四川省南充市嘉陵区人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1304民初606号 原告:南充市龙丰食品有限公司，住所地为四川省南充市嘉陵区桃源路99号。 法定代表人：陈小龙，总经理。 委托诉讼代理人：陈萱，四川明炬（南充）律师事务所律师。 被告：成都川府华亿建设工程有限公司，住所地为四川省成都市武侯区武侯新城管委会武兴二路17号力德时代5栋501号。 法定代表人：郭芸秀，董事长。 原告南充市龙丰食品有限公司（以下简称:龙丰食品公司）诉被告成都川府华亿建设工程有限公司（以下简称:华亿建设公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年3月6日立案受理后，依法由审判员何泽祥适用简易程序，于2020年4月2日公开开庭进行了审理。原告龙丰食品公司的法定代表人陈小龙及其委托诉讼代理人陈萱到庭参加诉讼，被告华亿建设公司经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼,本院依法进行了缺席审理,本案现已审理终结。 原告龙丰食品公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告立即撤离在原告处承建工程的施工场地并将施工场地交还原告；2.本案诉讼费、保全费等相关费用由被告承担。事实与理由：原告诉被告建设工程施工合同纠纷一案，贵院已经作出（2019）川1304民初1066号民事判决书，南充市中级人民法院作出（2019）川13民终3583号民事判决书，现判决书已经生效，根据生效判决解除了原、被告双方签订的《建设工程施工合同》等，现被告方拒不撤场，原告为维护自身合法权益，特具状起诉，恳请法院判决支持原告诉讼请求。 原告龙丰食品公司为支持自己的诉讼请求，向法庭提供了如下证据： 1.（2019）川1304民初1066号民事判决书复印件及（2019）川1304民终3583号民事判决书各壹份，拟证明因被告的违约行为导致原、被告签订的《建设工程施工合同》已经被法院判决解除，被告负有撤场的义务； 2.案涉工程现状照片打印件十六张，拟证明因被告至今未撤场的案涉工程施工场地现状， 3.以原告名义出具、南充市嘉陵区工业集中区管理委员会注明意见的《证明》壹份，拟证明因被告至今未撤场导致原告无法正常复工复产，已严重影响到原告龙丰食品公司的生产经营活动。 被告华亿建设公司未提交书面答辩意见,也未提供任何证据。 对原告龙丰食品公司围绕其诉讼请求所提交的证据，因被告华亿建设公司未到庭，本院无法组织被告进行质证，加之其未提交任何证据予以反驳，视为其放弃相关诉讼权利,应承担不利的法律后果。经本院审查，原告提供证据符合证据的“三性”，本院予以认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，结合庭审笔录,本院认定案件事实如下： 2016年12月9日，原告龙丰食品公司作为发包方(甲方）与被告华亿建设公司作为承包方（乙方）签订《建设工程施工合同》，约定甲方将位于四川省南充市嘉陵区龙丰食品公司米乃玉米粉厂生产线工程中的建筑工程（含土建、装修、水电安装、基础处理）、配套工程（含厂区的官网、化粪池及其附属设施，不包含消防、土石方开挖、总平、道路、绿化工程）发包给乙方施工;计划开工日期2016年12月18日（以分期开工令为准），计划竣工日期为2017年8月18日，工期总日历天数以实际进场日期为开工日期，工期总日历天数260天;合同价款为26000000元，合同价款为暂定，最终以实际结算价款为准。在该合同第二部分“通用合同条款”中约定发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等，因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用或延误的工期，并支付承包人合理的利润，无预付款。