广东省广州市白云区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0111民初560号原告：广州白云电器设备股份有限公司，住所：广州市白云区神山镇大岭南路18号，统一社会信用代码914401011910641611。法定代表人：胡德兆，董事长。委托诉讼代理人：张柳兰，女，汉族，1995年10月5日出生，该司员工，住广西来宾市兴宾区。被告：南雄市彤置富水泥建材投资有限公司，住所：广东省南雄市珠玑镇梅岭，统一社会信用代码914402826981867907。法定代表人：古约华，董事。委托诉讼代理人：单溪杰，广东广和律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄嘉威，广东广和律师事务所实习人员。原告广州白云电器设备股份有限公司与被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年1月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广州白云电器设备股份有限公司的委托诉讼代理人张柳兰和被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司的委托诉讼代理人单溪杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州白云电器设备股份有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告货款978175元；2.判令被告按合同约定向原告支付逾期付款违约金48908.75元；3.判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实和理由：2014年5月27日，原被告双方就“南雄市彤置富水泥建材投资有限公司2×5000t/d熟料水泥生产线A线车间熟料线10kV高压柜”签订了《供货合同》，买方合同编号为NT2014-JSB-058。合同约定被告向原告购买高压柜28台套，价格总计2300000元。付款事项及质保期约定为：1.预付款为设备总价10%，买方收到中国中材国际工程股份有限公司天津分公司技术确认书面通知后向卖方支付；2.提货款为合同总价50%，设备制造完成发货前经买方确认后，10日内向卖方支付；3.调试款为合同总价30%，合同设备安装调试完全受电后，10日内向卖方支付，同时卖方向买方提供合同总价17%全额增值税专用发票；4.质保金为合同总价10%，合同设备安全运行12个月后，10日之内向卖方支付。根据被告实际施工情况增加继保装置及直流屏的供货，双方于2016年10月21日签订补充协议《车间高压柜采购合同补充合同》（合同编号为NT2014-JSB-058-补），合同价格为581750元。付款方式约定为：合同签订10日内支付90%，质保金10%，设备验收合格并签订验收单后一年，或货到现场18个月（时间先到为准）。上述合同金额总计为2881750元。合同签订后，原告按照合同约定及被告实际施工将设备全部交付给被告，但截至起诉之日被告仅支付了1903575元，剩余978175元到期尚未支付。原告多次向被告催讨货款，但被告拒绝支付。被告行为已严重损害原告合法权益，故诉至法院，恳请支持原告所有诉讼请求。南雄市彤置富水泥建材投资有限公司辩称：依照合同约定，原告最迟交货时间为2014年8月5日，但原告实际到2016年12月25日才开始交货。原告迟延交货应抵消扣减货款，故抵扣后被告无须向原告支付剩余货款。因被告已不需支付剩余价款，故不存在违约金。此外，原告违约金计算过高，应按照中国人民银行同期同类贷款利率及银行间同业拆借利率分段计算。经审理查明：2014年5月27日，原被告就“南雄市彤置富水泥建材投资有限公司2×5000t/d熟料水泥生产线A线车间熟料线10kV高压柜”签订了编号为NT2014-JSB-058的《供货合同》，约定被告向原告购买原料粉磨配电站和窑头配电站10kV高压柜KYN28-12熟料线28台套，含随机备品备件，总价人民币2300000元；交货时间约定为在图纸确认及10%预付款到原告账后，根据被告通知2个月后交货完成，如被告因工程进度原因要求推迟交货，原告不得收取额外费用，如被告要求提前交货，应提前1个月书面通知原告；原告在交货前1周内将交货清单一式2份，用书面方式通知被告；质量保证期约定为设备运行之日起12个月或交货后的18个月后的一星期内，以先到日期为准；付款方式约定为：1.预付款为设备总价10%（即230000元），被告收到中国中材国际工程股份有限公司天津分公司技术确认书面通知后向原告支付。2.提货款为合同总价50%（即1150000元），设备制造完成发货前经被告确认后，10日内向原告支付。