广东省韶关市武江区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0203民初469号原告(反诉被告）：韶关市善源网络科技有限公司，住所：韶关市浈江区站南路59号A座3楼。法定代表人：王海渐，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴培君,男，该公司职员。被告（反诉原告）：广东亿机网电子商务有限公司，住所：韶关市武江区新华南路志兴花园B座第三层301。法定代表人：侯亦祥，该公司总经理。委托诉讼代理人：袁志东，广东南水律师事务所律师。原告韶关市善源网络科技有限公司（以下简称善源网络科技公司）与被告广东亿机网电子商务有限公司（以下简称亿机网电子商务公司）合同纠纷一案，本院于2020年3月4日立案后，被告亿机网电子商务公司在诉讼期间提起反诉，本院经审查受理后，依法适用简易程序对本案公开开庭进行审理。原告（反诉被告）善源网络科技公司的委托诉讼代理人吴培君，被告（反诉原告）亿机网电子商务公司的委托诉讼代理人袁志东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告善源网络科技公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告网络网站系统搭建费用75200元，并从2019年11月1日起以75200元为基数按中国人民银行同期贷款利率支付资金占用利息至结清款项止；2.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原、被告双方于2019年4月29日签订了《善源网络网站建设合同》，合同关于结算方式条款中约定为，甲方（即被告方）需在系统搭建完成并签署《网站上线确认书》后支付剩余合同总金额的40%即人民币75200元给乙方（即原告方）作为第三期系统搭建费用。同年11月1日，被告已验收确认原告制作的网站符合要求并签字盖章认可。自被告验收确认至今，原告多次通过电话催告、信息通知等方式要求被告支付所欠费用，并于同年12月26日委托律师事务所寄送律师函进行催收，被告也于律师函寄送次日收悉，但被告至今仍未清偿所欠费用。为维护原告的合法权益，根据民诉法等相关法律规定，特向法院提起诉讼。被告亿机网电子商务公司辩称，原告交付工程时间超过合同约定，请法院查清事实。反诉原告亿机网电子商务公司向本院提出反诉请求：1.判令解除反诉原告与反诉被告之间所签订的《善源网络网站建设合同》；2.判令反诉被告退还因超期交付产品的违约责任而应退还的第一期、第二期系统的建设费用（即合同总金额的60%）112800元；3.本案的本诉、反诉的案件受理费均由反诉被告承担。事实与理由：2019年4月29日签订的《善源网络网站建设合同》约定由反诉被告为反诉原告建设网站、反诉原告所应承担的义务之外,同时也约定了反诉被告如因超期交付网站建设成果而应承担的违约责任。在本合同的履行过程中，反诉原告按照约定如期履行了付款的义务，但反诉被告则超出了该合同第一条约定的建设网站的交付时间“制作周期2019年5月5日至2019年9月1日（共计113天，法定假期顺延）”。这一点情况在反诉被告向法院所提交的证据中可以清楚显示，反诉被告于2019年11月1日才向反诉原告交付产品，并经反诉原告的工作人员确认验收。也就是说，反诉被告没有任何证据释明其超期具备本合同的免责理由，同时反诉被告亦未提交任何与反诉原告商量关于网站工程是否可以延期的证据，其超期的行为完全属于自己未按期限完成系统建设项目，针对反诉被告已经拖延交付工作成果的行为，则已经构成了违约。同时，反诉原告也是基于反诉被告向法院提起本诉之后，才考虑诉之法院，要求反诉被告依照本案中网站建设合同的第四条第4款的约定，承担其违约的责任，应向反诉原告退还其所收取的第一期、第二期系统建设费用。请求法院判令驳回反诉被告在本诉中的诉讼请求，同时还应判令反诉被告承担网站建设的合同违约责任、并予以退还已收取的第一、第二期系统建设费用，合计112800元。反诉被告还应承担本案的案件受理费及其他相关的费用。反诉被告善源网络科技公司辩称，答辩人在6月19日已经履行合同第一条第二点，完成建成建设PC端、小程序端等，被答辩人反馈也没有问题，也支付了第二期系统搭建费用。