四川省巴中市恩阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1903民初63号 原告：周玉兰，女，生于1975年5月5日，汉族，高中文化，居民，住四川省巴中市巴州区。 委托特别授权诉讼代理人：陈刚，巴中市巴州区江南法律服务所法律工作者。 被告：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司，住所地：广西壮族自治区柳州市北雀路98号。统一社会信用代码：9145020027298084XF。 法定代表人：欧志永，该公司总经理。 委托诉讼代理人：唐安民，四川明炬律师事务所律师。 被告：四川宏佳源建筑劳务有限公司，住所地：四川省苍溪县陵江镇嘉陵路121号。统一社会信用代码：91510824558247627G。 法定代表人：李勇，该公司总经理。 委托（特别授权）诉讼代理人：张大成，男，生于1986年8月4日，汉族，大学本科，该公司职工，住四川省苍溪县。 委托（特别授权）诉讼代理人：唐安民，四川明炬律师事务所律师。 第三人：四川蓉创医疗投资管理有限公司，住所地：巴中市恩阳区恩阳镇登科寺二街17-14号。统一社会信用代码：91511903094629749J。 法定代表人：廖启明，该公司董事长。 委托（特别授权）诉讼代理人：包涛，男，生于1969年1月1日，汉族，高中文化，该公司职工，住四川省南江县。 原告周玉兰与被告广西建工集团第三建筑工程有限责任公司（以下简称广西三建司）、四川宏佳源建筑劳务有限公司（以下简称宏佳源劳务公司）、第三人四川蓉创医疗投资管理有限公司（以下简称蓉创投资公司）建筑设备租赁合同纠纷一案，本院于2020年1月6日立案后，依法组成合议庭，公开开庭开庭进行了审理。原告周玉兰的委托诉讼代理人陈刚，被告广西三建司的委托诉讼代理人唐安民，被告宏佳源劳务公司的委托诉讼代理人张大成、唐安民，第三人蓉创投资公司的委托诉讼代理人包涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 周玉兰向本院提出诉讼请求：1．判令被告广西三建司司与被告宏佳源劳务公司共同给付原告建筑设备租金、延期损失等共计2,480,304.38元及合同约定的资金利息（利息的计算标准为：以人民银行同期贷款利率上浮30％，自每个付款节点逾期之日起计算至付清时止）。2．由第三人在应付被告广西三建司、宏佳源劳务公司的工程款内直接将诉讼请求第一条所列的租金、损失、利息直接支付给原告。3．本受理费全部由二被告承担。事实及理由：第三人蓉创投资公司于2015年4月29日将巴中市恩阳区第一人民医院的住院楼、医技楼、食堂和周转房工程发包给被告广西三建司承建，广西三建司承包该工程后，又将该工程的劳务工程分包给被告宏佳源劳务公司。被告广西三建司、宏佳源劳务公司在承包工程期间需租用钢管等建筑设备，就建筑设备的租赁事项与原告协商后，于2015年6月18日，以被告广西三建司为甲方、以被告宏佳源劳务公司为乙方、以原告周玉兰为丙方达成并签订了《工程钢管内外架承包合同书》，在该合同中对工程概况、承包方式、承包单价及范围、进度要求、质量要求及验收标准、双方责任和权利、付款审批及支付等内容进行了明确具体约定，其中对“承包单价及范围”第1项约定使用时间：住院楼为11个月；食堂、周转房为10个月、门诊医技楼为7个月。外架时间计算方法为：按地下室实际立杆起至乙方开始拆外架之日止。第2项丙方每栋提供三层满堂架材料（含钢管、扣件、顶托等）供乙方周转使用，所有内架时间为7个月。第3项本工程按实际施工图纸总建筑面积计算工程量，内外架单价26.50元/平方米，（如工程提前完工，内外架单价不変；超期20天内单价不变，超过20天以上按未拆面积每天0.08元/平方米），柱子、剪刀墙加固所用钢管均由丙方提供（本承包价格为综合总包干价）。4、本工程丙方提供4个卸料平台免费给乙方使用。在该协议第七条“付款审批及支付”地下室完成后乙方支付给丙方已完成工程量70％的工程进度款。单栋搭设至毎六层，乙方支付给丙方已完工程量70％的工程进度款。单栋楼封顶后支付85％的工程进度款外架拆完支付90％的工程进度款，所有材料清运出场后15日内一次性支付清本栋所有余款。