江苏省扬州市广陵区人民法院民 事 判 决 书(2019)苏1002民初2708号原告（反诉被告）：刘虎臣，男，汉族，1979年5月21日出生，居民身份证号码321002197905212113，住本市渡江桥南西后街60号。原告（反诉被告）：刘丹，女，汉族，1984年1月30日出生。居民身份证号码321027198401301229，住本市瓜洲镇运西村刘伙组21号。被告（反诉原告）：扬州三度空间设计有限公司，住所地在本市兴城西路八方汇大厦1023室。法定代表人：刘建华，执行董事。委托诉讼代理人：张维、张颖，江苏鈜云辰旭律师事务所律师。刘虎臣、刘丹与扬州三度空间设计有限公司（原扬州天地和装饰工程有限公司，以下分别简称三度公司、原天地公司）装修合同纠纷一案，本院于2019年5月5日立案，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭进行了审理。刘虎臣、刘丹，三度公司负责人刘建华及代理人张维到庭参加诉讼，本案现已审理终结。本诉原告刘虎臣、刘丹向本院提出诉讼请求：1、解除合同；2、三度公司赔偿重新装修经济损失10000元、违约金3000元；3、三度公司书面承诺负责赔偿今后入住可能因残留污染造成的人身损害费用，原告对此保留起诉的权利。事实和理由：三度公司（原天地公司）违返合同约定，不使用汉高百得无甲醛环保胶，防水不使用德高，而是使用袋装不明901胶涂刷室内墙壁，造成污染隐患。被发现后拒不改正，擅自撤场。且在之前的施工中还违返约定擅自将水电、瓦工工程外包，偷工减料，存在质量问题。故要求三度公司赔偿瓷砖和墙面胶损失以及后期可能出现的损失计1万元，擅自撤场造成的工期延误违约金3000元。本诉被告三度公司辩称：被告没有违约，使用的901胶符合国家质量标准，作用是混合堵漏王对墙面作防水处理，在所有的毛坯墙上刷面是为贴砖需要。汉高百得是油漆施工阶段需要使用的材料，被告还没有施工到该阶段。所有的施工人员均系被告自行雇佣，没有外包。水电施工及变更部分已由原告验收，评价很好。瓷砖一般是贴背胶上墙，原告要求干挂，是否有损坏以及谁损坏，被告不清楚。瓦工施工刚开始，未进入实质阶段。请求驳回本诉原告的诉讼请求。另，由于原告多次随意变更装修方案，自购材料不能到位，导致施工无法正常进行，后又以劣质胶为由单方要求被告停工，在办理移交手续时又拒绝签字，经公安部门出警调解，被告对装修进度和现场状况拍照取证后移交钥匙。对方恶意解约，应承担违约责任并支付欠付的工程款，故，提起反诉，要求对方再支付装修款、误工费、遗留施工现场的材料款等计23646元，并承担违约金5500元。针对三度公司的反诉请求，刘虎臣、刘丹辩称：是三度公司未经同意自行撤场，并非反诉被告拒绝其进场施工。后续工程款因未施工不应支付，支付的前期工程款已经超出三度公司的施工进度。现场遗留的材料价值有限，是三度公司违约，不承担违约金。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。结合有关证据，本院认定事实如下：2019年1月6日，刘虎臣作为甲方与乙方原天地公司签订《家庭居室装饰装修工程合同》一份，主要内容约定甲方将本市天玺湾11-501交乙方装潢，乙方部分包料，工期120天，总价5.5万元，分进度付款，包括进场前付3400元、敲墙水电竣工验收后付1万元、瓦工竣工验收后付1万元、吊顶竣工验收后付2万元、油漆竣工验收后付1万元，余款1600元在工程验收合格半年后付清。合同第九条约定乙方不得将工程转包他人施工。第十一条违约责任部分约定违反合同条款应赔偿对方损失，甲方未按规定时间和要求提供材料应偿付乙方停工误工损失，标准为每日按工程总价千分之零点五，该条还约定合同生效后不得擅自变更解除，否则向对方承担总价10%的违约金。该合同还附有22条的装修要求，其中第2条约定不许转包，地砖上墙用德高；第9条约定全屋刷立邦墙固的材料，全屋刮墙用家顺成品腻子，立邦净味120系列乳胶漆，汉高百得无甲醛胶水等所有相关油漆材料；第11条约定防水全用德高；第20条约定项目内容在报价表内所需品牌和施工明细按本表为准。