江苏省昆山市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0583民初13128号原告（反诉被告）：昆山市胜世鸿精密机械有限公司，住所地昆山市巴城镇东昌路328号3号房，统一社会信用代码91320583MA1NW5EY5X。法定代表人：吴文斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：王运双，上海市树声（昆山）律师事务所律师。被告（反诉原告）：昆山维塔立提模具科技有限公司，住所地昆山市巴城镇新建路168号1号房，统一社会信用代码91320583MA1NX8TA84。法定代表人：常智鹏，该公司总经理。委托诉讼代理人：侯宗武。北京市浩天信和（江阴）律师事务所律师。原告昆山市胜世鸿精密机械有限公司（以下简称胜世鸿公司）与被告昆山维塔立提模具科技有限公司（以下简称维塔立提公司）加工合同纠纷一案，本院于2019年6月27日立案受理后，依法适用简易程序由审判员李加好独任审判。后被告维塔立提公司向本院提起反诉，经本院审查符合法律规定决定予以受理并与本诉合并审理。本案依法转为普通程序组成合议庭，于2019年11月22日公开开庭进行审理。原告胜世鸿公司委托诉讼代理人王运双、被告维塔立提公司委托诉讼代理人侯宗武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告胜世鸿公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令维塔立提公司支付325100元加工款及逾期付款利息（其中226000元按年利率24%的标准从2018年11月19日计算到实际支付日止；99100元按年利率24%标准从2019年1月5日计算至实际支付日止；暂计10000元）；2.本案诉讼费、保全费由维塔立提公司负担。事实与理由：2018年7月22日胜世鸿公司与维塔立提公司在昆山签订合同编号为VL201XXXX号的《模具加工合同》，约定合同签订后5日内先付30%；验收后30天付50%，验收后75天付20%。2018年7月23日维塔立提公司按合同约定支付30%，计135600元；后维塔立提公司未支付后续款项。依据合同第六条违约责任约定，维塔立提公司应当向胜世鸿公司支付款项总金额3%的滞纳金。现双方约定的付款期限早已超过，但维塔立提公司拒绝付款。为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院判如所请。被告维塔立提公司辩称：对双方存在的加工承揽合同关系予以认可，但因胜世鸿公司制作交付的模具存在延迟及质量瑕疵导致维塔立提公司被该批模具的定作方处罚且存在代为修模的费用。上述款项远超过应支付的剩余款项，故应当驳回胜世鸿公司的全部诉讼请求。另，胜世鸿公司主张的模具加工款中有119483元系材料款，该材料款按约定由维塔立提公司直接支付给材料商。反诉原告维塔立提公司提出反诉请求：1、请求判令胜世鸿公司承担延期交付违约金320920元（违约71天，每日按合同总金额的1%计算）；2、请求判令胜世鸿公司承担因产品瑕疵所产生的第三方必要的合理的维修费用56560元（第三方维修人员工资、注塑、车费）；3、请求判令胜世鸿公司承担律师费45200元并承担反诉费用。事实与理由：2018年7月22日维塔立提公司与胜世鸿公司签订《模具加工合同》，约定维塔立提公司委托胜世鸿公司设计制作新开模具15付，交货日期为2018年8月8日。另双方约定合同签订后5日内先付30%即135600元（已履行）；交付验收后30天付50%并扣除维塔立提公司代垫付的原材料款119483元；交付验收后75天付20%，支付余款需胜世鸿公司先开具16%的增值税普通发票。延期交付违约责任，双方约定为每延期一天按合同总价支付违约金1%，以此类推；同时还约定因产品质量瑕疵所产生的相关责任与维修费用由胜世鸿公司承担。交货期限届满后，维塔立提公司多次催促后胜世鸿公司才于2018年10月19日交付14付模具，已经构成逾期交付，应当承担相应的违约责任；且胜世鸿公司至今还剩余一套模具未交付，维塔立提公司有权不支付剩余加工款。