江苏省太仓市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）苏0585民初6262号 原告：太仓市婕诚化纤有限公司，统一社会信用代码91320585743735112J，住所地太仓市沙溪镇直塘直水路688号。 法定代表人：刘建中，总经理。 委托诉讼代理人：支静雅，太仓市娄江法律服务所法律工作者。 被告：太仓市璜泾镇嘉岐机械设备安装服务部，统一社会信用代码92320585MA1PK9QY9N，住所地太仓市璜泾镇新华村。 经营者：黄宝其。 被告：黄宝其，男，1973年11月16日出生，汉族，住太仓市。 委托诉讼代理人：蔡仁清（代理上列两被告），太仓市璜泾法律服务所法律工作者。 原告太仓市婕诚化纤有限公司（以下简称婕诚公司）与被告太仓市璜泾镇嘉岐机械设备安装服务部（以下简称嘉岐服务部）、黄宝其承揽合同纠纷一案，本院于2019年10月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。因该案案情复杂，本院于2020年1月6日裁定本案转为普通程序，再次公开开庭进行了审理。原告婕诚公司的法定代表人刘建中及委托诉讼代理人支静雅，被告嘉岐服务部、黄宝其的共同委托诉讼代理人蔡仁清，证人刘某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告婕诚公司向本院提出诉讼请求：1.判令两被告返还设备安装款167190元；2.判令两被告支付补偿款100000元。事实与理由：2018年5月15日，原告和被告嘉岐服务部签订安装合同，约定：由被告负责原告加弹机改造安装全面工作（包括机械、电气、维修平台、小车），每台机改造安装时每道工序安装结束必须经苏州巴马格工程要求确认合格后才能进行下道工序的安装；合同价格300000元，预付180000元，余款安装结束一个月以后结算；安全责任由被告嘉岐服务部负责。合同还约定配件由被告嘉岐服务部承担。合同签订后原告预付被告黄宝其180000元，但两被告未按照合同约定完成设备安装工作，被告仅改造了一部分就以没有资金为由停止工作，要求原告付款。原告只能根据被告的要求付款，前前后后共支付291500元给被告。2018年9月27日，被告黄宝其写下承诺书，承诺电器柜设备改造安装于2018年10月10日整车安装结束并开车，如到2018年10月10日不完工，一切后果由被告黄宝其负责，并罚款补偿人民币100000元。另，被告在安装改造过程中，因自身技术原因，有些改造工程另外叫人来做。因缺乏资金，让原告垫付款项，至今原告已为被告垫付了175690元。加上原告支付给被告291500元的设备改造款，原告已多支付被告167190元。被告也未按照承诺在2018年10月10日完成改造，应按照承诺补偿原告100000元。为维护自身合法权益，原告诉至法院。 被告嘉岐服务部、黄宝其共同辩称：答辩人从未要求被答辩人垫付费用。被答辩人支付案外人费用均不在答辩人与被答辩人签订的安装合同约定的施工范围内。答辩人已按安装合同的约完成加弹机的安装工作。被答辩人支付答辩人安装费291500元，尚欠答辩人安装费8500元。请求法院驳回被答辩人的诉讼请求。 本院经审理查明事实如下：2018年5月15日，原告婕诚公司与被告嘉岐服务部签订《安装合同书》一份，约定，由被告嘉岐服务部为原告安装一台加弹机，包括机械、电气、维修平台、小车。加节是46000元一节，合同总价300000元，预付180000元，安装结束一个月以后结算。配件由被告嘉岐服务部承担，车头、车尾带轴承、生丝杆、热箱改造，再加一节。合同签订后原告即支付被告180000元。 2018年5月16日，原告支付被告黄宝其30000元。