（注：门诊、医技楼主体封顶后2个月内支付90％，余额10％拆完外架20天内付清，没有按合约的付款方式乙方应按银行同期贷款利率上浮30％支付丙方）。案涉工程现已全部施工完毕。经被告广西三建司与被告宏佳源劳务公司确认实际施工面积住院部为42880.63平方米、医技楼施工面积为73615.16平方米。被告租赁使用的建筑设备截止2019年5月方才拆除完毕，累计租金和逾期损失计5,070,494.38元。被告自租赁关系形成后至今已给付原告2,590,190.00元，尚差2,480,304.38元及逾期损失未进行计算。经原告多次催收后被告无任何理由拒付而酿成纠纷。 广西三建司辩称，第一，我公司没有向原告周玉兰支付租金的义务，不是本案的适格被告。在本合同中没有实际的出租或者承租的权利义务，不是本合同里的实际权利义务的承担者，或者拥有者，所以我公司没有支付义务。在本案租赁合同的履行过程中，由于原告方提供的价款和扣件等设备不充分不及时，公司为了保证工程的进度，自行采购了设备用于本工程的建设使用，原告亲笔签字确认了整个设备的数量，金额为857,261.16元，应在法庭确认总租金当中予以扣减。第二，我们认为原告的诉请构成不具体不明确，应驳回原告要求广西三建司支付租金的诉讼请求。 宏佳源劳务公司辩称，第一，原告起诉的是四川四源公司，已经于2017年1月5日更名为宏佳源劳务公司。第二，我公司已经向原告支付租金2,590,190元，扣除工人劳务工资480元，实际支付2,590,670元。第三，我方对价款也进行了初步核算。本租赁合同租赁款项还有一部分没有支付完毕，但是原因不在被告，这是因为原告和被告宏佳源劳务公司没有完成结算，双方没有达成一致意见。同时原告也没有按照合同约定，向被告出具全额的增值税发票，目前被告已支付的租金2,590,670元，还尚差100多万元发票。因此，被告认为原告要求被告支付利息的主张不应得到支持。第四，因为原告提供的租赁设备不充分不及时，才导致了本工程延期，我们在计算租金时，还是实事求是按照合同的约定，给予原告必要的考虑，但是原告要求我们支付逾期利息的请求不合理。 第三人蓉创投资公司辩称，我公司与原告周玉兰无任何的合同关系和经济关系。我公司不应当在这个案件中承担任何责任。请求法院驳回周玉兰对我公司的任何诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 第三人蓉创投资公司系巴中市恩阳区第一人民医院项目的业主方，被告广西三建司系该项目的承建方，被告宏佳源劳务公司（2017年1月5日，原四川四源建筑劳务有限公司名称变更为四川宏佳源建筑劳务有限公司）系该项目的劳务承包方。2015年6月18日，以被告广西三建司为甲方，被告宏佳源劳务公司为乙方（承租方），原告周玉兰为丙方（出租方）签订《工程钢管内外架承包合同》，该合同对工程概况、承包方式、承包单价、工程进度、质量要求及验收标准、双方责任和权利、付款审批及支付等权利和义务均作了约定，载明：三、承包单价及范围。1．外架使用时间：住院楼为11个月；食堂、周转房为10个月、门诊医技楼为7个月。外架时间计算方法：按地下室实际立杆起至乙方开始拆外架之日止。2．丙方每栋提供三层满堂架材料（含钢管、扣件、顶托等）供乙方周转使用，所有内架使用时间为7个月。3．本工程按施工图纸总建筑面积计算工程量，内外架单价26.50元/平方米，（如工程提前完工，内外架单价不变；超期在20天内单价不变，超过20天以上按未拆面积每天0.08元/㎡），柱子、剪力墙加固所用钢管均由丙方提供（本承包价格为综合总包干价）。5．本工程内外架承包单价包含税金，丙方开具正式发票。在合同第六条双方责任和权利第二项约定：丙方在乙方付款前开具相关发票。第七条约定：门诊、医技楼主体封顶后2个月内支付90%，余额10%拆完外架20天内付清，没有按合约的付款方式乙方应按银行同期贷款利息上浮30%支付丙方。2015年6月19日，三方签订《工程钢管内外架承包合同补充协议》，约定丙方从2015年3月8日至6月1日先有架管3万米扣件25000套已入场，经协商：甲方工地上内外架使用日期从6月1日计算。2016年7月10日，原被告确认将住院楼内外架开架时间定于2016年3月10日。