被答辩人在7月3日已经完成56400元付款，作为第二期预付款。合同约定6月19日必须支付，中间因各种理由拖延了14天。被答辩人曾多次更换对接人，答辩人在2019年7月8日时已将四个端口系统（PC端、移动网页端、小程序端、app端）交付给被答辩人使用，还配合被答辩人将公司信息上传。聊天记录中发的二维码就是答辩人交付的系统，且被答辩人要求答辩人配合其将公司资料及产品上传。答辩人已经履行合同至合同附件目录第八点，让客户进行软件兼容性测试，整个开发流程已经完成超过80%。答辩人预计要1个月时间进行测试、资料上传。被答辩人在7月12日又更换两名对接人员，直到8月20日后被答辩人才提出修改要求，答辩人积极配合完成修改。8月31日答辩人全部修改完成，9月3日答辩人催促被答辩人验收，被答辩人回复答辩人仍需要一些功能改动（新增功能在功能修改确认书中），答辩人需要被答辩人签署修改确认书，被答辩人也同意了。9月5日答辩人催促被答辩人签署修改确认书，但被答辩人一直拖延踢皮球，在9月17日才找到被答辩人负责人签署修改确认书。根据约定，签署该确认书后才可动工，在15个工作日内完成修改。答辩人在9月15日正式动工，因中途遇上国庆假期,于2019年10月11日将最终产品交付被答辩人，被答辩人确认没有问题。最后需要被答辩人签署上线确认书，但被答辩人也一直拖延，直到11月1日答辩人找到被答辩人付款财务，被答辩人称找负责人查看过后没有问题，才签订的上线确认书。原、被告围绕各自的诉讼请求和抗辩主张均向本院提交了证据材料。本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。经审理查明：2019年4月29日，亿机网电子商务公司（作为甲方）与善源网络科技公司（作为乙方）签订了一份《善源网络网站建设合同》，由善源网络科技公司为亿机网电子商务公司开发网上商城,该合同约定“甲方委托乙方网站建设事宜……第一条：服务内容、价格、付款和时间。1.服务内容包括：……技术支持（网站维护、数据备份、客服跟踪）……售后服务（员工培训、网站免费维护一年）……制作周期（2019年5月5日至2019年9月1日（共计113天，法定节假日顺延）；合计费用（人民币壹拾捌万捌仟元整，小写￥188000元）不含税；续费/维护费（18800元/年，备注：首年免维护费）。2.结算方式：合同签订后，甲方应向乙方支付合计总金额的30%作为第一期系统搭建费用，即人民币伍万陆仟肆佰元整（小写：￥56400元）。6月19日制作完成PC端，移动web端，小程序端后，支付合同总金额的30%作为第二期系统搭建费用，即人民币伍万陆仟肆佰元整（小写：￥56400元）。系统搭建完成并签署《网站上线确认书》后，支付剩余合同总金额的40%作为第三期系统搭建费用，即人民币柒万伍仟贰佰元整（小写：￥75200）……第四条：违约责任和争议解决……3.乙方于2019年6月19号前交付PC端、移动端、公众号、小程序公测版，临时版本APP。于2019年9月1日前交付APP正式版。4.乙方逾期16天未完成相关版本交付按合同金额的20%向甲方支付违约金，乙方逾期30天未完成相关版本交付，需要退还合同第一期及第二期系统建设费用（即合同总金额的60%），同时合同终止”等内容。合同签订后，亿机网电子商务公司支付了第一期费用56400元给善源网络科技公司。2019年6月19日，善源网络科技公司将“PC端、移动网页端、小程序端”交付给了亿机网电子商务公司。亿机网电子商务公司于2019年7月3日支付了第二期费用56400元给善源网络科技公司，当月中旬善源网络科技公司将合同约定的所有系统交付给亿机网电子商务公司使用。因亿机网电子商务公司提出需要对网站进行修改，善源网络科技公司根据亿机网电子商务公司修改要求发出一份《网站建设修改确认书》，内容包括：我们已经完成《亿机网》网站的全部建设工作，因贵公司有特别的项目需求，对于该网站有需求进行修改，其修改内容如下：把英文注册连接放在主页等内容，经技术核对后以上修改内容为15个工作日，本确认书签订后开始实施。”善源网络科技公司工作人员于2019年10月11日通过微信联系亿机网电子商务公司的工作人员告知“后台也改好了”，并在2019年10月18日通过微信通知亿机网电子商务公司的工作人员刘炳勇进行验收。