之后，胜世鸿公司交付的14付模具发现有质量瑕疵需维修，维塔立提公司通过邮件与胜世鸿公司沟通，并要求相关责任与维修费用由胜世鸿公司负担。2018年10月至2019年1月间维塔立提公司先后安排4批次第三方维修人员至现场抢修，产生维修人员工资、住宿、车费等费用应当由胜世鸿公司负担。综上，胜世鸿公司在本诉中的诉讼请求不符合实际情况，于法无据，于理不合，违背了公平诚信的商事准则。为维护自身合法权益，特向法院提起反诉，请求法院判如所请。反诉被告胜世鸿公司辩称：胜世鸿公司并不存在延迟交付。维塔立提公司在模具制作的过程中反复要求胜世鸿公司对模具进行修改才导致未按合同约定期限交付。其次，胜世鸿公司提供的模具也并不存在质量问题。最后，维塔立提公司主张的律师费没有法律依据。综上，请求法院依法驳回维塔立提公司的全部反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述和审查认定的证据，本院确定以下事实：2018年7月21日维塔立提公司（甲方）与胜世鸿公司（乙方）签订《模具加工合同》，约定甲方委托乙方设计制作新开模15付（详见S7XXX和SXXX轻量化机箱胜世鸿开模清单）。合同约定模具材料应满足国标要求，制造的模具应满足强度、安全性、操作使用要求（模具制作材料由甲方提供）；模具外表应整洁美观，无疤痕等缺陷现象；模具在正常使用情况下其寿命不低于30万冲次；乙方设计制作的模具生产出来的产品必须符合产品图纸要求；模具生产出来的产品表面不能有明显划痕，不能破坏材料表面锌层。交货日期、方法及验收：2018年8月8日之前将模具交付甲方并验收合格；乙方运送至甲方现场（乙方应当采用适当的、安全的包装。乙方应对未采取适当充分的包装保护措施而造成的任何损坏负责。费用由乙方自行负担。乙方向甲方提供模具主要工作零件（上下模板、冲子、入子、镶块等）材料的材质报告，热处理硬度检查等有关影响模具制造质量的全部技术检验报告；甲方需向乙方提供明确的验收标准（双方一致确认验收标准，并按技术标准执行）。付款方式：全部模具总价452000元（含税、含模具材料费用，乙方均需先提供16%增值税专用发票）；甲方按依下三次付款：1、合同签订后先付款总金额的30%（五天内付清），计135600元；模具验收后30天支付总造价的50%；模具验收后75天支付总价款的20%。试模用材料由甲方提供，在试模前五天将所需要的材料、数量同甲方联系，甲方及时到位。模具制作材料根据供应商市场行情价格由甲方提供，在第二批货款支付时扣除，实际以对账单为准。图纸设计变更：在模具制作过程中，如甲方图纸设计变更，乙方应在第一时间响应，改方案，确保交货时间。因甲方设计图纸变更造成乙方改模或增加模具产生的费用由甲方承担。违约责任：乙方应确保模具质量及交付时间，如模具交付时间延期，每延期一天，乙方按合同总价的1%向甲方支付违约金；延期2天，按合同总价的2%支付；以此类推（在合同款中扣除）。若延期超过15日时，甲方有权经书面通知乙方后终止本合同而不必承担任何违约责任，并有权向乙方索赔直接损失和间接损失。甲方未按约定支付货款的，每逾期一天，需向乙方按未付货款总额的1%支付滞纳金，以此类推；超过30天且经乙方催告后仍未支付的，甲方需向乙方按应付未付货款总额的2%支付滞纳金每天，至还清所有欠款为止。乙方制造完成的模具，其质量指标达不到甲方要求的硬度、精度、粗糙度等要求，或有影响制件质量和模具寿命时，乙方需按甲方要求负责维修，甲方保留追究乙方因维修产生的延期违约责任；经乙方维修后仍未能达到要求的，甲方有权要求乙方承担赔偿责任，甲方可以从乙方的质量保证金中直接扣除，并有权进一步追究乙方赔偿间接损失的权利。由于甲方提供的技术资料错误造成乙方试制损失的，由甲方承担损失费用，乙方未按照甲方的技术资料生产或降低标准制造，造成甲方利益受损，损失由乙方承担。2018年7月8日维塔立提公司向胜世鸿公司发送的标题为“更新后的模具事宜”邮件附件所载模具共计14套。2018年7月23日维塔立提公司向胜世鸿公司支付加工款135600元。2018年8月16日维塔立提公司向胜世鸿公司员工发送电子邮件称，“附件你们S75系列问题点（这里问题点记录的也不全，你们要再仔细看下），还有6个零件连TO都没有出来，你们要仔细测量下，另外模具结构也都看下合不合理，最终的目的是要我们生产方便，不是只要样打出就好了。