合同签订后，原天地公司组织施工，完成水电隐蔽工程项的施工，并由刘虎臣在2019年1月23日签名确认，总评很好。2019年4月11日，刘虎臣要求对验收合格的部分水电项目变更，承诺费用1000元，并在变更协议上签名。后，原天地公司完成了变更施工。目前刘虎臣按付款进度支付了第一笔3400元、第二笔1万元，合计13400元。另查明，2019年4月底，双方发生矛盾，公安机关出警处理，刘丹表示对方未使用汉高百得胶，自行撤场，原天地公司负责人表示业主要求停工，避免后患交接钥匙。装潢现场遗留有原天地公司的部分物资，刘虎臣接手后又继续进行了装潢，原天地公司施工的上墙瓷砖部分有裂痕现象。还查明，刘丹曾与原天地公司负责人的妻子微信联系指出施工中未使用汉高百得胶的问题，对方先答复市场上无法买到，后又表示该胶是油漆时使用的，与瓦工不相干。诉讼中，原天地公司更名为三度公司，并提交了扬州市产品质量监督检验所2018年8月就生产单位扬州亚菲涂料有限公司送检的901胶所出具的检验报告，结论为样品经检验符合Q/321001GQC03-2016标准规定的要求。本院认为：双方签订的装修合同合法有效，均应依约履行。合同所附的22条装修要求也是其组成部分，原天地公司应按照约定的要求使用有关装修材料。其中第9条约定的全屋使用的材料中有汉高百得无甲醛胶水，该建筑用胶是品牌商品，与901胶的功能类似，但功效、知名度及市场价格等均高于901胶，在瓦工、油漆工施工阶段均有使用的必要。原天地公司在现场实际使用的是901胶，而非汉高百得无甲醛胶，已经构成违约，双方因此发生纠纷并导致合同不再履行，责任在原天地公司，应由更名后的三度公司承担。刘虎臣要求解除合同，应予支持。现场确有瓷砖施工损坏现象，但单价和数量不明，本院酌定200元，由三度公司赔偿。原天地公司使用不合约定的低价901胶施工，应退还部分差价损失，本院酌定300元由现三度公司赔偿。刘虎臣主张的预期损失，未实际发生，本院不予支持。刘虎臣主张由对方书面承诺901胶无危害，因三度公司举证的检验报告显示其使用的901胶符合标准，且目前也没有证据证实该胶水危害人身××对其主张本院不予支持。关于刘虎臣主张的违约损失，因合同无法继续履行的责任在对方，后期刘虎臣继续装潢势必造成一定程度的工期延误等损失，本院酌定1500元由三度公司承担。本案处理的是合同纠纷，而非侵权纠纷，刘丹不是装修合同的相对人，不能依据合同主张权利和承担义务。反诉部分，原天地公司已经完成水电施工并由刘虎臣签名认可，还完成了水电变更部分施工，刘虎臣应按付款进度支付款项，尚欠的1000元水电变更费用应继续支付给三度公司。原天地公司遗留有部分物资在施工现场，本院酌定200元由刘虎臣支付。三度公司主张的其他费用事实依据不足，本院不予支持。三度公司主张的违约金因违约责任不在刘虎臣，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《中华人民共和国合同法》第八条、第九十四条的规定，判决如下：一、解除刘虎臣与原天地公司（现三度公司）签订的《家庭居室装饰装修工程合同》；二、三度公司在本判决生效后十日内给付刘虎臣2000元；三、刘虎臣在本判决生效后十日内给付三度公司1200元；四、驳回双方的其他诉讼请求。以上双方应给付对方的款项冲抵后，三度公司还需在本判决生效后十日内给付刘虎臣800元。案件受理费本诉部分减半收取62元，由三度公司负担25元，刘虎臣负担37元。反诉部分减半收取264元，由刘虎臣负担25元，三度公司负担239元。（双方应负担部分均已足额交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，同时按规定预交上诉费,上诉于江苏省扬州市中级人民法院。审 判 长  潘 刚人民陪审员  冒鲁朝人民陪审员  戴素云二〇二〇年四月二十四日法官 助理  焦苗苗书 记 员  倪 庭