福建省福州市鼓楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0102民初15447号 原告:天津福莱瑞达智能仓储设备科技有限公司，住所地天津市红桥区咸阳北路42号现代科技广场2号楼-1218。 法定代表人：郭锋，执行董事。 委托诉讼代理人：吴寿德，福建文衡律师事务所律师。 被告：福建中科兰剑智能装备科技有限公司，住所地福建省福州市鼓楼区杨桥西路155号中科院物构所纳米楼5楼。 法定代表人：钟继雄，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：林志炎、郭淑梅，福建王认律师事务所律师。 第三人：宁德时代新能源科技股份有限公司，住所地福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号。 法定代表人：周佳，总经理。 委托诉讼代理人：纪世俊，公司员工。 原告天津福莱瑞达智能仓储设备科技有限公司（以下简称福莱公司）与被告福建中科兰剑智能装备科技有限公司（以下简称兰剑公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月4日立案后，依原告福莱公司的申请依法追加宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称时代公司）作为本案的第三人参加诉讼，并适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告福莱公司委托诉讼代理人吴寿德，被告兰剑公司委托诉讼代理人林志炎、郭淑梅，第三人时代公司委托诉讼代理人纪世俊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 福莱公司向本院提出诉讼请求：1.判令兰剑公司立即向福莱公司支付货款7419000元，并按年利率6%支付自2019年8月1日起至实际付款之日止的逾期付款违约金；2.判令兰剑公司承担本案全部诉讼费用。 事实和理由：2017年3月，第三人时代公司向兰剑公司采购电芯、模组自动输送系统（规格：EES-EV;1560PCS/H;自动；电芯、模组；N工厂电芯、模组的物流）设备一套，但因兰剑公司并未生产该设备，遂向福莱公司采购。2017年4月27日，就该设备的采购事宜，福莱公司、兰剑公司双方签订了《采购合同》（合同编号：ZKLJC-FL20170421），就合同价款、付款方式、交货方式等相关事项进行了详细约定。其中合同约定，货款总价为2433万元，预付7019000元，货到90天付款7419000元，验收合格付7419000元，验收合格360天付2473000元。合同签订后，福莱公司依约履行了交货义务，兰剑公司也完成了第一期、第二期货款的支付。后在合同履行过程中，福莱公司、兰剑公司就设备安装验收、货款支付等事项又分别于2018年7月25日、2018年9月13日签订了《设备技术补充协议》、《会议纪要》。其中《会议纪要》约定，兰剑公司在收到第三人时代公司货款后7个工作日内应向福莱公司付款。据福莱公司了解，第三人时代公司在2019年7月份已经完成了相应货款的支付，但经福莱公司多次催讨，兰剑公司均以各种理由推诿拒不履行第三期货款7419000元的付款义务。 兰剑公司辩称，一、福莱公司提供给兰剑公司的设备尚未经验收程序达到合格标准，根据兰剑公司与福莱公司所签订的《采购合同》关于付款方式的约定，第三期款须经兰剑公司对福莱公司所提供的设备验收合格后兰剑公司才有义务支付，福莱公司诉求付款及违约金没有事实与法律依据。2017年4月27日，兰剑公司与福莱公司签订《采购合同》一份，约定兰剑公司向福莱公司采购电芯、模组自动运输系统一套。双方对付款条件作出相应约定，合同履行过程中，在福莱公司依约履行双方所签订的《采购合同》前提下，兰剑公司均有依约付款。福莱公司在诉状中亦已确认兰剑公司在合同签订后已依约完全支付第一二期货款共计人民币14438000元，根据该合同第二条付款方式的约定，福莱公司诉求的货款7419000元属验收合格款，须设备经兰剑公司验收合格后才具备付款条件。根据该合同第五条交易条款2.1明确约定验收标准依据设备《技术规格书》，由于双方还签署了《技术协议》，故涉案设备须完全符合《技术规格书》及《技术协议》标准，但到目前为止，福莱公司所提供的设备尚未被验收且达到合格标准，福莱公司诉求付款没有事实和法律依据。