这几个机箱预计月底就会切换后正式批量生产，请排个修模计划给我，最迟这个月底要完成整修，达到能批量生产状态”。该邮件附件中列明了开模单件问题点，主要包括网孔变形、平面度超差、折弯角度偏大、工件前段折角与图纸不符等。2018年8月20日维塔立提公司通过电子邮件告知胜世鸿公司，“附件为我们本次装配后由部分零件存在干涉问题及不好装配问题，需要做调整”。2018年10月19日胜世鸿公司向维塔立提公司交付了模具共计14套。2018年10月20日，维塔立提公司通过电子邮件告知胜世鸿公司，“模具上缺少一个托料架，昨天晚上我再三嘱咐吴总，要跟你扣下的两套模具一起带来锁在模具上，要跟我们的人交接，如果因为贵司疏忽而导致模具或托料架没有赶上我司去客户端的货车，请贵司自行送至我司客户端，费用贵司自行承担。因为模具今天早上已经发往客户端，中午也与你通了电话，因为没有与我司人员交接，最终还是遗漏在公司，没有拿走。明天一早客户端要上线生产，请承担起相应的责任，如果因为贵司原因导致客户对我司处罚的，一并转嫁给贵司，请知悉。模具上线生产，如果是小问题我司有非常专业的技术人员在客户端处理，如果我司人员修整模具两天内达不到客户的开模要求，我会及时通知贵司派相应的技术人员前往处理，如果导致客户无法达成交货时间或导致最终客户端生产断线，相关费用一起转嫁。”后又告知，“贵司前天至晚上都没有人来处理托料架的事情。我紧急派人深夜送货至客户端，由于是外叫车，产生了900元的费用，请知悉。”2018年8月21日胜世鸿公司与满之冠金属模具有限公司对账确认2018年7月18日至2018年7月23日期间满之冠金属模具有限公司向胜世鸿公司提供的涉案模具材料费用共计119483元。审理中，胜世鸿公司确认未予支付上述材料费用。2018年6月30日维塔立提公司与杭州凯贝奈特科技有限公司（以下简称凯贝奈特公司)签订《模具加工合同》，约定凯贝奈特公司委托维塔立提公司设计制作模具共计161付，模具总价为3463950元，交货日期为2018年8月15日。违约责任双方约定，维塔立提公司确保模具的质量及交付时间，如模具交付时间延期，每延期1天，维塔立提公司按合同总价的1%向凯贝奈特公司支付违约金，延期2天按合同总价的2%支付，以此类推（在合同款中扣除）。胜世鸿公司为主张维塔立提公司使用该公司冲床产生费用共计8700元向本院提供了由常智鹏签字确认的冲床使用记录表。维塔立提公司对该证据真实性无异议，但认为与本案无关，系该公司法定代表人的朋友使用胜世鸿公司的场地及冲床，并非涉案模具的使用，该8700元当时约定由维塔立提公司法定代表人的朋友直接支付胜世鸿公司法定代表人。胜世鸿公司为主张维塔立提公司为了200多套模具进行的售后维修，而非胜世鸿公司造成的损失向本院提供了熊鹏的书面证人证言，维塔立提公司对此不予认可，认为证人应当出庭作证。维塔立提公司为主张因胜世鸿公司延迟交付而造成该公司的损失向本院提供了该公司与杭州凯贝奈特科技有限公司签订的《模具延期交货处罚单》,其中载明因该公司延期交货而罚款80万元。胜世鸿公司对上述证据的真实性不清楚，而且从内容看出该处罚是针对S7XXX和SXXX项目的所有模具，并非针对胜世鸿公司的模具。维塔立提公司为主张因胜世鸿公司提供的模具存在质量瑕疵而不派人整改而由该公司代为整改所产生的费用向本院提供了微信聊天记录和发票，胜世鸿公司对此亦不予认可。本院认为：胜世鸿公司与维塔立提公司之间的加工合同系双方真实意思表示，且并不违反国家法律和行政法规等强制性规定，应当认定真实有效。双方均应按约定履行。胜世鸿公司已经向维塔立提公司交付加工成果，且双方约定的付款期限已经届满，维塔立提公司应当按约定支付加工款。双方在加工合同中约定的加工款中已包含相应的材料费用，并约定材料由维塔立提公司提供，维塔立提公司支付第二笔款项时扣除相应的材料费用，而胜世鸿公司也未向案外人支付上述费用，扣除维塔立提公司已经支付的加工费，本院确定维塔立提公司还应向胜世鸿公司支付的加工费共计196917元。胜世鸿公司主张的冲床使用费虽有常智鹏签字，但维塔立提公司对此不予认可，而胜世鸿公司未提供证据证明常智鹏的上述行为属职务行为，故对胜世鸿公司的该部分主张，本院不予支持。维塔立提公司未按合同约定及时支付货款的行为已经构成违约，应当承担相应的违约责任。