福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽02民终1099号 上诉人（原审被告）：厦门仁文建设有限公司，住所地福建省厦门市同安区洪塘镇洪塘里228号109、110室。 法定代表人：陈艺生，总经理。 委托诉讼代理人：陈燕端，女，系该公司职员。 委托诉讼代理人：廖贵辉，男，系该公司职员。 被上诉人（原审原告）：陈珠凤，女，1984年10月24日出生，汉族，住福建省龙海市。 委托诉讼代理人：卞坚群、陈煊灿（实习），福建君洲律师事务所律师。 上诉人厦门仁文建设有限公司（以下称仁文公司）因与被上诉人陈珠凤商品房预售合同纠纷一案，不服厦门市同安区人民法院（2019）闽0212民初4088号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月27日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 仁文公司上诉请求：撤销一审判决第一项，改判驳回被上诉人一审诉讼请求或发回重审。事实和理由：一、一审判决认定《商品房买卖合同》及附件六未约定陈珠凤应在签约之日起60日内付清购房款且未采纳仁文公司关于合同条款及交易习惯的推定及合理期限的适用错误。1.虽然《商品房买卖合同》及附件六未明确约定陈珠凤支付按揭贷款的具体时间，但《商品房买卖合同》已约定陈珠凤应于合同签订当日递交全部按揭文件、资料，且根据目前四大国有银行关于商品房销售合同办理按揭贷款的流程及时间，银行在收到按揭文件、资料后一至两个月即可完成审批、抵押及放款手续，结合民事活动遵循的公平原则，陈珠凤应于《商品房买卖合同》签订之日起60日内即2013年5月18日内付清购房款。2.根据合同约定，陈珠凤应于2013年3月19日前支付购房款288776元，余款670000元在约定时间内向银行申请按揭贷款支付，但仁文公司2013年6月6日才收到部分按揭款670000元。陈珠凤逾期支付按揭款达19天，根据附件六第三条第7款的约定，应向仁文公司支付违约金，仁文公司一审已提出主张。二、一审判决以仁文公司未提供施工日志、监理日志为由未采纳其关于顺延交房的主张错误。1.根据合同约定，仁文公司具有可延期交房的事由。《商品房买卖合同》第八条及附件六第四条第6款关于顺延交房的约定未排除陈珠凤的主要权利，且仁文公司签约时已对此作出明确提示说明，上述条款不属于格式条款，合法有效。根据上述约定，只要出现合同约定的可顺延交房的事由且双方未协商解除或变更合同的，仁文公司可顺延交房。2.仁文公司可顺延交房的期间应从案涉商品房开工之日计算至视为交付之日。案涉商品房项目在本案《商品房买卖合同》签订前已开工，施工过程中均可能出现合同约定的可顺延交房的事由，故顺延交房期间应从开工之日起计算。案涉商品房2012年8月开始施工至仁文公司2017年9月发出《商品房交付通知书》期间，不可抗力因素（大风大于等于6级、大雨大于等于60毫米、高温大于等于35度、高考、创卫、台风莫兰蒂）共计299天，以上情形不能正常施工作业，仁文公司依约可顺延交房299天。三、一审法院认定上诉人逾期交房时间计算至2018年2月6日是错误的。1、被上诉人于2017年12月3日自愿接收讼争房屋，根据上诉人与被上诉人签订的合同及补充协议约定，视为被上诉人免除上诉人承担逾期交房的违约责任，即便判定上诉人应承担责任，也仅限于合同约定的向被上诉人支付违约金人民币贰仟元整。结合上诉人与被上诉人签订的合同第八条约定关于交付条件与期限之第四款约定，“如果在规定日期内未达到上述条件，双方同意按以下第2钟方式处理，即买受人同意接受，出卖人支付买受人（人民币）贰仟元违约金”；以及双方签订补充协议第四条商品房的交付第柒款约定，“如买受人所购买房屋在合同第八条规定的交房日期尚未达到交付条件，但买受人自愿接收房屋的，则视为买受人免除出卖人承担逾期交房的违约责任”。一审法院一方面确认被上诉人于2017年12月3日完成讼争商品房的交房手续，另一方面却漠视被上诉人与上诉人基于自主自愿平等原则签订的合同及补充协议约定，认定逾期交房的违约金应算至2018年2月6日是错误的。2、相关合同附件即补充协议作为合同有效组成部分，与合同具有同等法律效力，且补充协议明确“以上补充协议，内容买受人已经详细约定并与出卖人进行了充分协商”，并由双方进行签字或盖章确认，即上诉人已提请被上诉人注意补充协议内容，关于讼争房屋交付的约定也是合法有效的，对双方均具有约束力。