辽宁省沈阳市沈河区人民法院民 事 判 决 书（2019）辽0103民初4860号原告：沈阳银海机械设备制造有限公司，住所地沈阳市沈河区高官台街**-3。法定代表人：鲁爽，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘禹，北京大成（沈阳）律师事务所律师。委托诉讼代理人：邢阔，北京大成（沈阳）律师事务所律师。被告：鞍山除尘设备有限公司，，住所地鞍山市铁**协作路**法定代表人：苏贤，该公司总经理。委托诉讼代理人：陈阳，辽宁钢城正大律师事务所律师。委托诉讼代理人：张一，该公司员工。原告沈阳银海机械设备制造有限公司与被告鞍山除尘设备有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月3日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告沈阳银海机械设备制造有限公司委托诉讼代理人刘禹、邢阔，被告鞍山除尘设备有限公司委托诉讼代理人陈阳、张一到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告沈阳银海机械设备制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求法院判决解除原、被告双方签订的《工矿产品购销合同》；2、判决被告返还定金230,400元；3、判决被告返还原告支付的货款50,000元；4、判决被告向原告支付违约损失300,000元；5、判决被告承担本案的诉讼费用。庭审中，原告将第三项诉讼请求变更为返还货款119,392元，其中包括1、合同约定管壁是4毫米，但是被告按照6毫米给付的，我方按照6毫米的吨数支付的货款，实际多支付了7.26吨，按照8,000元/吨计算；2、31,811元是我方支付总货款425,655元-我方实际收到的货物393,844元（安装29吨×8,000元＋未安装钢管17.11吨×市场价值4,000元＋未安装结构件11吨×市场价值6,000元＋焊管5吨×5,000元）；3、29,492元是形成废料的损失，是未按图加工、各项数据不符的、无法安装的4.915吨×6,000元。事实与理由：2018年11月1日，原告被告双方签订《工矿产品购销合同》一份；2018年12月签订《补充合同》一份，合同总标的额1,152,000.00元。合同签订后，原告支付427,655元，其中包含定金230,400元。第十四条明确约定超过30天原告有权利解除本合同，同时约定被告违约应当支付违约金并赔偿原告全部经济损失。但被告严重违反合同约定，未在约定的期限内履行自身义务，被告的违法违约行为导致本合同的解除并使原告遭受巨大损失。《中华人民共和国合同法》第六十条规定：当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第九十四条规定：有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；第一百一十五条规定：收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。被告的违约行为导致本合同的解除，根据法律规定其应当双倍返还定金、返还货款、承担违约责任并赔偿原告损失。合同第十五条约定争议管辖由原告住所地法院管辖。故依法诉至贵院，望贵院依法判决，保护原告的合法权益。被告鞍山除尘设备有限公司辩称，1、原告所主张的因被告原因造成合同违约与实际情况不符，本案被告拒绝履行合同是因为原告提供的图纸二次不一样，造成被告生产的配套设备需改装和增加成本，并且按照双方签订的合同对方应该于2018年11月20日将除尘设备进厂，被告在12月份开始施工，原告除尘设备进厂的第一次时间为2019年1月11日，并且进厂设备的顺序发生变化导致被告停工以及更改安装地点产生大量费用，被告与原告协商增加成本，原告拒绝支付，由于原告的违约行为被告才不能履行双方的购销合同；2、在本案中，原告既要求返还定金又要求支付违约金，原告只能选择一项请求，并且该合同已经实际进入履行阶段，被告不同意返还定金以及违约金。本案中被告生产的产品均为4毫米，无任何废料。因为双方签订的技术协议中有4毫米也有6毫米，被告生产的产品完全符合合同约定以及设计图纸。该项在技术协议中已经约定。综上，被告不同意赔偿原告任何损失，请求贵院依法驳回原告的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织各方当事人进行质证。对当事人无异议的证据本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述及经本院审查确认的证据，本院认定事实如下：2018年11月1日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订《工矿产品购销合同》一份，约定原告在被告处购买生阳极、沥青熔化车间通风除尘系统管道17套并由被告负责安装，总重100吨，单价8,000元/吨，合计金额80万元，同时备注具体明细见技术协议书，总重量以产品实际检斤为准。