广东省广州市南沙区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0115民初1790号原告：姜旭超，男，1997年11月7日出生，汉族，住广州市越秀区。委托诉讼代理人：王美舟，广东博敦律师事务所律师。被告：广州市碧荷居房地产开发有限公司，住所地广东省广州市南沙区进港大道345、347号，统一社会信用代码914401157860961624。法定代表人：江巨华，职务经理。委托诉讼代理人：邓淑文，广东百健律师事务所律师。委托诉讼代理人：郭益铭，广东百健律师事务所实习人员。原告姜旭超诉被告广州市碧荷居房地产开发有限公司商品房预售合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告姜旭超委托诉讼代理人王美舟，被告广州市碧荷居房地产开发有限公司委托诉讼代理人邓淑文、郭益铭到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告姜旭超向本院提出诉讼请求：1、被告向原告支付2017年4月1日至2018年9月21日共539天的延迟交楼违约金91842元（每日以总房价款851969元的万分之二的标准计算）；2.被告承担本案诉讼费。事实和理由：2016年12月1日，原告和被告签订了商品房买卖合同，约定原告购买被告开发的坐落于南沙区××路××自编××栋××房（以下统称涉案房屋）。合同约定被告应于2017年6月30日前将通过规划、消防、人防、环保、永久供气、供电、供水和取得工程竣工验收备案表的该房屋交付给原告使用，逾期每日按照该房屋总房款的万分之二支付违约金给原告。合同签订后，原告支付了全部房款，被告却迟至2019年12月30日才交付涉案房屋。被告的行为已经构成违约，应承担违约责任。广州市碧荷居房地产开发有限公司辩称：1、涉案房屋已经通过规划验收、竣工验收、消防、人防、环保，具备永久供水、供气、供电和通邮条件，广州市南沙区建设工程监督安全监督站出具了《建设工程质量监督报告》，且已在2018年9月11日取得《竣工验收备案表》，符合合同约定的交房标准。2、被告已在2018年2月14日通过快递方式向原告寄送了收楼通知，即便法院认定被告应当支付违约金，违约金只能计算到被告通知原告收楼之日即2018年2月14日。3、即使法院认定被告违约，根据合同附件七《本合同补充协议》第三条第6款的约定，违约金总额不得超过总房价的5%。4、涉案合同履行过程中，被告早就向供气、供水等有关部门提交了相关申请，但是由于上述部门的自身原因导致相应文件迟延出具，属于不可抗力的因素，即使被告存在延迟交楼的情形，也应当免除相应的违约责任。经审理查明：被告是涉案广州市南沙区××路碧荷居的开发商，已领取了上述项目的《商品房预售许可证》。2016年12月1日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《广州市商品房买卖合同（预售）》，其中约定：“乙方向甲方购买涉案房屋，建筑面积111.25平方米，总金额为851969元。交房条件为：该商品房项目工程竣工验收合格，并取得了建设工程质量监督机构出具的商品房建设项目符合验收管理规定的《建设工程质量监督报告》和规划、公安消防、人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件；满足供水、供气、供电及通邮等必要居住条件，并取得了公共服务单位出具的永久供水、供气、供电、通邮的证明文件。第十三条房屋交付：甲方应当在2016年12月30日前将作为本合同标的物的房屋交付乙方使用。甲方向乙方交付房屋时，应当向乙方发出收楼通知书，甲方委托物业服务企业或其他中介机构办理交楼手续的，物业服务企业或其他中介机构应当向乙方出示甲方出具的授权委托书。因不可抗力等原因，房屋需延期交付使用的，甲方应当及时书面告知乙方。第十四条延期交房的违约责任：若实际交房时间超过合同约定时间3个月以上视为逾期交房。从约定交房日起3个月结束的次日起至实际交付之日止，甲方按日向乙方支付房价款0.02%的违约金，合同继续履行。实际交房时间超过合同约定交房期限6个月以上的，乙方有权单方面解除合同并要求甲方退还已支付的房款及利息。第十五条房屋交付时的有关资料：甲乙双方进行房屋验收交接时，甲方应当向乙方提供有关该商品房的下列资料：（一）规划部门出具的《建设工程规划验收合格证》。（二）建设单位出具的《建设工程竣工验收报告》。（三）消防部门出具的《建设工程消防验收合格意见书》或备案凭证。（四）供水、供气、供电、通邮的永久使用证明材料。（五）人防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件。（六）《房地产（住宅）质量保证书》。（七）《房地产（住宅）使用说明书》。（八）《临时管理规约》或《管理规约》。上述文件不全的，视为不符合交付标准，乙方有权拒绝收楼，由此产生的逾期交付责任由甲方承担。第十六条交付时的验收：乙方应在接到收楼通知书之日起10日内对该商品房进行验收，如有异议，应当在验收期限届满之日起10日内以书面形式提出，逾期不提出，视为同意接收该商品房。乙方认为该商品房不符合交付标准或条件的，应一次性提出异议。甲方在接到乙方异议后，应在10日内对异议部分做出书面答复和处理意见。逾期不予答复及处理的，视为乙方异议事实成立，该商品房视为未交付。”上述合同补充协议（附件七）约定：“第三条逾期付款、合同解除：……6.双方因违反本合同约定（但合同继续履行的）而产生的利息、赔偿款及违约金总额不得超过总房价款的5%，但本补充协议另有约定的除外。第六条房屋交付：1、甲、乙双方同意买卖合同第十三条第二款‘因不可抗力等原因’包括但不限于：(1)遭遇不可抗力，且甲方在发生之日起90日内告知乙方的。