且根据福莱公司现有证据亦无法证明涉案设备已经兰剑公司验收并达到合格标准，福莱公司作为原告方应对其主张承担举证责任，否则应承担举证不能的不利法律后果。关于福莱公司诉求的违约金的计算方式及标准亦没有合同依据。 二、福莱公司在履行《采购合同》过程中存在严重违约行为，涉案设备验收程序无法启动的根本原因系福莱公司导致，兰剑公司不存在任何违约行为以及过错。由于福莱公司所提供的电芯、模组自动运输系统存在多项问题，未能达到《技术规格书》要求，无法具备验收条件。故兰剑公司与福莱公司双方于2018年9月13日《会议纪要》中明确福莱公司须履行的义务，但福莱公司并未如期在2018年9月25日履行整改调试义务，直至2019年3月12日才解决部分问题，严重延误验收时间。后该电芯、模组自动运输系统仍有14项问题待整改解决，兰剑公司多次发函给福莱公司，告知其待整改问题，并要求福莱公司派员到设备现场调试整改设备使其能达到验收合格标准，并配合兰剑公司关于电芯、模组自动运输系统验收程序，但福莱公司一直未派员到现场调试整改设备。福莱公司甚至恶意在源程序上设置密码，该行为已经构成违约，兰剑公司多次发邮件要求福莱公司提供密码，但福莱公司均拒绝提供，福莱公司的恶意设密行为导致设备异常时，兰剑公司亦无法进行一些及时必要的维护和修复，福莱公司企图以此要挟兰剑公司在设备无法达到验收标准前提下而对设备进行验收，其行为严重损害了兰剑公司的权益。根据《采购合同》第五条交易条款中明确约定了福莱公司有技术支持、修理更换、改造设备以及保证不会妨碍兰剑公司对设备的使用销售、保证设备完全符合甲方要求等合同义务，但福莱公司却未依约履行上述义务。兰剑公司原秉持友好合作精神，让福莱公司积极进行调试整改，希望福莱公司所提供的系统能够正常有效运作，达到技术要求，并尽快启动验收程序。但未想到福莱公司毫无合约精神，对其应履行的合同义务百般推脱。验收程序至今无法启动的根本原因系福莱公司导致，兰剑公司并不存在任何违约行为以及过错。 三、即使在涉案设备验收合格后，兰剑公司应付款项亦未达到人民币7419000元，其诉求金额明显有误。根据双方所签订的《采购合同》第五条交易条款8.2确认该合同金额的限高价为人民币2300万。后于2018年9月13日签订的《会议纪要》双方亦确认签订的《采购合同》总额为人民币2300万，故该合同第三期款即验收合格款金额应为6224187元、第四期款金额应为2337813元。且双方在会议纪要确认在兰剑公司付验收款时须扣除37万元兰剑公司前期垫付的费用，故实际上第三期款的金额本来为5854187元。但由于福莱公司提供的设备一直无法达到验收标准，第三人提出多项问题须整改解决，而福莱公司一直未派员到现场，兰剑公司只得耗费大量人力物力财力在现场进行设备调试维护整改，由此所产生的费用均应在上述第三期款的金额中予以扣除。福莱公司未按《采购合同》约定履行技术支持、修理更换、改造设备等合同义务，已经构成违约，因其不履行合同义务给兰剑公司造成巨大的损失以及成本的增加。故截止至目前为止，兰剑公司因福莱公司未履行合同义务所垫付产生的购买备品备件费用13470元、购买维修工具费用2280元、电脑租赁费用8054元、软件更换费用737000元、日常现场维修人工费用233940元等全部费用均应在未来兰剑公司的应付款中予以扣除。 综上所述，福莱公司的诉求没有事实与法律依据，请求法院应依法驳回福莱公司的诉讼请求。 时代公司述陈，没有意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据上述有效证据以及当事人的庭审陈述，本院查明如下事实： 2017年3月，第三人时代公司向兰剑公司采购电芯、模组自动输送系统（规格：EES-EV;1560PCS/H;自动；电芯、模组；N工厂电芯、模组的物流）设备一套，但因兰剑公司并未生产该备，遂向福莱公司采购。2017年4月27日，就该设备的采购事宜，福莱公司（甲方）、兰剑公司（乙方）双方签订了《采购合同》（合同编号：ZKLJC-FL20170421），就合同价款、付款方式、交货方式等相关事项进行了详细约定。其中合同约定，1.货款总价为2433万元；2.付款方式：预付7019000元，货到90天付款7419000元，验收合格付7419000元，验收合格360天付2473000元；3.验收标准依据设备《技术规格书》，标准设备可参照规格书中相关技术参数；4.