合同第三条约定，甲方所提供的图纸不代表需方对图纸中所有内容负责，甲方的责任只限于“甲方只对本合同协议中设备性能参数的描述和施工图设计的一致性负责”。乙方生产前必须进行图纸审核，合同设备实际运行参数是否达到技术协议中的要求、设备材质选择、质量控制、使用寿命等由供方负责。合同第五条约定，乙方在合同生效后三日内提供项目进度计划和所用材料明细表，并经甲方审定会签后生效，甲方按进度计划进行项目进度监督、控制及各节点验收。如因乙方原因，乙方未能按进度表完成，且误工期较长，甲方有权终止部分合同或全部合同，并按合同第十三条款规定进行处罚。合同第六条约定，合同设备总价中包括乙方设备费（包括达到正常生产使用的所有管道、支架、弯头、除尘罩等）、乙方制造厂设备试验检验费及从制造厂发往甲方项目现场的包装、装卸费、运输、保险、现场安装调试费（含吊车费）、技术服务费、乙方所应交纳的税以及乙方为履行本合同所支出的其他费用。合同第八条约定，乙方交货的设备必须为完整的整条管道，由甲方按照图纸、技术协议及有关质量要求进行验收，总重量以产品发货时实际检斤为准。合同第十条约定，交货时间、地、地点和方式详见附件明细方有权提前25天书面通知乙方变更交货时间与交货顺序，具体交货时间以甲方书面通知为准。到货地点：辽宁抚顺铝厂甲方项目现场。合同第十二条约定，合同生效后，甲方按合同总价30%付预付款，货款到账后乙方即可安排生产，货款专款专用与本合同产品的材料采购，甲方有权监管定金使用情况；乙方生产完毕并货到甲方指定地点，经清点数量、外观检查合格后并且安装制作人员到达现场，乙方向甲方开具100%的增值税专用发票后，甲方按合同总价30%付货到款；安装调试验收合格后，合同设备性能考核合格，双方签署验收合同证书，甲方按合同总价30%付验收款；余下10%作为质保金，待质保期满且无任何质量缺陷问题后，甲方在30日内无息付清。合同第十四条约定，除不可抗力外，乙方延迟交货或履行本合同其他义务的，每延迟1天需支付甲方合同总金额3%的违约金，逾期交货超过30天，甲方有权终止或解除本合同，乙方应返还甲方支付款项，并在支付上述延期违约金外，还需赔偿甲方全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失、可期待利益、维权费用等）。如乙方提供产品存在瑕疵或以假充真、以次充好的，甲方有权解除本协议，乙方应返还甲方已支付款项并向甲方支付本合同总金额30%的违约金及赔偿全部损失。合同第十七条约定，乙方交货时提供技术资料，具体见技术协议；如出现产品质量问题，乙方及时处理并调换，并承担相应责任；本合同总价一经签订，不受市场波动影响。同日，原告作为甲方，被告作为乙方，双方签订《生阳极、沥青熔化车间通风除尘系统除尘管道制作安装技术协议》。合同第二条第3款约定根据现场实际情况，在不影响通风除尘原则的前提下，经双方协商确认后，通风管道直径可适当调整。第五条第1款约定产品出厂前应由甲方派人员进行检查验收，验收标准为图纸上的技术要求及甲方的认可意见。现场施工质量应满足甲方质检部门的要求。第六条约定甲方提供给乙方生产施工图纸、提供技术指导与协助。第七条约定乙方应配置足够的管理人员、技术人员、施工人员对工程进行协调、管理技术指导及安装固定；乙方应根据甲方生产计划合理安排生产，按时、保质完成任务。合同第八条第4款约定，由于乙方的原因而增加的工程量以及设计变更由乙方负责整改；由于甲方的原因而增加的工程量以及设计变更，由甲方负责整改。2018年12月24日，双方签订《补充合同》，约定经乙方核算增加的弯头及异性管等部件总的重量约44吨，由乙方在工厂制作，实行检斤结算，成品发到抚铝项目现场，并提供完整的生产图纸给甲方。本合同生效后，甲方按合同总价30%付货款（20%定金，10%预付款），乙方即可安排生产，货款专款专用与本合同产品的材料采购，甲方有权监管定金使用情况。其余付款时间与条件按照原合同执行。合同签订后，被告公司安排工作人员进场施工，但在施工过程中与原告就具体施工问题未能协商一致，原告多次向被告发送电子邮件要求被告及时履行合同义务，被告亦于2019年3月12日向原告邮寄通知函，以设计图纸与实际施工情况不符为由要求原告增加费用，因原告未予答复被告于2019年3月16日向原告邮寄通知函，如原告仍不协调承包价格，被告拟定于2019年3月18日停工。2019年3月18日，被告向原告邮寄《停工通知及终止合同协商函》，被告决定于2019年3月19日13点暂停施工，希望双方签订终止合同协议并完成交接。被告在未完成合同义务的情况下撤离全部安装人员，致工期滞后合同无法继续履行，故原告委托其他公司完成施工项目。根据抚顺铝业有限公司炭素二厂项目部出具的公告期催促函记载，截至2019年3月17日，17台除尘器仅完成两台安装调试，其中有12台吊装到位，但未安装配套管路设施，其余3台没有就位安装。庭审中，原、被告均认可原告已收到货物62.711吨。另查明，原告根据被告公司的申请，于2019年2月26日代被告公司向抚顺双鸿经贸有限公司支付货款48,055元。庭审中，被告自认实际收到货款425,655元。