广东省开平市人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0783民初113号原告：邝钧成，男，1996年7月20日出生，汉族，住广东省开平市***********巷4号，公民身份号码：440************618。原告：邝享波，男，1967年6月19日出生，汉族，住广东省开平市***********巷4号，公民身份号码：440************810。被告：开平恒威房地产开发有限公司，住所地：广东省开平市水口镇绿苑别墅区C-14号。法定代表人：邝锦标，系该司的总经理。原告邝钧成、邝享波与被告开平恒威房地产开发有限公司商品房买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月2日立案后，依法适用简易程序于2020年3月24日公开开庭进行了审理。原告邝钧成、邝享波到庭参加诉讼，被告开平恒威房地产开发有限公司（以下简称：恒威房地产公司）经本院的合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告邝钧成、邝享波向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付逾期交房违约金11297.45元（从2017年8月31日起至2017年10月29日止，每日按全部房价款的万分之三计算）；2、判令被告向原告支付逾期交房违约金168457.50元（从2017年10月30日起至2019年8月31日止，每日按全部房价款的万分之四计算）；；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告于2016年1月25日购买被告所开发的位于开平市**********绿苑山庄7区5幢703房。双方于2017年7月10日签订了《商品房买卖合同（预售）》，房屋总价款为627636元，首付款为197636元，银行贷款为430000元。原告已按照合同约定履行了付款义务。按照《商品房买卖合同（预售）》第八条规定，被告应于2017年8月31日交付房屋，但被告至今仍未交付房屋给原告。根据《商品房买卖合同（预售）》第九条第一项的规定，被告应当承担延期交房违约金。截止起诉日，被告未将商品房及房屋权属证书交给原告，也未向原告书面说明无法按期交房的原因，原告所购房屋楼盘仍在施工过程中。原告认为被告迟延交房已经严重违约。被告恒威房地产公司辩称，一、相关业主代表与被告于2018年5月31日签订了《协议书》，约定被告于2018年10月30日前安排业主验房，11月30日统一交锁匙入住，否则被告按合同约定赔付违约金。现距离验房、交房还有一段时间，原告却提起诉讼要求支付违约金，显然是违反了《协议书》的约定。二、延迟交房原因，除了被告经验不足外，还有暴雨、台风等不可抗力因素及春节等节假日因素。一般包装修的商品房交房时间是两年半以上，被告以前开发毛坯房的，第一次开发带装修的商品房。而且，除了装修外，安装空调、热水器这些工作也需要时间。因此，按合同约定的时间交房，显然不足。这是导致延迟交房的主要原因。正常来说，比较合理的交房时间为合同约定的原交房时间上再顺延半年即顺延120天左右。另外，涉案楼盘在建造过程中，遭遇了65天的大雨、暴雨、台风等天气，这些不可抗力因素导致被告完全无法施工。根据双方签订的《商品房买卖合同》第八条第二款第1项约定：遭遇不可抗力的，出卖人可以据实延期。因此，因上述天气原因导致无法施工的65天，可在逾期违约天数中予以扣减。同时，由于春节等节假日，工人放假，施工暂停，也造成了40天左右的顺延。三、违约金约定过高，被告请求调整为每天万分之零点五。从现有证据来看，原告并没有遭受明显的、较大的损失。因此，每日万分之四的违约金显然过高，被告认为应按每日万分之零点五计算违约金。综上所述，被告与业主代表已签订了《协议书》，双方应按《协议书》约定的时间交房。退一步讲，即使原告认为被告逾期交房，但这是由于被告经验不足、不可抗力等各项因素造成，因此，交房时间应顺延225天（装修顺延的120天+因天气原因无法施工的65天+春节等节假日40天）。这些天数应从逾期违约天数中予以扣除。同时，违约金的约定也过高，被告请求调整为每日万分之零点五。原告邝钧成、邝享波；被告恒威房地产公司围绕诉讼请求依法提交了证据。经核证，原告提供的证据来源合法，具有真实性，与本案有关，本院予以确认并在卷佐证。原告确认被告提交的流程条复印件，本院也予以确认并在卷佐证。对其他证据，本院认定如下：1.对被告恒威房地产公司提交的协议书复印件，该协议书是恒威房地产公司与其他业主签订的，与原告邝钧成、邝享波无关，本院对其关联性不予确认，不予采纳。2.对被告恒威房地产公司提交的开平市历史天气预报打印件（2016年1月份至2017年12月份）和大雨、暴雨、台风天气导致无法施工的天数统计表，该天气预报打印件、统计表非官方的统计数据，本院对其真实性不予确认，不作为定案的依据。3.商品房预售许可证复印件、商品房权属登记证明复印件、商品房首次登记单元明细表复印件均无原件核对，本院依法不予确认。被告庭后向本院邮寄提交了交楼情况表打印件1份15页，单位（子单位）工程竣工验收备案表复印件4份各5页，此是打印件、复印件，且与本案无关联性，本院依法不予采纳。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院查明事实如下：坐落开平市*********（国有土地使用权证号：开府国用（2010）第07122号）土地的使用权人为恒威房地产公司，土地使用面积为114195平方米。恒威房地产公司于2015年在该土地上开发建设商品房，开发项目名称为“水口镇石龙东路18号绿苑山庄7区5幢住宅楼”的商品房预售许可证（编号：开预许字第2015109号），其生效时间为2015年12月23日。邝钧成、邝享波与恒威房地产公司于2017年7月10日签订《广东省商品房买卖合同》约定邝钧成、邝享波购买恒威房地产公司坐落于开平市**********绿苑山庄7区5幢703房，建筑面积为116.32平方米，总房款627636元。合同第八条关于商品房交付期限的约定为出卖人应当在2017年8月31日前交付商品房，商品房交付时应当符合下列条件：该商品房经综合验收合格。