如被上诉人对商品房交付内容有异议，应在签订合同当时提出，或者在上诉人书面通知其前来办理讼争房屋交付手续时选择不予接收。3、被上诉人作为具有完全民事行为能力的成年人，精神状况健康正常，不论是其关于商品房交付的合同约定还是2017年12月3日收房的行为，均视为被上诉人对自己权利的处置，不违反现行法律的规定是允许的，相反一审法院认为逾期交房违约金应算至2018年2月6日，该判定是对平等民事主体交易领域活动的干预，违反了民法意思自治原则，应予以纠正。四、陈珠凤主张的逾期交房违约金过高，应调整至不超过合同总价款的5%。通常判决认定守约方在解除合同情况下获得的违约金不超过合同总价款的5%，一审判决按合同总金额万分之一计算至2018年2月6日的逾期交房违约金100096高于该标准，远超过陈珠凤的实际损失。参照案涉商品房同地段同面积每月约2000元的租金标准认定陈珠凤的实际损失，合同约定的违约金亦过高。一审判决未采纳仁文公司调整违约金的主张错误。五、一审判决对逾期交房违约金诉讼时效的认定错误。逾期交房违约金应按日计算，属于持续的可分性债务，每一日新产生的违约金给付请求权分别受到三年诉讼时效的限制。《商品房买卖合同》第八条约定的交房时间为2015年3月30日，在无顺延交房的情况下，逾期交房违约金应自2015年3月31日计算至陈珠凤2017年12月3日实际收房之日。仁文公司2015年3月30日未交房，陈珠凤2015年3月31日即知道其权利受到侵害，其2019年9月11日提起诉讼，且未举证证明诉讼时效存在中止或中断的情形，故其主张的2015年3月31日至2016年9月10日逾期交房违约金已超过诉讼时效。 陈珠凤辩称，一、仁文公司存在逾期交房的行为，逾期交房天数应自其实际逾期交房之日计至陈珠凤签收业主手册之日，陈珠凤不存在逾期付款的行为。1.合同约定的交房时间为2015年3月30日，但因案涉商品房未达到交付条件，陈珠凤无法接收房屋。按交易习惯，两书的领取时间与业主手册的领取时间应相同。本案两书的签收日期为仁文公司预先填写好或仁文公司强制要求陈珠凤填写，存在倒签的情形，与业主手册的领取时间不一致，故仁文公司逾期交房天数应计至陈珠凤实际接收房屋之日即领取签收谨遵业主手册声明之日，逾期交房违约金亦应计至仁文公司实际交房之日。2.仁文公司确认陈珠凤已付清首付款,对付款时间无异议，其主张陈珠凤逾期付款，应提出反诉或另案起诉，而非以陈珠凤逾期付款为由逾期交房。3.陈珠凤一审提交的银行明细单及相关贷款划扣凭证体现仁文公司开具发票过分迟延于陈珠凤实际付款时间，陈珠凤所有首付款支付时间均早于仁文公司开票时间，亦早于合同签订时间。仁文公司主张开票时间为实际付款时间不符合事实，其据此主张陈珠凤逾期支付首付款、逾期支付贷款缺乏依据。4.仁文公司主张陈珠凤逾期支付贷款缺乏依据。《商品房买卖合同》仅约定陈珠凤提交相应贷款资料即完成相应的付款义务，未约定贷款发放期限与仁文公司交房时间有关联。陈珠凤及时向银行办理相关房屋贷款，签订贷款合同，提交全部所需材料，履行完毕自身义务，符合放款条件。部分按揭款晚于交房时间是因为仁文公司大量债务导致银行出于风险管控，迟迟不予发放贷款，据悉，陈珠凤所贷款的银行2014年至2017年对仁文公司名下楼盘均不予发放贷款。银行因仁文公司缘故未向其发放贷款属仁文公司自身过错，应由仁文公司承担相应后果。且《商品房买卖合同》未约定贷款发放的期限，仁文公司主张陈珠凤贷款逾期，应提交证据证明陈珠凤未在约定期限提交相应贷款资料，或另行起诉。5.仁文公司主张根据合同条款和交易习惯推定陈珠凤应于合同签订之日起60日内付清购房款缺乏依据。贷款迟延发放系因仁文公司自身存在风险所致，且《商品房买卖合同》及附件六未约定买受人应在签订合同之日起60日内付清房款，仁文公司提供的证据不足以证明存在该交易习惯。二、仁文公司主张因不可抗力因素299天可顺延交房缺乏依据。合同未约定气温高于35度系顺延交房事由，亦无证据体现气温高于35度影响施工，合同签订前、约定交房日后出现的事由亦不能作为顺延交房事由。仁文公司单方出具的气象资料证明及气象灾害证明的真实性、合法性无法确认，其未提供施工日志、监理日志证明在相关气象条件下停止施工。三、仁文公司主张逾期交房违约金过高，请求予以调整，缺乏依据。双方签订的合同是仁文公司单方提供的格式合同，其中部分条款极大加重陈珠凤的义务，侵害陈珠凤权利，仁文公司主张逾期交房违约金条款违反公平原则不能成立。