划局提出退让红线等解决方法，但均无法实现。根据国土和规划局意见，在上述历史遗留问题无法解决的情况下，需重新调整规划条件用地指标，重新签订出让变更合同，重新办理用地批准手续，重新办理国土证，因此，其司办理《建设工程规划验收合格证》的申请长期无法得到处理；永水永电的方案批复需要经过汀根村的村属道路，政府部门多次协调均无果，导致水电工程的管线无法铺设；人防验收需要先完成规划验收后方可办理。由于出现上述不可抗力，其司也是受害者之一，其司已免除了业主的物业管理费、水电费等，目前经济损失已经超过一千五百万元，该损失还在扩大中，因此其司未能取得完整的交楼资料属于合同约定的不可抗力因素，无论业主是否已经收楼，合同约定的交楼日期均可相应顺延。徐德伟、李奇观对上述证据均不予认可，认为瑞安公司至今尚未提供合同第十五条约定的其它资料，仍不符合交楼标准；而且涉讼房屋未达到交楼条件，亦是瑞安公司自身未妥善处理相关问题所致，不属于不可抗力范围；涉讼房屋在合同约定的交楼期限内没有达到交付和居住标准，其有权要求瑞安公司承担相应的逾期交房违约责任。2、关于徐德伟、李奇观主张的延期交房违约金的计算问题。徐德伟、李奇观主张瑞安公司存在逾期交楼，故违约金应以总房价2086143元为本金，按照每日0.01%的标准，自合同约定的交楼日期届满之次日即2019年1月1日起计算至2019年2月24日止。瑞安公司则认为，其司不存在迟延交房的违约行为。本院认为，瑞安公司与徐德伟、李奇观签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》，主体适格，内容合法，意思表示真实，无违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行。双方当事人对房屋交付时间、交房条件及房屋交付时瑞安公司应向徐德伟、李奇观提供有关商品房的资料等均作了约定，对逾期交楼的违约责任也进行了明确约定，上述约定对双方均有约束力。对于瑞安公司应否向徐德伟、李奇观支付延期交楼违约金的问题。根据双方签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》第十三条的约定，瑞安公司应当在2018年12月31日前将作为本合同标的物的房屋交付徐德伟、李奇观使用。现瑞安公司已确认收到徐德伟、李奇观支付的全部房款，瑞安公司应当遵照合同约定的日期将符合约定的房屋交付给徐德伟、李奇观使用。虽然瑞安公司表示在合同约定的交楼期限内曾通知徐德伟、李奇观收楼，但根据瑞安公司提供的证据来看，即使瑞安公司通知徐德伟、李奇观收楼，瑞安公司通知时并未取得房屋交付应提供的商品房资料，根本不符合合同约定的交楼条件，徐德伟、李奇观有权根据《广州市商品房买卖合同（预售）》第十五条“房屋交付时的有关资料”中“文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担”的约定拒绝收楼。瑞安公司抗辩称其未取得合同约定应提供的商品房资料是历史遗留问题和政府报审延误所致，但对此瑞安公司未能提供相关证据证实，故瑞安公司的抗辩理由，理据不成立，本院不予采纳。现瑞安公司未按时履行向徐德伟、李奇观交房的义务，应当承担相应的违约责任。徐德伟、李奇观主张延期交房违约金按照实际逾期天数计算，理据充分，本院予以采纳。依据《广州市商品房买卖合同（预售）》第十四条以及补充协议第四条的约定，本院认定瑞安公司应付的延期交房违约金以2086143元为本金，按每日万分之一的标准，自逾期之日即2019年1月1日起计算至2019年2月24日止（共计54天）为11265.17元，原告诉请超出部分，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告广州市瑞安房地产置业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告徐德伟、李奇观支付广州市番禺区沙头街东桥大街68号1栋（A1栋）1104房的延期交房违约金11265.17元；二、驳回原告徐德伟、李奇观的其余诉讼请求。如被告广州市瑞安房地产置业有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费43元，由被告广州市瑞安房地产置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。（此页无正文）审判员  王薇薇二〇二〇年四月二十日书记员  黎莹莹