福建省晋江市人民法院 民 事 判 决 书 (2019)闽0582民初6329号 原告（反诉被告）：李美玲，女，1990年10月20日出生，汉族，住福建省德化县。 委托诉讼代理人：杨乾举，福建华达律师事务所律师。 被告（反诉原告）：泉州市爱峰巢装饰有限公司，住所地福建省泉州市晋江市梅岭街道世纪大道君悦湾1-2栋连体商场2楼201，统一社会信用代码91350582M0000LB83W。 法定代表人（被告）：洪伟，该公司总经理。 委托诉讼代理人：刘江栋，男，1978年12月20日出生，汉族，住浙江省东阳市，该公司经理、监事。 委托诉讼代理人：游映雪，女，1988年2月10日出生，汉族，住福建省南靖县，该公司设计部组长。 被告：洪伟，男，1975年11月17日出生，汉族，住湖北省黄冈市黄州区。 原告（反诉被告）李美玲与被告泉州市爱峰巢装饰有限公司（反诉原告，以下简称爱峰巢公司）、洪伟承揽合同纠纷一案，本院于2019年5月20日立案受理本诉，于2019年6月12日受理反诉，依法适用简易程序公开开庭进行合并审理。原告本人及原、被告之委托诉讼代理人到庭参加诉讼，被告洪伟经本院合法传唤未到庭，本案现已审理终结。 原告李美玲向本院提起诉讼请求：请求解除原、被告签订的《家装e站合作协议书》；2.二被告立即退还原告装修款10万元；3.二被告连带赔偿原告违约金暂计为224659.8元；4.本案案件律师费6000元及诉讼费由二被告承担；5.因被告未按时（2019年1月25日）装修完毕，造成原告房租损失，2019年1月25日至2019年12月7日每月房租4500元，2019年12月8日至今每月房租3300元，暂计至2020年3月24日。事实与理由：原、被告双方于2018年8月2日签订协议，约定被告承揽原告的套房装修，承包方式系包工包料，工期100个工作日，工程总价款175799元。2018年9月4日，被告进场施工完成部分项目，原告已付工程款197039.9元，被告却无理要求原告再行支付2万元，且至今未复工，致使合同目的无法实现。被告已完成工程量仅9万余元，要求退还10万元装修款。被告爱峰巢公司违约，应当自2019年1月26日起因被告违约承担工程总造价1%的违约金，承担原告主张权利产生的相关费用以及租房居住的租金损失。被告洪伟作为被告爱峰巢公司的一人股东，应当无法证明其自身财产独立于公司，应当对被告爱峰巢公司的上述债务承担连带清偿责任。 被告爱峰巢公司辩称，同意解除《家装e站合作协议书》及《家装e站合同书》，二被告无需退还原告装修款10万元，原告违约在先，不同意连带赔偿原告违约金224659.8元。本案关键在于，系原告引起的违约责任，导致被告多次停工，并在被告多次停工催要下，原告仅支付3万元，但至今仍未偿付清楚。由于原告有增加5万元施工项目（已付3万元），施工的完工时间应顺延一个月。 被告洪伟未作答辩。 反诉原告爱峰巢公司向本院提起反诉：1.请求判令解除反诉原、被告之间签订的《家装e站合作协议书》；2.反诉被告赔偿反诉原告违约金410954.18元。事实与理由：反诉原、被告在2018年8月2日签约家装定金协议，于2018年9月1日签署正式合同。反诉被告按合同支付前三期节点进度款，并在施工过程中和反诉原告共同签字确认增加项目的清单及总价，施工总价从175799元增加到225799元，同时确认增加项目费用5万元在木作验收之前缴清，表上工期自动按比例延迟。依照合同约定，反诉原告完成第四个施工项目并在反诉被告签字验收合格的三个工作日内，反诉被告应支付施工总价的95%即214509.05元，但反诉被告至2019年3月3日（当日支付3万元）仅支付工程进度款共197010元，尚欠17000元以各种理由未按合同约定支付。依照合同约定，反诉原告有权解除合同，反诉被告应承担违约责任。 反诉被告李美玲辩称，同意解除《家装e站合作协议书》及《家装e站合同书》。反诉被告不存在违约，反诉原告的违约金诉讼请求没有事实与法律依据，不应得到支持。 被告洪伟未作答辩。 在举证期限内，原告李美玲向本院提供如下证据：1.原告居民身份证一份，来源于德化县公安局，证明原告的基本情况；2.内资企业登记基本情况表一份二页、公司章程一页、法定代表人信息一页、被告洪伟居民身份证复印件一份，来源于晋江市市场监督管理局，证明二被告的基本情况，被告爱峰巢公司为一人有限责任公司，被告洪伟为被告爱峰巢公司的唯一股东，被告洪伟对被告爱峰巢公司的债务承担连带清偿责任；3.《家装e站合作协议书》、装修包的施工标准和品牌明细、整装价格、天猫家装e站、支付流程、四季花城3#2602工期表各一份，证明原告将诉争房产装修项目以包工包料的方式发包给被告的一切事实及其他相关权利义务的约定；4.装修须知、防火责任书、住宅室内装饰装修管理服务协议书温馨提示各一份，证明诉争房屋的开工日期为2018年9月4日；5.现场照片三页、微信聊天截图三十页、收款收据一份、订单详情及回单详情，证明原告支付款项后，被告违约无故停工至今；6.委托代理合同、授权委托书、福建省增值税普通发票各一份，证明原告因本案支付律师费6000元，应由被告承担。