仁文公司无证据证明陈珠凤的损失明显低于一审判决认定的违约金数额，其提交的证据不足以证明逾期交房违约金标准过高。四、仁文公司主张陈珠凤提出的部分逾期交房违约金超过诉讼时效缺乏法律依据。合同仅约定违约金计算方法，未约定违约金支付期限，故陈珠凤可随时主张权利。陈珠凤因仁文公司逾期交房且拒绝解决纠纷起诉请求仁文公司承担相应违约责任，一审判决认定只有当债务人明确表示不履行时，才能认定债权人“知道或者应当知道权利受侵害”，诉讼时效才可依法起算正确。五、仁文公司逾期办理房屋产权登记，应依约承担相应违约责任。仁文公司未交付权属登记的任何资料。《商品房买卖合同》及《合同补充协议》系由仁文公司单方拟定的格式合同，附件六关于买受人未在合同签订之日提交办理银行按揭贷款的资料并签署相关文件应当承担违约责任的条款加重了买受人的责任，有违公平原则，仁文公司未举证证明在签订合同之时就该条款向陈珠凤进行提示告知，上述条款依法无效。 陈珠凤向一审法院起诉请求：1.仁文公司向陈珠凤支付逾期交房违约金113615元（以958776的日万分之一，自2015年3月30日起计至2018年6月27日止，共1185天）；2.仁文公司向房屋权属登记机构办理案涉《商品房买卖合同》项下房屋所有权初始预登记并将办理权属登记需由仁文公司提供的资料交付陈珠凤；3.仁文公司向陈珠凤支付逾期办证违约金（以958776元的日十万分之一，自2018年9月25日起计至仁文公司协助陈珠凤办理完成房屋权属登记之日止）；4.仁文公司承担本案诉讼费用。 一审法院认定事实：2013年3月19日，买受人陈珠凤与出卖人仁文公司签订合同编号为03052717的《商品房买卖合同》（以下简称合同）以及附件六《合同补充协议》（以下简称附件六），约定买受人向出卖人购买址于厦门市同安区金帝•中洲滨海城B1-10地块1#楼4跃5层406室商品房，房屋总价款958776元。其中，合同第六条约定，买受人于2013年3月19日前付首付款288776元，余款67万元由买受人在约定的时间内向银行申请按揭贷款支付。第七条约定，买受人付款逾期不超过90日的，按应付款的日万分之零点五向出卖人支付违约金；逾期超过90日后，双方同意继续履行合同的，合同继续履行，自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之一的违约金。第八条约定，出卖人应当在2015年3月30日前将同时符合经竣工验收合格和消防验收合格等约定条件的商品房交付买受人使用。该条还约定，如在规定的日期内未达到约定的交房条件，买受人同意接收，出卖人支付买受人2000元违约金，但如遇施工期间发生降雨量超过60毫米、六级及以上大风以及其他恶劣天气等合同约定的不可抗力原因，且出卖人在发生之日起90日内书面告知买受人的，出卖人可以据实予以延期。第十一条约定，商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。第十四条约定，出卖人应当在商品房交付使用后60日内向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按已付购房款的0.001%向买受人支付违约金。合同未约定买受人应付清购房款的具体时间。 附件六第三条约定，买受人应于本合同签订当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料。若银行或（和）公积金管理中心审批需要增加或替换相关按揭资料，或需要变更按揭贷款银行的，买受人应于接到按揭银行或（和）公积金管理中心或出卖人通知（书面通知或语音通知）之日起3日内提供应增加的资料或重新办理按揭贷款手续……。第四条约定，买受人应在交房通知载明的交房期限内前往指定地点办理房屋交付手续。买受人逾期未来办理或不完全办理相关交房手续的，则交房通知载明的交房期限届满日视为出卖人的交付日。第六条第2点约定，双方同意合同第十四条变更约定为：出卖人应当在商品房交付使用后365日内向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人；如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后425日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金。该条还约定，房屋权属证书由买受人自行办理，若买受人以按揭方式支付商品房价款，买受人应在出卖人通知办理房屋权属证书之日起60日内办妥房屋权属证书……。