在该合同“专用约定”中约定合同签订后，甲方出具进场通知书，乙方进场后5个工作日内支付130万元履约保证金（转入甲方公司基本账户内），如果春节前施工至正负0，甲方将130万元保证金全部退还，如果春节前没有施工至正负0，甲方退还30万元保证金，余下100万元保证金在乙方施工至二楼主体封顶时全部退还；工程进度款支付（1）乙方施工到二楼顶板砼浇筑结束后5天内，甲方支付100万元，主体封顶后5天内，支付400万元，验收后30天内支付900万元，余下款项甲方在工程竣工交验合格（现场验收）起一年内分4次付清，每季度支付（工程总价扣减施工进度款后）余额的25%，直至付清为止，工程的质保金2%，竣工验收满1年后10天内退还（扣除防水工程预留5%的质保金外）质保金，竣工验收满2年后10天退还余下的防水工程质保金，此时质保金全部退还（质保金不计利息），如本工程进行中发包人按照甲、乙双方约定支付工程款时，如果承包方并非不可抗力或发包人未经同意的其他任何原因终止（中止）施工，拒不执行合同，承包人每中止一天施工，承担违约金3000元，中止施工连续3天或时间累计6天（含6天以上），发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人因此而产生的一切经济损失。合同还约定了其他事项。 原、被告签订《建设工程施工合同》后，被告华亿建设公司于2016年12月底进场施工，因工程款支付等原因，该工程于2017年7月10日停工。期间于2017年5月20日，原、被告与监理单位四川西华工程招标监理有限公司在南充嘉陵大酒店形成《会议纪要》，该纪要显示1、3#检验楼（综合楼）、2#厂房（U-T轴线）加快施工进度，在6月20日达到主体结构封顶，8月底达到验收要求；2、由于时间紧迫，计划先对上述工程主体、门窗、外墙装饰施工，在验收后，再对内部进行装修完善；3、3#检验楼（综合楼）、2#厂房（U-T轴线）主体送封顶后再对2#厂房A至W轴线进行结构施工；4、为确保检验楼在8月底达到验收要求，被告川府华亿建设公司采取必要的施工措施，组织加班，轮流施工，为此原告龙丰食品公司确认支付被告华亿建设公司500000元（人民币）的加班措施费用；5、为确保进度，原告龙丰食品公司在6月15日前支付被告华亿建设公司进度款3000000元，并退还被告华亿建设公司1000000元工程保证金。 2017年10月25日，以原告龙丰食品公司为甲方与被告华亿建设公司为乙方又签订《股权代持协议》，约定“甲、乙双方于2016年12月18日签订工程施工合同，现双方就工程于2017年7月10日停工后复工，按其完成工程事宜，本着互谅、信任、互惠的原则，协商一致达成补充协议如下：1、为保证乙方在甲方米粉加工生产线的垫资修建中所用的工程款得到充分的保障，经双方协商，甲方同意在2017年10月25日前，将甲方80%的股权过户登记到乙方名下由乙方代持，并且甲方将其在南充市嘉陵区中的土地及土地上由乙方承建的建筑物作为乙方垫资施工所用工程款的担保。甲方在经营过程中法定代表人不变、公司组织机构不变、经营权不变。乙方不参加甲方的股东会，在合同履行过程中，乙方不参与经营、增值、分红。甲方在经营过程中产生的债务与乙方无关。2、乙方在甲方将其80%股权过户至乙方名下10日内复工，且乙方在复工后不得以任何理由停工（不可抗力因素除外）。乙方若出现未按时复工、以理由中途停工、在约定时间内未达到约定的工程进度等情况，向甲方支付3000000元违约金并承担甲方因此所产生的一切损失，且甲方有权收回乙方代持甲方的股权，乙方承担配合义务。3、乙方承诺综合楼在2018年1月30日前达到现场验收标准，2＃厂房在春节前完成主体验收，所有工程在2018年4月25日前达到全面验收交付。4、在乙方按时复工、竣工并将全部资料提交甲方的前提下，甲方同意，在按原合同计费方式结算价格基础上另外增加3000000元作为乙方垫资修建的费用补偿，增加200000元作为2017年7月10日停工的费用补偿，合计3200000元。5、在乙方按时复工且在约定时间达到约定工程量的前提下，甲方于2018年2月5日前支付乙方1000000元用于支付工程款。6、甲方在工程竣工验收合格后，22个月内支付全部工程款项，第一次付款在工程竣工验收合格后4个月内（包括4个月），支付金额为9600000元，同时将剩余400000元保证金一并支付，以后每季度支付不得少于2000000元。如果甲方没有按时付款或足额付款，将从应当付款之日起至付清之日止按照所欠金额承担资金利息（月息2%）。