辽宁省辽阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）辽10民终703号上诉人（原审被告）：辽宁中南置地有限公司，住所地辽阳市白塔区新华街道民主路南段（新鑫体育馆东侧）。法定代表人：李萍，该单位执行董事。委托诉讼代理人：王枢，辽宁法云律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：刘国，男，1982年10月12日出生，汉族，住辽阳市白塔区。被上诉人（原审原告）：黄颖（刘国妻子），女，1976年8月9日出生，汉族，住辽阳市白塔区。二被上诉人共同委托诉讼代理人：田其宇，辽阳市白塔区忠兴法律服务所法律工作者。上诉人辽宁中南置地有限公司因与被上诉人刘国、黄颖房屋买卖合同纠纷一案，不服辽阳市白塔区人民法院（2019）辽1002民初3236号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月5日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。辽宁中南置地有限公司上诉请求：一、请求法院依法撤销辽阳市白塔区人民法院作出的（2019）辽1002民初3236号民事判决书；二、判决上诉人不予支付逾期办理房屋所有权证书的违约金及面积差异款中双倍赔偿的部分；三、一、二审的诉讼费用由被上诉人承担。事实与理由：一、上诉人在房屋所有权证书办理过程中存在不可抗力因素。房屋竣工后，上诉人就在积极办理相关手续，不存在逾期办理产权登记，现在三期房屋的初始房照已于2018年8月3日取得，从该日起即可办理房屋所有权证，未予办理或延期办理并不是上诉人的过错。此外，在补充协议中也有约定只要出卖人履行报送的义务即可，且本案存在不可抗力的情况，因此上诉人不承担逾期办证的违约责任。在2016年7月，上诉人与国网辽宁省电力有限公司辽阳供电公司签订《新建住宅供电工程建设协议》，按照协议约定供电公司应在具备进场施工条件60个工作日内完成工程建设，但由于当年天气突然降温导致电缆铺设困难，为了保证工程质量，施工期间采取了必要的安全技术措施，该工程供电公司于2017年8月25日才出具验收意见单。同时，因送电时间较晚及天气原因，水温过低送不了水，造成本项目消防验收及其他专项验收时间节点相应顺延，导致上诉人于2017年12月11日取得竣工验收备案书。由此可见，天气原因是造成相关工程无法施工的主要原因，而天气原因是上诉人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，属于不可抗力因素，因此上诉人不应承担逾期办证的违约责任。二、上诉人不应承担面积差异惩罚性的双倍赔偿责任。房屋合同预测面积为108.34平方米，实测面积为103.55平方米，差为4.79平方米。对于面积差在3%的部分，上诉人同意予以返还，但是超出3%部分被上诉人要求双倍返还，上诉人不能认可。这是房产测绘部门因提供错误数据所造成的，预测时上诉人向房产测绘部门提供的图纸与实测面积是相符的，造成初测结果错误非上诉人责任所致，且上诉人在交房前核查时先于测绘部门发现的错误，并及时要求测绘部门予以更正。因此，造成面积差异并非上诉人恶意所为，上诉人在此事件中没有任何过错，故不能承担惩罚性的双倍赔偿责任。综上所述，请求法院支持上诉人的上诉请求。刘国、黄颖辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求维持原判。刘国、黄颖向一审法院起诉请求：请求法院判令被告按照合同约定退还原告购房款28364.97元，并协助原告办理房屋过户手续；判令被告支付延迟办理房屋所有权证书的违约金26021.35元;诉讼费由被告承担。一审法院认定的事实：2017年5月3日，二原告与被告辽宁中南置地有限公司签订《商品房买卖合同（预售）》一份，原告购买被告辽宁中南置地有限公司开发建设的位于辽阳市太子河区.34平方米房屋一处，单价为每平方米4481.01元，总价款485473.00元。该房屋经实测，面积为103.55平方米，合同约定交付房屋时间为2017年8月30日。《商品房买卖合同（预售）》第十一条约定：出卖人应当在2017年8月30日前向买受人交付该商品房。