广东省佛山市顺德区人民法院民 事 判 决 书（2018）粤0606民初16464号原告（反诉被告）：蔡思义，香港特别行政区居民，男，1965年5月13日出生，委托诉讼代理人：谢晓东，广东顺迪律师事务所律师。委托诉讼代理人：钟雨恒，广东顺迪律师事务所律师（委托期限自2018年7月24日起至2019年8月29日止）。委托诉讼代理人：陆四妹，系原告公司员工（委托期限自2019年8月29日起）。被告（反诉原告）：佛山市鸿美装饰工程有限公司，住所地广东省佛山市顺德区容桂振华居委会桂洲大道鹿茵豪园C座首层28号铺，统一社会信用代码91440606MA4UJD289Y。法定代表人：何振宇。委托诉讼代理人：冯炜春，广东聚理律师事务所律师。委托诉讼代理人：潘俊华，广东聚理律师事务所律师。原告（反诉被告）蔡思义诉被告（反诉原告）佛山市鸿美装饰工程有限公司因装修装饰合同纠纷一案，本院于2018年8月22日立案后，依法组成合议庭适用普通程序先后四次公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）蔡思义的委托诉讼代理人谢晓东及陆四妹、被告（反诉原告）佛山市鸿美装饰工程有限公司的委托诉讼代理人潘俊华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告蔡思义向本院提出本诉请求：1.判决解除被告与原告签订的《装饰工程合同书》；2.判决被告向原告支付返工费用44298.44元；3.判决被告向原告支付逾期竣工违约金95400元。(按合同总价的30％计算)；4.诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告因房屋装修需要于2017年9月27日与被告签订《装饰工程合同书》，委托被告对涉案房屋进行装修，工期为2017年9月27日至2018年4月1日，并约定了装修的质量标准。合同签订后，被告按约定的期限开工；但在装修过程中，被告的施工存在严重的质量问题且在施工过程中多次出现无故停工的情形，原告也曾多次就上述问题多次通过微信并三次发函要求被告对问题工程进行返工和整改，但被告却以种种理由推脱，导致涉案工程严重逾期。根据双方签订的《装饰工程合同书》第六条第2款I项“由于乙方原因造成质量事故的，其返工费和材料损失由乙方承担”以及第十条第2款“由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000元违约金。”现涉案工程因被告的原因导致需要返工和严重逾期，故被告应当向原告支付返工费用和逾期竣工的违约金。请法院依法判决。被告佛山市鸿美装饰工程有限公司辩称，1.确认原被告存在装修工程合同关系，工期拖延是由于原告逾期支付工程款，原告采购的装修材料未按时送达装修工地，挑选建材时间过长等因素造成。2.装修工程没有严重质量问题，瑕疵部分都是行业允许的正常范围，鉴于被告多次催促原告按约定支付工程款，双方产生纠纷，原告更是换锁关门，使得被告无法进入工地。3.另外，原告工地的铝合窗按约定是由原告另行委托他人安装，原告锁门后门窗没有安装完成，导致台风暴雨打湿墙壁，造成局部漏水产生水迹，故工程的部分质量问题是由于原告的过错造成。4.双方可以解除装修合同，属于被告责任导致的装修瑕疵，被告可以修复，但原告必须向被告支付拖欠的工程款144165元，并支付滞纳金23643.06元。被告佛山市鸿美装饰工程有限公司提出反诉请求：1.判令解除原、被告签订的《装饰工程合同书》；2.判令被告向原告支付工程款144165元；3.判令被告向原告支付滞纳金23643.06元(从2018年6月22日起暂计算至2018年12月3日，共164天，144165元*0.1％/天*164天＝23643.06元)，往后以144165元为基数，按照每天0.1％的标准计算滞纳金至实际付清之日止；4.诉讼费用由原告承担。事实与理由：2017年9月27日，原告因房屋装修需要与被告签订《装饰工程合同书》，委托被告对涉案房屋进行装修。装修期间，鉴于原告逾期支付工程款及原告自行采购的装修材料比预定时间迟延很久才送到工地，使得装修工期未能在约定期限内完成，期间被告的工作人员一直在耐心沟通及催款，但原告却一直不予履行合同义务，导致被告产生损失，截至2018年6月22日，原告已拖欠被告工程款144165元(已完成合同约定工程款236560元，新增项目工程款34800元，已支付127200元)，根据《装饰工程合同书》第十条第1款的约定，被告逾期付款每天需要支付1000元滞纳金，原告现自愿调整减少为每天按尚欠金额的0.1％收取滞纳金。