被告爱峰巢公司对上述证据均无异议。 在举证期限内，被告爱峰巢公司向本院提供如下证据：1.《家装e站合作协议书》一份，证明反诉原、被告于2018年8月2日签署协议的事实；2.《家装e站合同书》一份，证明反诉原、被告于2018年9月1日签署正式合同的事实；3.水路打压合格和布线、布管、水电点位完工确认单一份，证明反诉被告对项目支付第三个节点的验收合格并确认；4.防水工程验收单一份，证明反诉被告对防水工程的验收合格，同时证明反诉原告一直都在履行合同；5.木工验收检查单一份，证明反诉被告对木工工程的验收合格，同时证明反诉原告一直都在履行合同；6.瓷砖铺贴验收单一份，证明反诉被告对项目支付第四个节点的验收合格并确认，工程应支付到合同总款的95%；7.爱峰巢装饰施工增减明细表一份，证明合同总金额从175799元增加到225799元，表里明确注明木作验收之前付清增加的款项5万元；8.晋江市四季花城3#2602已付工程款明细表一份，证明反诉原告收到工程款的时间和金额，反诉被告未按合同支付合同总款的95%，已构成违约；9.晋江市四季花城3#2602违约金计算清单一份，证明反诉被告应赔偿反诉原告的违约金金额；10.晋江市四季花城3#2602未做工序明细表一份，证明反诉原告应退还反诉被告未完工程的金额。原告质证认为，对证据1、2、8、10无异议，但原告多支付了29.9元，不能证明原告违约，被告未完成的工程不止清单上的工程；证据3、4、5、6、7，上面的“李美玲”三字并非原告本人签署；证据8真实性没有异议，不能达到反诉原告的证明目的；证据9不予认可。 本院认为，被告洪伟经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为自愿放弃答辩、质证、辩论等诉讼权利。除上述证据9系被告单方制作不予确认以外，原、被告提供的上述其他证据，内容客观真实，形式符合有关法律规定，与本案事实有直接的关联性，能够形成证据链条以证明案件事实真相，被告予以认可，本院予以采纳并作为定案依据。 经庭审举证、质证和认证，结合在庭审中原告李美玲与被告爱峰巢公司不存在争议的事实，对本案的事实作如下认定:2018年8月2日，原、被告签订《家装e站合作协议书》，约定“被告为原告装修晋江池店中骏四季花城2期3-2602房屋，工期100个工作日，整装总价175799元，由于被告无正当理由延误工期应每天按工程总价款1%向原告支付违约金”。2018年9月1日，原、被告签订《家装e站合同书》，约定条款如上，并约定“乳胶漆工程验收合同3个工作日内支付施工总价款的余下5%工程款”。2018年8月2日，原告支付给被告5000元、29.9元，2018年9月1日支付65320元，2018年10月3日支付52740元，2018年12月1日支付43950元，2019年3月3日支付3万元，合计197039.9元。2018年9月4日，上述装修工程开工。原告李美玲与被告爱峰巢公司均同意解除签订的《家装e站合作协议书》《家装e站合同书》。 本院认为，原告李美玲与被告爱峰巢公司之间的承揽合同关系，合法有效，依法应受法律保护。从2018年9月4日开工至合同约定“乳胶漆工程验收合同3个工作日内支付施工总价款的余下5%工程款”之前，原告李美玲均按期支付工程款，但被告爱峰巢公司至今未完成乳胶漆工程（被告爱峰巢公司证据10中对该不利事实予以自认），明显已超过100个工作日，结合被告爱峰巢公司于2019年2月25日的微信聊天记录“新年好，现在我们这边准备开工，开工之前需要你这边那增项款需要交下”“嗯，是说衣柜吧，不然这样你先交3万，我们把卫生间做完，衣柜装完，油漆做完，卫生间做完，卫生间吊顶做完，剩下再付2万可以吗”，可见双方已就合同增项予以确定并同意增项5万元的尾款2万元的支付时间，原告李美玲于2019年3月3日支付增项款3万元，被告爱峰巢公司据此制作工期表（原告证据3），原告质疑“要40多天？没开玩笑吧”，并称“给我加急下，时间太久”，但被告爱峰巢公司并未依照工期表履行其义务，且停工至今，已构成实质性违约，导致合同目的无法实现，依法应由被告爱峰巢公司承担违约责任。原告李美玲与被告爱峰巢公司均同意解除签订的《家装e站合作协议书》《家装e站合同书》，属合同双方意思自治表示一致，依法应予准许。原告李美玲主张原合同竣工时间（100个工作日）为2019年1月25日，符合合同约定，被告爱峰巢公司在庭审中则主张合同增项应推迟一个月竣工时间，系对其不利事实之自认，原告李美玲对此未能提供任何证据加以反驳，依照合同约定被告爱峰巢公司应自2019年2月26日起每天按工程总价款（225799元）1%向原告李美玲支付违约金。该违约金明显高于房屋未能交付原告李美玲使用所造成的损失，结合被告爱峰巢公司所提反诉之违约金诉讼请求，以实际损失（原告李美玲主张的租房居住损失为3300元—4500元）为基础，兼顾合同的履行情况、被告爱峰巢公司的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，本院依法予以调整，按每月6000元计算至本案判决之日止共计79000元。