河北省唐山市古冶区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0204民初68号 原告：唐山市荣义炼焦制气有限公司，住所地河北省唐山市古冶区范各庄镇张庄户村西。 法定代表人：韩大柱，该公司经理。 委托诉讼代理人：杜英惠，河北华岩律师事务所律师。 被告：山东兖煤凯达环保机械股份有限公司（变更前名称为山东兖煤凯达环保机械有限公司），住所地山东省邹城市中心工业园恒达路388号。 法定代表人：吴君，该公司总经理。 原告唐山市荣义炼焦制气有限公司（以下简称荣义炼焦公司）与被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司（以下简称兖煤机械公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案后，依法适用普通程序，于2020年3月31日公开开庭进行了审理。原告荣义炼焦公司的委托诉讼代理人杜英惠到庭参加诉讼，被告兖煤机械公司经本院公告送达开庭传票无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已缺席审理终结。 原告荣义炼焦公司向本院提出诉讼请求：1、依法解除原被告于2016年6月24日签订《工程承揽合同》和《技术协议》未履行的部分（价款170万）；2、依法判决被告未出具增值税专用发票给原告造成的损失476000元（原告将被告未完成的工程和不合格部分委托第三方进行维修、拆除及重建的损失待原告确定后向被告另行起诉）；3、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原被告于2016年6月24日签订《工程承揽合同》和《技术协议》，被告承揽原告化产车间VOCs治理项目，合同金额450万元，工期为三个月，同时第三章3.2.1约定：合同生效预付款到账后，且土建工程具备安装条件，三个月完成所有安装及调试工作并交付使用，超出工期后每延期一天扣总工程款的1%（作为赔付原告违约金）。合同签订后，原告依约于2016年6月29日向被告支付预付款130万元，于2016年8月9日向被告支付提货款140万元，但是该工程被告直至2017年年底仍未全部竣工。又因被告施工时偷工减料，原定72个放散点位实际投放50个，导致该工程出现经常性的损坏停工，原告多次与被告沟通，被告却以各种理由拒绝施工维修，并要挟原告支付10万元设备款后才能派员维修，原告无奈于2018年1月17日向被告支付10万元，但被告工作人员收款后仍不予施工维修并携款返回。原告共计向被告支付价款280万元，被告直至今日仍未向原告出具增值税专用发票，造成原告重大损失。原告为避免损失进一步扩大，被迫将被告未完成的工程和不合格部分委托第三方进行维修、拆除及重建，由此给原告造成的损失待原告确定后另行向被告主张权利。综上，被告已经构成根本违约，现原告依据《工程承揽合同》和《技术协议》诉至贵院，请贵院依法裁判，以维护原告合法权益。庭后，原告提交书面说明，因被告经工商登记变更名称为山东兖煤凯达环保机械股份有限公司，故原告起诉的主体亦随之变更。 被告兖煤机械公司未到庭参加诉讼，亦未提交答辩意见。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告荣义炼焦公司为证明自己的主张，提交1.工程承揽合同和技术协议；2.兖煤付款收据；3.工作联系函及邮件、快递发送文件；4.原告与河北钦川环保设备有限公司签订的VOCs治理项目商务合同、付款收据、增值税专用发票；5.建筑工程施工合同书及验收文件；6.现场照片，证明被告已经实际施工，但是没有施工完毕，且存在质量问题。经审查，证据1加盖原、被告合同专用章，证据2被告出具的收据加盖财务专用章，证据3原告向被告发函加盖原告公章，邮件发送至双方约定的邮箱，快递邮寄但未签收，证据4加盖原告、河北钦川环保设备有限公司合同专用章，其他发票及收据等均为原件，证据5原告加盖合同专用章、张国华签字摁手印，验收文件载明验收合格，证据6现场照片，但仅凭该照片无法证明涉案工程存在质量问题，对原告的该证明目的不予采信。被告兖煤机械公司未到庭参加诉讼，视为对自己举证、质证权利的放弃，本院对原告提交的上述证据的真实性予以采信。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告于2016年6月24日签订《工程承揽合同》和《技术协议》，被告承揽原告化产车间VOCs治理项目，合同金额450万元，合同经双方签字盖章生效后，原告向被告支付合同总款额30%的预付款，设备具备发货条件，被告通知原告，经原告确认，支付合同总款额的30%的提货款，所有设备安装完成验收并在运行一个月经监测排放气体合格后，被告向原告开具全额增值税发票，原告支付合同总款额30%，剩余合同总额的10%为本合同标的物的质保金，质保期内无质量问题，一次性付清，质保期为设备安装与调试完成验收合格之日算起一年。