现原告与被告因无法继续履行合同产生纠纷，协商未果，原告诉至法院。本院认为，原告与被告签订的《工矿产品购销合同》、《生阳极、沥青熔化车间通风除尘系统除尘管道制作安装技术协议》、《补充合同》均系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，上述合同依法成立、合法有效，各方当事人均应按照合同约定履行各自义务。合同履行过程中，被告按照合同约定的图纸生产除尘管道，但因图纸数据与现场管道数据不符，双方因增加费用和工期协商不成，被告自行撤离施工现场。本院认为，施工图纸是双方履行合同的重要依据，原告改变管道尺寸未能及时与被告沟通，造成被告增加成本延长工期，被告为防止自身损失扩大，在未与原告解除合同的情况下擅自停工造成原告增加工程费用，双方理应友好协商促成合同继续履行，减少双方经济损失，但因双方原因致使合同目的无法实现，故原、被告双方均违反合同约定，应当各自承担相应的责任。原告虽主张合同已约定被告有义务对管道进行微调处理，但根据合同约定以及通常理解，并结合现场实际情况，在不影响通风除尘原则的前提下，被告可对管道直径进行适当调整，而根据图纸比对以及双方协商函件来看，尺寸的偏差已超出被告可适当调整的范围，故对原告的主张本院不予支持。关于原告主张解除《工矿产品购销合同》的问题。现原、被告双方均同意解除《工矿产品购销合同》，且合同目的已无法实现，故对原告的该项请求本院予以支持，原、被告双方签订的《工矿产品购销合同》于被告签收起诉状之日即2019年6月4日解除，双方签订的《生阳极、沥青熔化车间通风除尘系统除尘管道制作安装技术协议》和《补充合同》同时解除。关于原告主张返还定金的问题。根据《中华人民共和国合同法》规定，收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。本案中，被告虽未按照合同约定将全部吨数的管道运至施工现场，但根据双方签订的合同内容来看，该合同并非出卖人转移标的物所有权买受人支付价款的买卖合同，被告需要完成生产、运输、安装调试等合同义务，因原被告双方原因致使合同已无法继续履行，如被告继续将全部管道运至工地现场只会扩大其自身损失，故被告无法履行合同义务的原因并非其主观故意所致。另外，双方签订的《工矿产品购销合同》中并未对定金进行约定，故定金条款仅适用于补充合同，现被告已对未能完成补充合同所约定的义务作出合理解释，且原告已收到货物62.711吨，按照被告所述管道实际安装情况扣除合理安装费用后，原告并未支出额外费用，故原告所主张的定金应抵作价款，对其该项主张本院不予支持。关于原告主张返还货款的问题。庭审中，原告已自认收到货物62.711吨，虽有部分管道尚未安装，但原告并未举证证明实际安装吨数、尚未安装吨数、形成废料吨数的具体数额，亦未举证证明被告所生产的管道尺寸不符合合同约定，且通过原被告的往来函件中可知并未记载原告在合理期限内对管道尺寸有误提出异议。另外，根据原告收到货物吨数以及双方约定的合同价款，原告所支付的货款在扣除合理安装费用后并不存在应当返还货款的情形，故对原告的该项主张本院不予支持。关于原告主张支付违约损失的问题。根据双方协商函件和对话录音可以看出，被告于2019年3月5日已经出现停工状态，但被告于2019年3月16日才通知原告如承包价格协商不成决定3月18日停止施工，被告的撤场行为虽是防止自己损失的扩大，但并未与原告进行友好协商而单方终止合同，导致原告每吨增加货款2,000元，被告并未合理避免原告的损失扩大，故被告对原告的扩大损失存在过错，应承担相应的赔偿责任，根据双方的过错程度以及合同履行情况，本院确定被告的过错比例为15%。原告与案外人抚顺市弘升建筑有限公司签订的购销合同约定总重为60吨，故本院按照差额2,000元/吨作为造成原告损失的依据，被告应赔偿原告经济损失18,000元（2,000元/吨×60吨×15%）。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第一百一十五条、第一百一十九条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第六十五条的规定，判决如下：一、解除原告沈阳银海机械设备制造有限公司与被告鞍山除尘设备有限公司签订的《工矿产品购销合同》、《生阳极、沥青熔化车间通风除尘系统除尘管道制作安装技术协议》、《补充合同》；二、被告鞍山除尘设备有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿原告沈阳银海机械设备制造有限公司经济损失18,000元；三、驳回原告沈阳银海机械设备制造有限公司的其他诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费9,604元，由原告沈阳银海机械设备制造有限公司负担9,306元，被告鞍山除尘设备有限公司负担298元。诉讼费100元，由被告鞍山除尘设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。审判长  仲芳雪审判员  焦玉玲审判员  刘思国二〇二〇年四月十五日书记员  吴靖雯