原告李美玲主张违约金224659.8元，明显过高，本院予以部分支持79000元。被告爱峰巢公司主张之违约金，依法无据，本院予以驳回。 经过庭审调查查明，原告李美玲与被告爱峰巢公司对证据10中体现的59011元未做工序及价值2000元的电视背景墙的未完成工程量不存在异议，本院予以确认应付工程款为164788元。原告已付工程款197039.9元，原告主张退还装修款10万元，本院予以部分支持32251.9元。原告李美玲主张之玄关木作造型及阳台洗衣池项目，未能提供任何证据加以证明该二项目属合同内容，被告爱峰巢公司又予以否认，本院不予支持。原告李美玲主张之房租损失，未能提供任何证据予以证明，本院不予支持。 原告李美玲主张被告爱峰巢公司所提供的上述证据3、4、5、6非其所签，被告爱峰巢公司则明确该证据非原告本人所签而是其同行男友，但未能提供任何证据加以证明，原告李美玲对此予以否认，依法应由被告爱峰巢公司承担举证不能的不利法律后果，但在庭审中，原告李美玲对该证据所指向的工程是否完工予以认可。因此，对原告李美玲向本院提交的书面鉴定签名的真实性的申请，无需鉴定即可查清案件事实真相，本院依法不予准许。 原告李美玲主张被告爱峰巢公司所提供的上述证据7非其所签、合同不存在增项，依照原告李美玲上述微信聊天记录以及实际已付3万元合同增项款的证据体现，本院依法确认5万元合同增项之存在。但在庭审中，被告爱峰巢公司明确该证据非原告本人所签而是其同行男友，但未能提供任何证据加以证明，原告李美玲对此予以否认，依法应由被告爱峰巢公司承担举证不能的不利法律后果。因此，对原告李美玲向本院提交的书面鉴定签名的真实性的申请，无需鉴定即可查清案件事实真相，本院依法不予准许。 原告李美玲主张其因主张权利而产生的委托律师代理费6000元，符合合同约定，本院予以支持。原告李美玲主张被告洪伟应当对被告爱峰巢公司上述债务承担连带责任，符合法律规定，本院予以支持。 本院认为，被告洪伟经合法传唤无正当理由拒不到庭，本院依法缺席审理和判决。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百零八条、第一百一十二条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十七条、第二十八条、第二十九条，《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）李美玲与被告（反诉原告）泉州市爱峰巢装饰有限公司签订的《家装e站合作协议书》《家装e站合同书》； 二、被告泉州市爱峰巢装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给原告李美玲退还装修款工程款32251.9元、委托律师代理费6000元、违约金79000元； 三、被告洪伟对被告泉州市爱峰巢装饰有限公司的上述债务承担连带责任； 四、驳回原告李美玲的其他诉讼请求； 五、驳回反诉原告泉州市爱峰巢装饰有限公司的其他诉讼请求； 如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案本诉受理费7140元，减半收取3570元，由被告泉州市爱峰巢装饰有限公司负担1862.5元，由原告李美玲负担1707.5元；反诉受理费3732元，减半收取1866元，由被告泉州市爱峰巢装饰有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  王清镇 二〇二〇年四月一日 书记员  王珊珊 附件一：本案所适用的法律法规及司法解释 《中华人民共和国合同法》 第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。 当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。 第一百一十二条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》 第二十七条当事人通过反诉或者抗辩的方式，请求人民法院依照合同法第一百一十四条第二款的规定调整违约金的，人民法院应予支持。 第二十八条当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人民法院不予支持。 第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国公司法》 第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》 第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。 没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。 附件二：法官温馨提示 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。