3.调试款为合同总价30%（即690000元），合同设备安装调试安全受电后，10日内向原告支付，同时原告向被告提供合同总价17%全额增值税发票。4.质保金为合同总价10%（即230000元），合同设备安全运行满12个月后，经双方确认，10日之内向原告支付；原告的逾期交货违约责任约定为，设备每迟交货一周，支付逾期交货设备总价5‰的迟交货违约金，逾期交货达二个月时，被告有权终止合同，原告应退回被告已支付的全部货款，并向被告偿付设备总价5%的违约金，被告若未按合同规定付款提货，视为被告违约，违约条款适用于买卖双方；被告的逾期付款违约责任约定为，每迟付一周支付相应逾期付款额5‰的逾期付款违约金，同时交货期顺延，但逾期付款违约金最高不超过逾期付款额的5%；双方联系人约定为，原告：杨洁蓬，被告：许小峰。2016年10月21日，原被告就上述合同签订《车间高压柜采购合同补充合同》（合同编号为NT2014-JSB-058-补），约定被告向原告增加采购继保装置及直流屏共32台，价格合计581750元；付款方式约定为：合同签订10日内支付90%（即523575元），质保金10%，质保周期一年，质保金支付条件为设备验收合格并签订验收单后一年，或货到现场18个月（时间先到为准）；其他未尽事宜仍执行主合同有关规定，设备与主合同设备一同交货。上述合同签订后，被告于2014年6月6日向原告支付货款230000元，于2016年10月13日向原告支付货款1150000元，于2016年11月14日向原告支付货款523575元。原告于2016年12月24日出具两份送货单，向被告交付涉案货物，被告于次日签收。原告于2017年1月20日开具了两张购买方为被告、价税合计分别为2300000元、581750元的增值税专用发票。2018年2月14日、3月27日，原告的工作人员先后两次对涉案货物进行了现场调试。以上事实，有《供货合同》、送货单、增值税发票、银行凭证、客户服务记录单和当事人陈述等证据证实。本院认为：被告向原告购买涉案机器设备，双方成立买卖合同关系。原被告签订的编号为NT2013-JSB-058的《供货合同》和编号为NT2014-JSB-058-补的《车间高压柜采购合同补充合同》均合法有效，双方应依约履行各自合同义务。原告已于2016年12月25日向被告交付涉案货物，并先后于2018年2月14日、3月27日对涉案货物进行了现场调试，被告依约应于调试后10日内即2018年4月6日前向原告支付调试款690000元。同时，按照合同约定，被告应于双方确认设备安全运行满12个月后10日内向原告支付主合同总价10%的质保金，于货到现场18个月（时间早于设备验收合格并签订验收单后一年）向原告支付补充合同总价10%的质保金。因被告收货后至今未就涉案货物质量提出过异议，故可认定涉案机器设备不晚于调试完成之日起已处于安全运行状态，故被告依约应于调试之日起12个月后10日内即2019年4月6日前向原告支付主合同质保金230000元，于货到现场18个月即2018年6月25日向原告支付补充合同质保金58175元。被告至今未向原告支付上述调试款和质保金合计978175元，已构成违约，应承担相应的违约责任。被告虽辩称原告迟延交货，但被告未能举证证实其通知原告交货的具体时间，而从被告迟至2016年10月13日才向原告支付合同总价50%的提货款，且无证据证实其在收货至今几年内曾向原告主张过迟延交货违约责任的事实来看，原告称被告系因工程项目停工主动要求原告迟延发货的主张更为符合客观事实。因此，本院对被告的抗辩不予采纳。截至原告起诉之日，被告欠付货款绝大部分已逾一年，原告主张被告按照合同约定支付最高不超过逾期付款额的5%的违约金48908.75元，没有超出合同约定范围，也未高于按照银行同期同类贷款利率计算所得的占用资金损失。综上所述，原告的各项诉讼请求均合理合法，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十八条第一款、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州白云电器设备股份有限公司支付货款978175元；二、被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告广州白云电器设备股份有限公司支付逾期付款违约金48908.75元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费7022元、保全费5000元，均由被告南雄市彤置富水泥建材投资有限公司负担，并于本判决生效之日起三日内向本院交纳。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  张文茵二〇二〇年四月二日书记员  陈珊珊