附件六亦未约定买受人应付清购房款的具体时间。 2013年4月3日、2014年1月26日，仁文公司向陈珠凤先后开具了二张发票，载明陈珠凤已向该公司分别支付购房款288776元、67万元，合计958776元。庭审中，仁文公司对陈珠凤已按期支付首付购房款未提出异议。 2017年9月27日、2018年2月6日，上述案涉商品房分别通过“五方”竣工验收和消防验收。2017年9月，仁文公司向陈珠凤寄出《商品房交付通知书》，通知陈珠凤于2017年12月3日办理交房手续。陈珠凤已于2017年12月3日到仁文公司办理了案涉商品房的接收手续，但尚未办理产权过户登记。 另查明，2019年4月30日，仁文公司向厦门市不动产登记中心办理了包括案涉商品房在内的金帝•中洲滨海城B1-10地块项目中部分土地房屋初始登记手续。在本院同期受理的该楼盘其他业主起诉仁文公司的同类案件庭审中，仁文公司陈述合同第十四条及附件六第六条第2点中约定的需由出卖人提供给买受人的资料就是土地房屋产籍调查表，目前该资料尚在该公司处。陈珠凤在诉讼过程中遂将其第二项诉讼请求明确为：判令仁文公司向房屋权属登记机构办理本案《商品房买卖合同》项下的房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由被告提供的资料即土地房屋产籍调查表交付给陈珠凤。 上述事实，有陈珠凤提供的《商品房买卖合同》、销售不动产统一发票，仁文公司提供的建筑工程施工许可证、气象资料证明、气象灾害证明、竣工验收报告、消防验收意见书、交房通知书、EMS面单、收房交接单，以及双方当事人的陈述等证据证实。以上证据经质证，相应的证明力本院予以确认并在卷佐证。 一审法院认为，双方自愿签订的《商品房买卖合同》以及附件六《合同补充协议》，内容未违反法律和行政法规的强制性规定，系合法有效合同。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。其中，双方在附件六《合同补充协议》第六条第2点中对《商品房买卖合同》第十四条的相关内容进行了协议变更，相应的权利义务应当按照变更后的协议履行。一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 关于仁文公司是否构成逾期交房违约的问题。一审法院认为，首先，仁文公司存在逾期交房事实。双方约定出卖人应于2015年3月30日前将符合约定条件的商品房交付买受人使用。但直至2017年9月，仁文公司才通知陈珠凤于2017年12月3日办理交房手续，已属逾期交房。其次，仁文公司辩称有权拒绝交房和顺延交房的理由不能成立。仁文公司主张根据双方约定和交易习惯，陈珠凤未在签订合同之日起60日内付清购房款，应向仁文公司支付逾期付款违约金，在该违约金付清之前，仁文公司有权拒绝交房和顺延交房。但本案合同及附件六均未明确约定买受人应在签订合同之日起60日内付清购房款，仁文公司提供的证据亦不足以证明存在该交易习惯，一审法院不予采信。仁文公司主张可以顺延交房299天，但该公司仅提供气象资料证明及气象灾害证明，未提供施工日志、监理日志用于佐证，不足以证明该公司在相关气象条件下确有停止施工，且仁文公司主张的可顺延天数中还包括本案合同签订之前以及合同约定的交房日之后的天数，理由不足，一审法院不予采纳。综上所述，一审法院认定仁文公司已构成逾期交房违约事实，应当按照合同约定向陈珠凤承担违约责任。 关于仁文公司逾期交房的天数及应向陈珠凤支付的逾期交房违约金数额。双方约定出卖人应于2015年3月30日前向买受人交房，故逾期交房天数应从次日即2015年3月31日起算。仁文公司在2017年9月向陈珠凤寄送《商品房交付通知书》，通知陈珠凤于2017年12月3日前往仁文公司办理收房手续，但因案涉商品房于2018年2月6日才具备法定交付使用条件，故即使陈珠凤已于2017年12月3日收房，亦未发生法定交房效力，实际交房时间可视为2018年2月6日，故仁文公司的逾期交房天数应算至2018年2月5日，共计1043天。按照合同约定的已付购房款的日万分之一的逾期交房违约金计算标准，仁文公司应向陈珠凤支付的逾期交房违约金100000元（95.8776元/日×1043日）。陈珠凤主张的逾期交房违约金超出部分的金额，一审法院不予支持。仁文公司辩称逾期交房违约金应与陈珠凤的逾期付款违约金抵扣，缺乏事实依据，一审法院不予采纳。