(2)政府部门延迟有关文件的批准或其他政府行为，包括但不限于政府部门对房屋竣工验收及市政配套设施建设之延误；市政规划改变、政府行为（包括政府部门未能按时批出批文或批文互相矛盾、改变原规划的、进行市政施工建设等影响到甲方工程建设的行为）、公共垄断、突发性社会事件等原因及甲方不可避免或者克服的异常地质状况。(3)乙方有任何违约行为，包括但不限于：交付期限届满时，乙方未能依约向甲方或合同（有关协议）约定的其他单位支付或缴纳应付款项；因乙方原因未办理买卖合同备案手续等。出现上述原因时，甲方可书面通知乙方延期交付使用而不承担违约责任。2、在商品房达到交付使用条件后，除乙方违约外，甲方书面通知乙方办理交付使用手续；2.1在商品房达到交付使用条件后，乙方未接到收楼通知的，以买卖合同第十三条约定的交付日期至第十四条约定的宽限期内为交付使用时间；2.2房屋交付的标志是乙方取得该商品房入户门钥匙或本合同约定的交付情形。2.3乙方应在收楼通知列明的收楼期限内，亲临甲方交楼现场办理收楼手续。乙方未在该通知列明的期限内办理收楼手续的，则自该通知列明的收楼期限届满之日起，视为乙方对该商品房已验收且甲方已将该商品房交付乙方使用，该商品房毁损、灭失的风险及该商品房内所有建筑、装修、门窗、地板、墙体、天花板和设施损坏及遗失责任、物业管理费等相关费用从该通知列明的收楼期限届满之日起由乙方承担。3、乙方收楼时应依约付清全部购房款，缴齐物业服务费、住房专项维修资金等其它应由乙方支付的费用，以按揭方式付款的，还需甲方全额收到银行实际已发放的按揭款，否则，甲方有权按累计逾期天数相应顺延交楼及办理房地产权证的时间。……。6、甲方按法律、法规规定或合同约定顺延该房屋交付使用时间的，乙方应自得知顺延事由期满之日起10日内按本条约定办理收楼手续。甲方符合合同约定的房屋交付使用条件后，如乙方未能按约定前往办理收楼手续的，视为甲方已按约定交付该房屋给乙方使用，因该房屋所产生的权利义务由乙方承担及享有。同时，乙方保证按与甲方委托的物业管理公司的规定缴交物业管理费、水电费和相关分摊费用及滞纳金。若乙方违约的，甲方有权按乙方实际延迟的付款天数而相应顺延该商品房的交付期限且不视为甲方违约。”合同还对双方的其他权利义务内容进行了约定。合同签订后，原告向被告支付了全部购房款。原、被告双方在庭审中确认：涉案房屋所在楼宇于2017年2月28日完成送电；于2017年3月6日取得《建筑工程竣工验收报告》；于2017年3月21日取得《建设工程消防验收意见书》；于2017年3月24日符合通邮条件；于2017年7月3日取得《人防工程专项竣工验收备案意见书》；于2017年8月11日取得《建设工程规划验收合格证》；于2017年11月23日通过环境保护验收；于2018年8月30日签订供水合同，于2018年9月11日取得《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》。本院曾在另案中，就涉案房屋所在小区的供气情况向广州南沙燃气发展有限公司进行调查，该公司确认涉案房屋所在小区于2018年3月19日具备供气条件。被告分别于2018年2月14日、2018年9月20日以及2019年3月19日向原告发出收楼通知，原告确认在2018年9月21日收到过收楼通知。2019年5月9日，原告向被告提交了办理涉案房屋产权登记的相关资料。2019年12月30日，原告签署《入住登记表》。本院认为：原、被告签订的《广州市商品房买卖合同（预售）》及其附件是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。原告按合同约定向被告支付了全部购房款，履行了合同的义务，被告未在2016年12月30日前及宽限期3个月内取得涉案房屋的《工程竣工验收备案表》，向原告交付符合合同约定的房屋，构成违约，应承担违约责任。涉案房屋所在楼宇于2018年9月11日取得《工程竣工验收备案表》，并在该日期前具备永久用水、用电、燃气、通邮条件。据此，可以认定涉案房屋于2018年9月11日方具备交付条件。被告虽于2018年2月14日向原告发出收楼通知书，但涉案房屋当时尚不具备交付条件。被告在涉案房屋具备交楼条件后，于2018年9月20日再次向原告发出收楼通知书，原告确认于2018年9月21日收到上述通知，并主张迟延交楼违约金计算至该日止，合法有据，本院予以支持。合同约定若实际交房时间超过合同约定时间3个月以上视为逾期交房，从约定交房日起3个月结束的次日起至实际交付之日止，被告按日向原告支付房价款的0.02%作为违约金，该约定是双方当事人的真实意思表示，且约定的违约金标准亦属于合理范围。根据上述标准，计算出2017年4月1日至2018年9月21日期间的延迟交楼违约金为91842元（851969元×0.02%×539天）。供气、供水等有关部门出具相应证明文件的时间不属于不可抗力，被告以此为由主张免除逾期交楼的违约责任，依据不足，本院不予支持。关于被告提出的补充协议第三条第六款约定违约金以总房款的5%封顶的答辩理由，本院认为，该约定归属在“第三条逾期付款、合同解除”条款中，适用范围明确，并非对迟延交楼责任的补充约定，在此情况下，这一补充条款不宜作超出合同的扩充解释，故本院对被告的上述答辩意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款的规定，判决如下：被告广州市碧荷居房地产开发有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告姜旭超支付自2017年4月1日起至2018年9月21日止的延迟交楼违约金91842元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1048元，由被告广州市碧荷居房地产开发有限公司负担。如不服本判决，在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  李慧娟二〇二〇年四月十五日法官助理谢雨虹书记员陈洁莹