合同生效预付款到账后，且土建工程具备安装条件，三个月完成所有安装及调试工作并交付使用，超出工期后每延期一天扣总工程款的1%（作为赔付原告违约金）。首次验收未符合双方约定标准，被告应及时完善标的物并在15日内再次进行验收，如果第二次验收仍不符合双方约定标准，原告有权解除合同。原、被告签订上述合同之后，原告和张国华施工队签订了化产车间VOCs治理项目建筑工程合同书，经张国华施工队施工，已经满足被告对工程的施工要求并经兖煤机械公司工作人员焦旭东确认合格。项目于2016年7月13日开工，直至2017年年底仍未全部竣工。原告依约于2016年6月29日向被告支付预付款130万元，于2016年8月9日向被告支付提货款140万元，于2018年1月17日向被告支付10万元，共计280万元，被告未向原告开具增值税专用发票。原告于2018年5月16日向被告邮件发函要求被告接函后3日内维修整改，逾期将委托第三人对项目不合格部分进行维修整改，邮件收件人称不在公司工作了，快递邮寄被退回。被告未整改，2019年1月28日，原告与河北钦川环保设备有限公司签订《VOCs治理项目商务合同》，由河北钦川环保设备有限公司施工，并已投入使用。 另查明，被告兖煤机械公司于2017年6月14日名称变更为山东兖煤凯达环保机械股份有限公司。 本院认为，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，一方可解除合同。原告荣义炼焦公司与被告兖煤机械公司签订的《工程承揽合同》和《技术协议》系双方真实意思表示，不违背法律、行政法规禁止性效力性规定，应认定合法有效。涉案合同约定合同生效预付款到账后，且土建工程具备安装条件，三个月完成所有安装及调试工作并交付使用。原告荣义炼焦公司于2016年6月29日向被告支付预付款130万元，被告未在约定的3个月期满完成项目施工及验收，原告公司按照合同约定向被告公司发函要求整改，被告亦未整改构成违约，故原告荣义炼焦公司有权解除2016年6月24日签订《工程承揽合同》和《技术协议》中未履行的部分，本院对该诉请，予以支持。关于原告荣义炼焦公司要求被告赔偿因被告未出具增值税专用发票给原告造成的损失476000元的主张，原告荣义炼焦公司已支付款项2800000元，被告未向原告开具增值税专用发票，故本院对原告要求被告赔偿原告已付款2800000元的税金损失406837.61元[含税价2800000元-不含税价格2800000÷（1+17%）]的诉请予以支持，超出部分，不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第一百三十八条规定，判决如下： 一、解除原告唐山市荣义炼焦制气有限公司与被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司于2016年6月24日签订的《工程承揽合同》及《技术协议》中未履行的部分； 二、被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告唐山市荣义炼焦制气有限公司支付税金损失406837.61元； 三、驳回原告唐山市荣义炼焦制气有限公司其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8440元，由被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司负担7214元，由原告唐山市荣义炼焦制气有限公司负担1226元。公告费1000元，由被告山东兖煤凯达环保机械股份有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省唐山市中级人民法院。 审 判 长  么伟利 人民陪审员  陈宗正 人民陪审员  张海悦 二〇二〇年四月十日 书 记 员  笪鑫慧 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第九十二条受送达人下落不明，或者有本节规定的其他方式无法送达的，公告送达。自发出公告之日起，经过六十日，即视为送达。 公告送达，应当在案卷中记明原因和经过。 《最高人民法院关于适用的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。 第一百三十八条公告送达可以在法院的公告栏和受送达人住所地张贴公告，也可以在报纸、信息网络等媒体上刊登公告，发出公告日期以最后张贴或者刊登的日期为准。对公告送达方式有特殊要求的，应当按要求的方式进行。公告期满，即视为送达。