按照“谁主张，谁举证”的民事诉讼举证原则，仁文公司对其主张的逾期交房违约金标准过高，应予调整，未提供证据证明，一审法院不予采纳。双方在合同中仅约定违约金计算方法，未约定违约金的支付期限。对于没有支付期限的债务，债权人随时可以主张权利，只有当债务人明确表示不履行时，才能认定债权人“知道或者应当知道权利受到侵害”，诉讼时效才可依法起算。因此，陈珠凤于2019年9月11日提起诉讼并未超过诉讼时效期间。仁文公司辩称陈珠凤主张的2015年3月30日至2016年8月23日的逾期交房违约金已过诉讼时效，理由不足，一审法院不予采纳。 关于陈珠凤提出的判令仁文公司向房屋权属登记机构办理本案《商品房买卖合同》项下的房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由被告提供的资料即土地房屋产籍调查表向其交付的诉请请求，因仁文公司在本院受理本案之前已向厦门市不动产登记中心办理了包括案涉商品房在内的金帝•中洲滨海城B1-10地块项目中部分土地房屋初始登记手续，故陈珠凤要求判令仁文公司办理房屋所有权初始预登记的相关诉讼请求，没有事实依据，一审法院不予支持。根据双方所签合同及附件六的约定，仁文公司应将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人，且双方约定房屋权属证书由买受人自行办理，故陈珠凤要求仁文公司将办理权属登记需由被告提供的资料，即仁文公司自认的土地房屋产籍调查表向其交付的诉请请求，一审法院予以支持。 关于仁文公司是否构成逾期办证违约及该违约金应当如何计算的问题。一审法院认为，双方虽然在合同第十四条中约定了“如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按已付购房款的0.001%向买受人支付违约金。”的内容，但双方又通过签订补充协议，即在附件六第六条第2点中对合同第十四条的约定进行了变更。该变更并不违反法律规定，当事人应当按照变更后的协议履行，即“如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后425日内取得房屋权属证书的，买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.001%向买受人支付违约金。”案涉商品房于2018年2月5日符合法定交房条件并交付陈珠凤使用后，至2019年4月5日已满425日，陈珠凤尚未取得案涉商品房的权属证书，且系仁文公司未按合同约定将办理权属登记需由该公司提供的资料交付给陈珠凤的原因所致。故仁文公司已构成逾期办证违约，应当自2019年4月6日起至该公司将办理权属登记需由该公司提供的资料即土地房屋产籍调查表交付陈珠凤之日止，每日按陈珠凤已付款958776元的0.001%向陈珠凤支付逾期办证违约金。陈珠凤的其他主张，证据不足，一审法院不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：一、厦门仁文建设有限公司应于本判决生效之日起十日内向陈珠凤支付逾期交房违约金100000元；二、厦门仁文建设有限公司应于本判决生效之日起十日内向陈珠凤交付办理本案《商品房买卖合同》项下的商品房权属登记所需的土地房屋产籍调查表；三、厦门仁文建设有限公司应于本判决生效之日起十日内向陈珠凤支付逾期办证违约金（具体金额，自2019年4月6日起至本判决第二项的土地房屋产籍调查表交付陈珠凤之日止，每日按958776元的0.001%计算）；四、驳回陈珠凤的其他诉讼请求。本案案件受理费人民币2573元，适用简易程序减半收取1286.5元，由陈珠凤负担154.5元，由厦门仁文建设有限公司负担1132元。 二审中，双方当事人对一审判决查明的事实均无异议，本院予以确认。 二审中，仁文公司提交以下证据：1.《商品房买卖合同》（03057176）、个人贷款支付凭证，证明同一小区业邱大金2013年3月28日签订《商品房买卖合同》，按揭款2013年5月15日到账。根据合同约定及交易习惯，按揭款应于《商品房买卖合同》签订之日起60天内到账。2.同地段租金、厦门各片区普通住宅平均租金一览表，证明相同地段的租金不超过21元/平方米，即使仁文公司应承担逾期交房违约金，陈珠凤主张的逾期交房违约金也过分高于其实际损失，应予调低。 陈珠凤质证认为，证据1真实性、合法性、关联性不予认可。附件六未约定买受人在签订合同之日起60日内付清购房款。