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的；2、因买受人的行为直接导致出卖人不能依约交付商品房的。因政府部门行政行为导致出卖人迟延交付商品房的。第九条关于逾期交房的违约责任约定为：“除本合同第八条规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列方式处理：（1）逾期不超过60日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起30天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的30%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之四的违约金。”签订合同后，邝钧成、邝享波向恒威房地产公司支付627636元购房款。恒威房地产公司于2017年7月15日向邝钧成、邝享波开具627636元的购房发票。另查明，房屋建设过程中，恒威房地产公司因自身问题和受天气影响导致未能于2017年8月31日前将符合交付标准的商品房交付给邝钧成、邝享波使用。开平市**********绿苑山庄7区5幢楼房已于2019年11月7日竣工验收。庭审中，邝钧成、邝享波自认恒威房地产公司已于2019年8月5日交付涉案的房屋钥匙，并于2019年12月入住。本院认为，本案系商品房买卖合同纠纷。涉案商品房所在的建设项目已于2015年12月23日取得商品房预售许可证，原告邝钧成、邝享波与被告恒威房地产公司就开平市**********绿苑山庄7区5幢703房（以下简称“涉案的商品房”）签订的《广东省商品房买卖合同》（以下简称“买卖合同”）是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律、法规的强制性效力性规定，合法有效，应受法律保护。双方当事人应当全面、诚实地履行合同。原告邝钧成、邝享波提交了被告恒威房地产公司开具的广东增值税普通发票联（金额为627636元），而被告恒威房地产公司对原告邝钧成、邝享波已足额支付购房款的事实未提出抗辩，故本院依法认定原告邝钧成、邝享波已依约履行了支付全部购房款的义务。而依照买卖合同的约定，出卖人应当自2017年8月31日前向买受人交付该商品房的约定，被告恒威房地产公司迟延交付商品房的行为，已违反了合同约定的义务，依法应承担违约责任。被告恒威房地产公司未能举证证明已交付了符合买卖合同第八条约定的全部交付条件的商品房给原告邝钧成、邝享波，但涉案商品房所属的整幢建筑物已于2019年11月7日办理了竣工验收手续，庭审中，原告邝钧成、邝享波自认已于2019年8月5日收到了涉案商品房的钥匙，因此，兼顾公平，逾期交房违约金宜计算至2019年11月7日止。被告恒威房地产公司抗辩因商品房开发经验不足、施工人员节假日休息的原因导致施工进度延误，不属不可抗力因素或双方约定的免责事由，故其上述抗辩意见，理据不足，本院依法不予采纳。另原、被告签订的买卖合同第八条约定“……。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起15日内告知买受人的；……。”虽然双方履行合同过程中，开平市遭遇了超级台风、暴雨等天气，属于不可抗力，但被告恒威公司未能举证证明其于台风、暴雨等天气影响工程建设进度需延期交楼，其应承担举证不能的法律后果。被告恒威公司在台风、暴雨等不可抗力因素发生后，没有在合同约定的期限告知买受人，即使台风、暴雨等天气影响了恒威公司的工程建设进度，由于恒威公司没有履行合同约定的告知义务，也应视为其已放弃了可以据实延期交房的合同权利，故被告恒威公司本案请求在逾期违约时间中扣减违约天数的理由不成立。本案的逾期交房违约金的计算期间为2017年9月1日至2019年11月7日，合计798天。原告主张被告支付2017年8月31日的违约金，不符合法律相关规定，本院依法不予支持。原告只主张被告支付2017年9月1日至2019年8月31日（合计729天）的违约金，是其权利的自行处分，符合法律相关规定。本案中，虽然原、被告双方于买卖合同第九条约定了逾期交房的违约金计算方法，即逾期超过60日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之四的违约金，但原告邝钧成、邝享波未能提交证据证明因被告恒威房地产公司逾期交付房屋造成其实际损失的情况，综合涉案购房合同的履行情况、涉案房屋同地段同类房屋的租金价格等因素考虑，且依被告恒威房地产公司的申请，本院认为买卖合同约定的逾期交房违约金按已交付房价款每日万分之四计付的标准确属过高，应予以调整，酌定按已交付房价款每日万分之二的标准计付违约金较为合理。综上，被告恒威房地产公司应支付给原告邝钧成、邝享波的逾期交房违约金为91509.33元（627636元×0.0002×729天）。被告恒威房地产公司经本院的合法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法进行缺席判决。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十七条、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第九十条、《最高人民法院〈关于民事诉讼证据的若干规定〉》第二条的规定，判决如下：一、被告开平恒威房地产开发有限公司应在本判决生效之日起十日内支付逾期交房违约金91509.33元给原告邝钧成、邝享波。二、驳回原告邝钧成、邝享波的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费1947.55元（此款原告邝钧成、邝享波已预交），由原告邝钧成、邝享波负担956.55元，被告开平恒威房地产开发有限公司负担991元。原告邝钧成、邝享波多预交的一审案件受理费991元，由本院予以退回；被告开平恒威房地产开发有限公司应向本院补缴一审案件受理费991元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省江门市中级人民法院。审判员  张勇坚二〇二〇年四月二日书记员  张玉华