被告曾多次催款，均无果，更甚于2018年9月收到原告的起诉材料要求解除装修合同，现为维护自身的合法权益不受侵犯，特向贵院提起诉讼，请求依法判决。原告蔡思义辩称，原告有权拒绝向被告支付反诉的工程款，理由：（1）按照合同付款条款第4条约定，水电工程应当是在完成且经原告验收合格后才应向被告支付相应工程款。同理，大厅、房间瓷砖的铺贴也应当是在完成且经原告验收合格后才应向被告支付相应工程款。现在水电工程及大厅、房间瓷砖的铺贴、木工等相应被告反诉的工程都尚未完成，且未经原告验收合格情况下，原告有权依据双方签订的合同拒绝支付工程款。（2）工程逾期的原因主要是被告经常不按期开工，或中途无故停工，不能在正常工作日内安排足够人员进行施工，并不是原告不按时采购装修材料导致的，故原告无需向被告支付逾期支付工程款的滞纳金23643.06元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.对于原告提供的主体资格证据材料及装饰工程合同书，被告无异议，本院予以采信，可作为本案的定案依据；2.对于原告提供的房屋查验咨询报告、微信聊天记录、已完成工程项目估算表，已完成项目缺陷重做报价单，增加、扣减工程项目汇总表、通知函、通知书，EMS快递单、项目缺陷重做报价单、第三方装饰工程合同书、收据、支付凭证及付款凭证等证据，被告有异议，但没有提出相反证据反驳，故本院确认原告针对装饰工程存在质量问题书面发函与被告协商并自行委托第三方对存在质量问题的装饰工程返工花费工程款44298.44元的事实；3.对于被告提供的水电签收确认书、新增工程项目确认书、报价单、微信记录、通知函、回复函、解除装饰合同通知书、送达证明等证据，原告确认其真实性，本院予以采信，可作为本案的定案依据；4.对于依当事人申请，本院依法委托广州市永隆工程造价咨询事务所有限公司出具的报告编号为201905019号的《装修工程造价鉴定意见书》及发票，本院予以采信，可作为本案的定案依据；对于原告关于新增工程项目价款34800元的异议，因双方当事人在庭审期间已经确认，故原告的该项异议不成立，本院不予采纳；对于原告关于墙面防潮处理及墙面天花扇灰、墙面补灰、地面保护三个工程项目价款的异议，因现场已经破坏，但双方当事人均确认有进行该部分施工，只是对完工比例无法达成一致意见，故本院对该部分工程量酌情按照50%的比例确定为9710.58元；综上，被告已完成工程量和工程造价为230539.4元。本院查明事实如下：2017年9月27日，原被告签订《装饰工程合同书》，由被告承接原告位于佛山市顺德区容桂中华路xxxx(25及26层)之装修工程；合同约定：承包范围为甲方住房的设计安装工程，包括墙体拆除及改造，水电安装，墙面及地面防水、地砖，瓷砖铺贴，天花安装，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，洁具、灯具安装，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程；承包方式为包工包料（约定由业主自购的材料除外）；合同价款合共人民币318000元；工期为120工作天，按时按质完成全部施工及安装任务即自2017年9月27日到2018年4月1日；合同签定后，原告支付给被告订金20％；拆墙、砌墙、水电工程完成后原告验收合格后，交付给被告双方认可的报价单上确定的工程总额20％（63600元）；大厅，房间瓷砖铺贴完成并验收合格后、木工材料进场，原告再付给被告报价单确定的总金额的20％；所有木工完成并验收合格后，原告付给被告第三批工程款，即报价单确定总额的20％；全部装修工程完成并验收合格后，原告付给被告10％(即付清工程款总造价的90％)，原告所付工程款以被告财务部开具收具票据为准；全部装修工程完成，原告验收合格一个月内，原告应付该工程总金额尾款的10％给被告；原告不按合同的约定支付款，每拖期一天按付款额的1000元支付滞纳金；由于被告原因，逾期竣工，每逾期一天，被告支付原告1000元违约金；未办理验收手续，原告提前使用或擅自动用，造成损失由原告负责，并视为原告已实际验收；因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。合同签订后，被告对涉案工程进行施工。施工期间，原被告双方因工程款的支付、装修材料购买、工程进度等问题多次发生争议。2018年5月22日、6月6日、6月19日，原告因工程质量及工期延误等问题先后通过书面通知的方式与被告沟通，并通知解除合同。