陈珠凤及时向银行办理相关房屋贷款、签订贷款合同并提交全部所需材料，自身义务已履行完毕，银行因仁文公司缘故未向其发放贷款属仁文公司自身过错，应由仁文公司承担相应后果，与陈珠凤无关。《商品房买卖合同》第六条第3款并未约定发放贷款的期限，仁文公司主张陈珠凤贷款逾期，应举证证明陈珠凤未在约定期限内提交相应贷款资料。该证据无法证明存在仁文公司所主张的交易习惯。证据2真实性、合法性、关联性不予认可。该证据系仁文公司单方形成，无其他证据予以佐证，无法证明仁文公司的主张。仁文公司主张逾期交房违约金标准过高缺乏依据，一审判决认定的逾期交房违约金远不足以赔偿陈珠凤遭受的损失。 本院认为，《商品房买卖合同》虽约定买受人应于签订本合同当日向出卖人提供并签署按揭银行或（和）公积金管理中心所需的全部按揭文件、资料，但并未明确约定买受人应提交的文件、资料的范围，亦未约定买受人付清购房款的具体时间。仁文公司主张陈珠凤逾期支付按揭款，但并未提交充分证据予以证明，其提交的同一小区业主按揭款到账情况不足以证明陈珠凤应于合同签订之日起60日内付清购房款，亦无证据证明其于合理期限内向陈珠凤主张逾期付款违约金，故其主张陈珠凤逾期支付按揭款、应支付违约金缺乏依据，本院不予支持。 根据附件六《合同补充协议》第四条第6款的约定，出卖人可顺延交房的事由系导致商品房建筑安装工程或出卖人履行义务被延误的因素，故可顺延交房事由与仁文公司顺延交房之间应当具有因果关系。仁文公司主张存在影响交房的天气因素，但并未提交施工日志、监理日志等予以佐证，莫兰蒂台风形成的时间在合同约定的交房日之后，不能作为仁文公司顺延交房的事由,仁文公司主张的《商品房买卖合同》签订前、合同约定的交房日后发生的不可抗力因素亦不能作为延迟交房的事由。故仁文公司主张《商品房买卖合同》签订前、案涉商品房开工之日至其在合同约定交房日后于2017年9月发出《商品房交付通知书》期间出现的不可抗力因素299天为顺延交房天数不能成立，本院不予采纳。 根据《商品房买卖合同》第九条的约定，出卖人逾期交房超过90日后，自合同约定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之一的违约金。仁文公司主张该条款约定的逾期交房违约金标准过高，但并未提交充分证据予以证明，该主张本院不予采纳。合同约定逾期交房违约金按日计付，故逾期交房违约金的诉讼时效应分别每一日单独计算。《商品房买卖合同》约定的交房时间为2015年3月30日，陈珠凤根据仁文公司通知办理交房时间为2017年12月3日，陈珠凤2019年9月11日起诉请求仁文公司按约定支付逾期交房违约金，故陈珠凤主张的2015年3月30日至2016年9月10日逾期交房违约金已超过诉讼时效，一审判决对此认定有误，本院予以纠正。仁文公司应以已付购房款958776元为基数，按日万分之一的标准，支付2016年9月11日至2017年12月2日共计447天的逾期交房违约金42857元（958776×0.0001×447）。 综上，仁文公司的上诉请求部分成立。本院依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、维持厦门市同安区人民法院（2019）闽0212民初4088号民事判决第二、三项； 二、撤销厦门市同安区人民法院（2019）闽0212民初4088号民事判决第四项； 三、变更厦门市同安区人民法院（2019）闽0212民初4088号民事判决第一项为厦门仁文建设有限公司应于本判决生效之日起十日内向陈珠凤支付逾期交房违约金42857元； 四、驳回厦门仁文建设有限公司的其他上诉请求； 五、驳回陈珠凤的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 一审案件受理费2573元，减半收取1286.5元，由厦门仁文建设有限公司负担1000元，陈珠凤负担286.5元；二审案件受理费2573元，由厦门仁文建设有限公司负担2058元，陈珠凤负担515元。 本判决为终审判决。 审 判 长 刘文珍 审 判 员 李向阳 审 判 员 胡林蓉 二〇二〇年四月二十三日 代书记员 韩沁娟 附本案适用法律条文： 《中华人民共和国民法总则》 第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。 诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。