原被告签字确认的门诊医技楼面积71656.09平方米，26.5元每平方米，金额为1,898,886.38元，住院楼面积42880.63平方米，26.5元每平方米，金额为1,136,336.7元。原被告签字确认的门诊医技楼内架钢管租赁延期费用结算合计180,236.12元，门诊医技楼外架租赁超期金额739,354.22元；住院部外架租赁超期金额466,555.11元；住院部内架超期金额597,210.04元。住院楼外围防护租赁费28,800元。施工期间被告广西三建司提供钢管229.88吨由原告周玉兰使用。退还租赁站材料后还下差扣件2740套、顶托181个、工字钢8根，损失合计为19,415元。被告宏佳源劳务公司为原告代付工人劳务工资480元。被告宏佳源劳务公司已向原告支付租金2,590,190元，原告未全额开具增值税发票。2019年8月2日，被告广西三建司巴中市恩阳区第一人民医院项目部向原告周玉兰发出《发票开具催促函》，原告周玉兰在催促函上载明：“此函所告知的租赁费总计不符合，不作为结算依据。此函只作为开具发票的数据，周玉兰，2019.8.5。”尔后，原被告未就租赁费协商一致，故诉至本院。 本院认为，依法成立的合同，受法律保护。原告周玉兰为巴中市恩阳区第一人民医院项目提供工程钢管，并与被告广西三建司、被告宏佳源劳务公司签订了《工程钢管内外架承包合同》、《工程钢管内外架承包合同补充协议》，原被告的建筑设备租赁合同关系依法成立，原告按约定向被告提供了工程钢管，被告应当履行支付租金的义务，故原告要求被告宏佳源劳务公司支付租金的主张，依法应予支持。关于被告广西三建司是否有支付租金的义务与责任，虽然被告广西三建司作为丙方与原告周玉兰、被告宏佳源劳务公司签订了合同，但合同内容中涉及权利义务条款均未对被告广西三建司进行约束，甚至由广西三建司代扣代付的义务都未约定，故依照合同约定被告广西三建司不应当承担支付租金的责任。关于原被告对于租金的争议，经过庭审举证质证及法庭调查，建筑面积应以施工图纸总建筑面积计算工程量，但原被告均未提供施工图纸，应以原被告签字确认的建筑面积为准，金额合计为3,035,223.08元。门诊医技楼、住院楼内外架开架时间应当以补充协议及双方签字确认的时间为准，门诊医技楼、住院楼内外架租赁超期金额为1,983,355.49元。住院楼外围防护租赁费28,800元。退还租赁站材料后还下差扣件2740套、顶托181个、工字钢8根，损失合计为19,415元。被告宏佳源劳务公司为原告代付工人劳务工资480元。上述金额共计5,066,313.57元，扣减被告宏佳源劳务公司已支付租金2,590,190元，尚欠原告租金2,476,123.57元。被告广西三建司主张施工期间向原告周玉兰提供的钢管租金应予扣减，合同中未明确约定双方的权利义务，且在本案诉讼中，被告广西三建司也未提起反诉，不在本案审理范畴，故被告广西三建司应另行主张权利。原告主张的代收租金8,276元，原告未提供相关证据，原告或出租方亦可另行主张权利。关于被告宏佳源劳务公司是否应当支付迟延履行租赁费的资金利息，合同中明确约定丙方在乙方付款前开具相关发票，而原告至今未全额开具已付租赁费的全额增值税发票，原告亦未完全履行合同义务，原被告双方均存在违约行为故原告主张支付逾期利息，于法无据。关于原告主张由第三人在二被告工程款内直接支付给原告，因未提供相关证据，亦于法无据，故不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百一十二条、第二百一十三条、第一百一十五条、第二百五十六条之规定，判决如下： 一、被告四川宏佳源建筑劳务有限公司在本判决书发生法律效力之日起30日内一次性支付原告周玉兰建筑设备租赁费人民币2,476,123.57元； 二、驳回原告周玉兰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费26,642元，由被告四川宏佳源建筑劳务有限公司承担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于四川省巴中市中级人民法院。 审 判 长  扈 磊 人民陪审员  冯安伦 人民陪审员  佘宇海 二〇二〇年四月二十九日 书 记 员  廖 斌