7、乙方应当配合甲方融资，乙方不得以任何理由拒绝配合或消极配合。甲方将每次按所融资金的70%用于支付乙方工程款。8、关于股权退还，按照总造价中甲方所支付的工程款金额所对应的乙方持有甲方的80%股权，按比例分次退还。9、若甲方未按照双方签订的所有相关协议在22个月内（包括22个月）支付完全部工程款，则视为甲方违约，甲方自愿向乙方承担3000000元违约金（但不支付资金占用利息），将自动行使股东权利。……”。2017年11月1日，原告龙丰食品公司法定代表人陈小龙将其持有龙丰食品公司的16000000元的股份过户给被告华亿建设公司并办理过户手续。被告华亿建设公司于2018年5月开始复工，但又于2018年8月30日停工至今。原、被告已于2019年6月22日至23日基本达成结算协议，被告华亿建设公司明确表示不再继续修建案涉工程。 同时查明：2019年3月28日，原告龙丰食品公司向南充市嘉陵区人民法院起诉被告华亿建设公司要求解除双方于2016年12月9日签订的《建设工程施工合同》及于2017年10月25日签订的《股权代持协议》、被告向原告支付违约金3000000元。南充市嘉陵区人民法院于2019年6月25日作出（2019）川1304民初1066号民事判决书，该判决书判决主文为：“解除原告龙丰食品公司与被告华亿建设公司于2016年12月9日签订的《建设工程施工合同》以及双方于2017年10月25日签订的《股权代持协议》；被告华亿建设公司于本判决生效之日起五日内向原告龙丰食品公司支付违约金300000元；驳回原告龙丰食品公司的其他诉讼请求。”被告华亿建设公司不服该判决上诉至南充市中级人民法院，南充市中级人民法院于2019年11月19日作出（2019）川13民终3583号民事判决驳回华亿建设公司的上诉并维持原判。上述判决发生法律效力后，被告华亿建设公司并未撤离案涉工程的施工场地，已影响到原告龙丰食品公司的生产经营活动。原告龙丰食品公司遂诉讼来院，提出前述诉讼请求。 同时查明：被告华亿建设公司在原告龙丰食品公司发包的案涉工程施工现场上尚有部分建筑材料（钢筋、砖块等）、建筑施工工具（钢管、扣件、搅拌机、斗车等）及施工附属设施（临时活动板房、搭建的砖混工棚、临时办公室等）未搬离。 本院认为:根据已经发生法律效力的南充市嘉陵区人民法院(2019)川1304民初1066号民事判决及南充市中级人民法院(2019)川13民终3583号民事判决，判决解除了原告龙丰食品公司与被告华亿建设公司于2016年12月9日签订的《建设工程施工合同》及双方于2017年10月25日签订的《股权代持协议》，并确定了违约方应当承担的违约责任。因被告不存在还要继续履行双方签订的《建设工程施工合同》问题，至此，被告华亿建设公司本应自行撤离案涉工地的施工场地并将该场地交付给原告龙丰食品公司。现被告华亿建设公司至今仍将部分建筑材料（钢筋、砖块等）、建筑施工工具（钢管、扣件、搅拌机、斗车等）及施工附属设施（临时活动板房、搭建的砖混工棚、临时办公室等）摆放在案涉施工现场，已影响到原告龙丰食品公司的生产经营活动。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条之规定，原告龙丰食品公司要求被告华亿建设公司撤离位于四川省南充市嘉陵区龙丰食品公司米乃玉米粉厂生产线建筑工程的施工现场并将施工场地交还原告的诉讼请求，事实清楚、证据确凿，符合相关法律规定，本院予以支持。 为了结纠纷，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 限被告成都川府华亿建设工程有限公司于本判决生效之日起三日内撤离在原告南充市龙丰食品有限公司处承建位于四川省南充市嘉陵区龙丰食品公司米乃玉米粉厂生产线建筑工程的施工场地并将施工场地交还给原告南充市龙丰食品有限公司。 案件受理费减半收取计10450元，由被告成都川府华亿建设工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提交副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审判员  何泽祥 二〇二〇年四月八日 书记员  谭 谈