质量保证期限自甲方对设备或设备改造验收合格之日起算，按《设备规格书》所规定的期限，若未规定的，视为一年。质保期内，乙方免费对设备维修维护，免费更换零配件；5.乙方有责任依甲方合理的要求无偿提供技术支持、服务，其反馈信息的时限不得超过甲方提出要求侯的8小时，若确定需要上门解决的，乙方在珠三角地区的或宁德地区的时限不得超过甲方提出要求后的24小时到达甲方工厂，其他地区的不得超过72小时。 2018年7月25日、福莱公司（甲方）、兰剑公司（乙方）双方签订了《设备技术补充协议》，约定：设备验收后，如后续使用该设备，乙方应免费提供人工、材料、安装、调试、qualify以及售后服务。 2018年9月13日，福莱公司、兰剑公司双方签订了《会议纪要》，其中约定，1.福莱公司负责完成模组线项目技术完善，在国庆前解决模组线项目技术问题；2.兰剑公司负责推进项目结款工作，争取实现于11月份完成当期回款工作，兰剑公司在收到第此项目相应款项后7个工作日内付款给福莱公司；3.双方合作的模组线价格以2300万元合同成交价，其中质保金以该成交价计算，计算方式、结款条件、给付方式，依原合同约定；4.在付此项目验收的款项时，扣除37万的兰剑公司前期垫付费用。 合同签订后，兰剑公司已支付了第一期、第二期货款。设备交付时代公司后，因设备运行存在问题，兰剑公司多次要求福莱公司进行整改解决。福莱公司解决了部分问题，但仍未到验收的标准。因福莱公司未积极履行设备调试及解决源程序密码等问题，兰剑公司为保障设备的运行因此而支出购买备品备件费用13470元、购买维修工具费用2280元、电脑租赁费用8054元、软件更换费用737000元、日常现场维修人工费用233940元。时代公司对兰剑公司支出的上述费用予以确认。 另查明，时代公司与兰剑公司对设备进行了异常验收，兰剑公司与福莱公司尚未对设备进行验收。时代公司除10%的质保金未付外，其余款项已全部付给兰剑公司，最后一笔款项是在2019年6月24日以6个月的银行承兑汇票方式支付的。 本院认为，兰剑公司与福莱公司签订《采购合同》、《设备技术补充协议》、《会议纪要》是双方当事人真实意思表示，合同依法有效，兰剑公司、福莱公司均应遵照履行。兰剑公司在收取时代公司的款项后未按《会议纪要》约定的期限付款给福莱公司已构成违约，福莱公司诉请兰剑公司支付第三期货款，本院予以支持。根据《会议纪要》约定，第四期款项按原合同的计算方式计算应为2337813元（247.3万÷2433万×2300万），合同总价2300万元扣除第一、二、四期及前期垫付费用37万元的款项外，第三期应付款为5854187元。因福莱公司未履行设备维修维护义务，兰剑公司主张因其代福莱公司履行上述义务支付的购买备品备件费用13470元、购买维修工具费用2280元、电脑租赁费用8054元、软件更换费用737000元、日常现场维修人工费用233940元等合计994744元应于从货款中扣除，本院予以支持。故，兰剑公司应向福莱公司支付第三期款项共计4859443元。因福莱公司未依约履行设备维修维护义务，亦存在违约行为且双方亦未对逾期利息进行约定，故其诉请的逾期利息，本院不予支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条之规定，判决如下： 一、福建中科兰剑智能装备科技有限公司于本判决生效之日起十日内向天津福莱瑞达智能仓储设备科技有限公司支付货款4859443元； 二、驳回天津福莱瑞达智能仓储设备科技有限公司的其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案诉讼费64468元,保全费5000元，共计69468元，由福建中科兰剑智能装备科技有限公司负担44865元（含保全费5000元），由天津福莱瑞达智能仓储设备科技有限公司负担24603元。 如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  张黎明 人民陪审员  吴玲娟 人民陪审员  郑 捷 二〇二〇年四月二十二日 书 记 员  李 越 附相关法律条文： 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 执行提示： 《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。