2019年11月1日，亿机网电子商务公司在《亿机网网站确认书》上客户确认栏处加盖了公章进行验收。因向亿机网电子商务公司催收第三期费用未果，善源网络科技公司遂诉至本院要求解决。亿机网电子商务公司则认为善源网络科技公司虽然在2019年7月中旬将合同约定的全部系统交付使用，但并未教会其公司的员工使用该系统，并以善源网络科技公司超期交付网站建设成果为由，向本院提起反诉要求解除合同及退还费用。庭审中,原告明确其主张的利息计算方式为:从2019年11月1日起以75200元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息至被告实际付款之日止。本院认为，亿机网电子商务公司与善源网络科技公司签订的《善源网络网站建设合同》是双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，该合同合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的合同义务。现本案争议的焦点在于网站建设成果是否存在超期交付的问题。善源网络科技公司认为虽然《善源网络网站建设合同》约定，“制作周期（2019年5月5日至2019年9月1日，共计113天，法定节假日顺延）”，但双方对网站修改内容及修改期限进行了约定，其公司已按约定的修改期限按时完工，不存在超期交付的问题，为此提交了双方的微信沟通记录予以佐证。微信记录显示，善源网络科技公司在2019年7月中旬已将合同约定的全部系统交付使用，之后双方对于系统的修改亦进行了协商，并在2019年9月17日对于修改较大的部分以《网站建设修改确认书》予以确定，对修改期限进行了约定，之后善源网络科技公司在2019年10月11日告知对方“后台也修改好了”，并在同月18日通知验收。亿机网电子商务公司虽然对于善源网络科技公司提交的微信记录持有异议，但并未提交相反的证据予以反驳。因此，善源网络科技公司提交的证据具有优势，本院对其公司的主张予以采信。现亿机网电子商务公司已签署《亿机网网站确认书》，即应按照合同约定支付第三期系统搭建费用75200元。但亿机网电子商务公司至今未予支付，其行为已构成违约，因此，善源网络科技公司要求亿机网电子商务公司支付第三期系统搭建费用75200元，有事实和法律依据，本院予以支持。亿机网电子商务公司未按时支付相应费用给善源网络科技公司，确会造成收款人资金被占用的损失，故结合善源网络科技公司的诉求，本院确定亿机网电子商务公司应从2019年11月2日起至款项支付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付利息给善源网络科技公司。基于前述，对于反诉原告亿机网电子商务公司要求解除合同及退还第一、第二期系统建设费用的诉讼请求，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第七十七条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第六十五条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告广东亿机网电子商务有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内向原告韶关市善源网络科技有限公司支付系统搭建费用75200元及利息（利息计算方式：从2019年11月2日起至款项付清之日止，以75200元为基数按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回反诉原告广东亿机网电子商务有限公司的全部诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费1680元，减半收取840元，由被告广东亿机网电子商务有限公司负担。反诉案件受理费1278元，由反诉原告广东亿机网电子商务有限公司负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省韶关市中级人民法院。审判员  谭谦悦二〇二〇年四月十六日书记员  陈宇静