被告针对上述函件书面回复原告，不同意解除合同，提出原告在施工期间存在延期支付工程款、装修材料没及时购买等违约行为，要求继续履行合同。2018年6月26日，原告委托广州永誉工程咨询有限公司对涉案工程进行查验，查验总结为：1.水电工程检测结果是线管内部电线过多，建议重新加一条电线管，把12条电线分成两个部分重新走线；2.泥水工程（铺地砖）检测结果是墙砖面空鼓、地砖空鼓，建议对墙砖空鼓位置打掉重铺，对地砖边缘空鼓采用边缘注浆填满空鼓，对地砖中心位置空鼓进行更换；3.泥水工程（墙面地面防水）检测结果是墙面批荡不平整及墙面天花水迹，建议重新抹平批荡及有针对性的对天花防水层整体重新做防水。上述存在质量问题的返工所需费用为44298.44元，原告另行委托第三方对涉案工程进行装修，支付工程款247797元（包含返工费用44298.44元）。截止起诉之日，涉案工程前三期工程已经全部做完，第四期木工进场，只作了天花，天花打底油，没有完全批荡。诉讼中，依当事人申请，本院依法委托广州市永隆工程造价咨询事务所有限公司对涉案工程出具《装修工程造价鉴定意见书》，被告已完成工程量、工程造价合计为230539.4元，原告已经支付给被告工程款127200元，尚欠103339.4元没有支付。2018年8月22日，原告向本院提起诉讼引致本案讼争。本院认为，本案系装饰装修合同纠纷。原告蔡思义与被告佛山市鸿美装饰工程有限公司签订的《装饰工程合同书》是双方自愿、真实的意思表示,且不违反法律和行政法规的强制性规定,本院予以认可,原、被告均应按合同约定履行各自义务。对于《装饰工程合同书》应否解除的问题。因原被告在诉讼中均同意以起诉之日（2018年8月22日）作为解除合同之日，属合同双方协商一致解除合同,故本院对解除双方签订的《装饰工程合同书》的该项诉请予以支持。对于原告诉请被告支付返工费用的主张。根据本院查明的事实，案涉工程存在水电安装不规范及泥水铺贴空鼓的质量问题，由于被告未及时修复案涉工程装饰装修的质量问题,导致原告另行委托第三方进行了返工和修复；原告据此要求被告支付返工费用44298.44元的诉请，本院应予支持。对于被告反诉请求原告支付拖欠工程款的主张。本案被告实际施工的工程造价及工程量为230539.4元，扣除原告已支付工程款127200元、原告尚欠被告工程款103339.4元的事实清楚,本院予以确认，被告的该项诉请有事实和法律依据，本院应予支持。对于原告与被告是否均违约的认定问题。因装饰装修工程需要业主和施工方在施工过程中相互配合、协商解决遇到的各项问题。但是，根据微信聊天记录等证据及查明的事实，可认定原告存在装修材料供应不及时、工程款支付逾期等违约行为；而被告方在施工过程中也存在质量不规范及延期施工的违约行为；故本院确定原被告双方在合同履行过程中均具有履约过失责任，对于原被告双方在合同履行过程中因各自的过错产生的责任由各自自行承担；故原告诉请被告支付违约金及被告诉请原告支付滞纳金的诉请，本院均不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十三条、第九十七条、第一百零七条、第一百零九条、第一百二十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下:一、解除原告蔡思义与被告佛山市鸿美装饰工程有限公司签订的《装饰工程合同书》；二、被告佛山市鸿美装饰工程有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告蔡思义支付返工费用44298.44元；三、原告蔡思义应于本判决生效之日起十日内向被告佛山市鸿美装饰工程有限公司支付工程款103339.4元；四、驳回原告蔡思义的其他诉讼请求；五、驳回被告佛山市鸿美装饰工程有限公司的其他反诉请求。如果当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉受理费8165.48元，由原告蔡思义负担4538.57元，由被告佛山市鸿美装饰工程有限公司负担3626.91元；反诉受理费1828.08元（已减半收取），由原告蔡思义负担1125.76元，由被告佛山市鸿美装饰工程有限公司负担702.32元；本案评估鉴定费5220元，由原告蔡思义负担。如不服本判决，当事人可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  刘 兴人民陪审员  杜海建人民陪审员  胡德兴二〇二〇年四月三十日书 记 员  陈秀婷