第十三条约定：房屋实测建筑面积小于预测建筑面积时，建筑面积误差比绝对值在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。第二十条约定：因出卖人的原因，买受人未能在商品房交付之日起180日内取得该商品房的房屋所有权证书的，买受人不解除合同的，自买受人应当完成房屋所有权登记的期限届满之次日起至实际完成房屋所有权登记之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。因买受人的原因未能在约定期限内完成该商品房的房屋所有权转移登记的，出卖人不承担责任。本案房屋于2018年8月3日取得不动产权属登记证书，权利人登记为房屋开发商即被告辽宁中南置地有限公司。一审法院认为，原告与被告辽宁中南置地有限公司自愿签订《商品房买卖合同（预售）》一份，事实清楚、合法有效，一审法院予以确认，故合同双方均应按照合同约定的内容履行各自的义务、承担各自的责任。房屋买卖合同中记载该房屋的预测建筑面积为108.34平方米，而实测建筑面积为103.55平方米，面积差为4.79平方米，建筑面积误差比绝对值大于3%，故按合同约定建筑面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。故在3%以内（含3%）部分，即3.25平方米(108.34平方米*3%）的房价款由出卖人返还买受人，即14563.28元(3.25平方米*4481.01元/平方米）；超出3%部分，即1.54平方米（4.79-3.25平方米）的房价款被告辽宁中南置地有限公司应双倍返还二原告，即13801.51元(1.54平方米*4481.01元/平方米*2倍），被告共计应给付二原告28364.79元。依据《商品房买卖合同（预售）》的约定，本案房屋应在交付后180日内取得房屋所有权证书，但未在约定的时间内办理，且其提供的供电公司的相关证据不足以证明阻却该办理所有权登记的行为，故被告辽宁中南置地有限公司应承担违约责任。但本案房屋于2018年8月3日已经取得不动产登记证据，原告作为房屋买受人应积极妥善处理办理房屋所有权登记事宜，而非放任该损失的扩大发生，故该部分损失应自当完成房屋所有权登记的期限届满之次日即2018年2月27日计算至2018年8月2日止，违约金为7621.93元（157天*0.01%*485473.00元）。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百三十四条之规定，判决：一、被告中南置地有限公司向原告刘国、黄颖支付房屋面积差异款28364.79元；二、被告辽宁中南置地有限公司配合原告刘国、黄颖办理房屋所有权证书；三、被告中南置地有限公司向原告刘国、黄颖支付房屋逾期办理房屋所有权证书的违约金7621.93元。二审中，当事人没有提交新的证据。本院经审理查明，一审判决认定的事实属实。本院认为，上诉人辽宁中南置地有限公司与被上诉人刘国、黄颖签订的《商品房买卖合同（预售）》是双方当事人真实意思表示，为有效合同。双方应按照合同约定的内容履行各自的义务。案涉《商品房买卖合同（预售）》约定，房屋应在交付后180日内取得房屋所有权证书，但上诉人未在约定的时间内为被上诉人办理房屋所有权证书，故上诉人应当承担违约责任。上诉人上诉主张是不可抗力的原因导致延迟办理所有权证书，依据不足，本院不予采信。关于上诉人上诉主张差价款问题，因房屋买卖合同中记载该房屋的预测建筑面积为108.34平方米，而实测建筑面积为103.55平方米，面积差为4.79平方米，建筑面积误差比绝对值大于3%，故按合同约定建筑面积误差比在3%以内（含3%）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。故一审法院判决并无不当。综上所述，上诉人辽宁中南置地有限公司的上诉请求不能成立，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费450元，由上诉人辽宁中南置地有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 都 伟审判员 胡 玲审判员 徐莲凤二〇二〇年四月七日法官助理郝丽鑫书记员孔莹