胜世鸿公司未提供证据证明其因维塔立提公司违约造成的损失情况，本院结合违约金具有补偿性和惩罚性的双重性质且以补偿性为主的特征，酌情确认按年利率11.7%的标准计算维塔立提公司应当支付的违约金，其中106517元自2018年11月19日起开始计算，另外90400元自2019年1月5日起开始计算，均计算至实际给付之日止。关于维塔立提公司要求胜世鸿公司主张延期交付违约金320920元的反诉请求，本院认为双方合同约定的交付日期为2018年8月8日，而胜世鸿公司实际交付日期为2018年10月19日，逾期共计71天。胜世鸿公司提供的电子邮件等证据不足以证明系维塔立提公司的原因导致迟延交付，故本院确认胜世鸿公司应当承担延期交付的违约责任。维塔立提公司也未提供充分证据证明该公司因迟延交付造成的损失情况，但胜世鸿公司的迟延交付必然造成维塔立提公司整体模具的交付延迟，故本院参照该公司与杭州凯贝奈特公司合同标金额的按年利率4.35%的标准酌情计算胜世鸿公司应当支付的该项费用为29310.71元。关于维塔立提公司要求胜世鸿公司承担因产品瑕疵所产生的第三方必要的合理的维修费用56560元的反诉请求，本院认为该公司未提供充分证据证明上述费用产生系因胜世鸿公司提供的模具质量问题所导致，故本院对此亦不予支持。维塔立提公司要求胜世鸿公司承担律师费45200元，缺少事实和法律依据，本院亦不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百五十一条、第二百六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告昆山维塔立提模具科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告昆山市胜世鸿精密机械有限公司加工款196917及逾期付款违约金（其中106517元自2018年11月19日起，90400元自2019年1月5日起均按年利率11.7%的标准计算至实际给付之日止）。二、反诉被告昆山市胜世鸿精密机械有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告昆山维塔立提模具科技有限公司延期交付违约金29310.71元。三、驳回反诉原告昆山维塔立提模具科技有限公司的其他诉讼请求。如果未按照本判决确定的履行期间履行上述给付金钱义务，应担依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。如果义务方未按本判决指定的期间履行债务的，权利方可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，于本判决确定的履行期间的最后一日起二年内申请执行。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。案件受理费6326元，财产保全费2196元，以上共计8522元，由原告昆山市胜世鸿精密机械有限公司负担5000元，被告昆山维塔立提模具科技有限公司负担3522元。该费被告负担部分原告已经预交，本院予以退还。被告于本判决生效之日起十日内交纳至本院。逾期未交纳，本院依法强制执行。反诉案件受理费减半收取3396元，由反诉原告昆山维塔立提模具科技有限公司负担3000元，反诉被告昆山市胜世鸿精密机械有限公司负担96元。该费反诉被告负担部分反诉原告已经预交，本院予以退还。反诉被告于本判决生效之日起十日内交纳至本院。逾期未交纳，本院依法强制执行。（收款单位：昆山市人民法院诉讼费专户，收款银行：中国建设银行股份有限公司昆山分行营业部，收款账号：32250XXXX15866）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。江苏省苏州市中级人民法院开户行，中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76。审 判 长  李加好人民陪审员  龚玲花人民陪审员  杨承帅二〇二〇年四月十七日书 记 员  苏 浩附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。