2018年6月27日，原告支付被告20000元。2018年7月3日，原告支付被告22000元。2018年8月4日原告支付被告30000元。2018年8月27日，原告支付被告15000元。2018年9月27日，被告黄宝其向原告出具承诺一份，载明：“电器改造今天婕诚化纤预付20000元正，到2018年10月10日开车，整车完工。如果到18年10月10日不完工，一切后果由安装队负责。罚款补偿人民币十万元正”。 2018年10月24日，原告委托太仓市娄江法律服务所向被告嘉岐服务部发送公函一份，称：2018年8月15日，你部与婕诚公司签订旧机安装合同书。你部负责婕诚公司加弹机安装全部工作。合同签订后婕诚公司预付你部180000元，你部未按合同约定履行设备安装工作，但婕诚公司根据你部要求已支付了30多万元的安装费。2018年9月27日，你部写下承诺书，承诺设备改造安装于2018年10月10日整车安装结束并开车，如到2018年10月10日不完工，一切后果由你部负责，并罚款人民币10万元。由于你部又未能按承诺书规定时间将婕诚公司的设备全部安装结束。为此婕诚公司委托我所发函给你部，通知你部在2018年10月30日之前必须将婕诚公司的设备全部安装结束并开车，不然婕诚公司只能依法处理。 2018年12月15日，原告支付被告4500元。 庭审中，原告婕诚公司对其垫付款175690元的组成陈述如下：1.热箱改造本来是应由被告嘉岐服务部完成，被告找了朱志辉来做，朱志辉安装结束后找黄宝其要安装款，黄宝其说没有钱，原告于是在2018年6月22日，为黄宝其垫付热箱改造款18000元。2.切丝器、探丝器的改造也应由被告嘉岐服务部完成，但被告找了杨进利来安装，原告在2018年8月15日支付杨进利安装费28600元。3.电气改造也是应由黄宝其完成的，但是黄宝其后来找了太仓长海仪器仪表制造有限公司的陈建忠来做，原告在2018年11月26日与太仓长海仪器仪表制造有限公司签订电气改造合同，合同价款90000元，原告已支付太仓太仓长海仪器仪表制造有限公司70000元，尚欠20000元。4.嘉岐服务部拒绝完成涉案加弹机的收尾安装工作，原告只好找太仓市璜泾镇刘某纺机配件经营部的刘某完成剩余的安装工作，支付刘某人工及配件款共计39090元。 被告嘉岐服务部、黄宝其陈述，其已安全完成合同约定的安装义务，原告陈述的垫付款项对应的工作任务均不包括在合同范围之内，应由原告自行承担。被告为完成安装任务花去287786元，其中原告法定代表人签字确认的配件有112711元。2018年5月28日，被告向无锡功茂机械制造有限公司购买的生丝杠、上机架等配件价款142975元，虽然原告未签字确认，但也是安装在涉案加弹机上。另外，其为安装涉案加弹机花去人工107工，价值32100元。 上述事实，由原告婕诚公司提供的安装合同、银行转账记录、收条、承诺书、电气改造合同、情况说明、公函、邮寄凭证、送货单、照片、证人证言，被告嘉岐服务部、黄宝其提供的送货单、销售以及原、被告的当庭陈述等证据证实。 本院认为：当事人对于自己的事实主张有责任提供证据，没有证据或者证据不足的，将承担举证不能的法律后果。原告婕诚公司主张为被告嘉岐服务部未按约完成安装工作，其为完成加弹机安装垫付安装款175690元，但本院注意到：1.原告婕诚公司与被告嘉岐服务部签订的安装合同中被告嘉岐服务部的义务为负责加弹机安装全面工作包括机械、电气、维修平台、小车，但原告婕诚公司与太仓长海仪器仪表制造有限公司签订的总价90000元的电气改造合同的内容为对一套FK6-1000电器柜进行改造，改造工艺参数设定，动程，探切丝等，其内容远远超出一般意义上安装。2.被告嘉岐服务部安装涉案加弹机购买的配件中原告确认的价值112711元。2018年5月28日向无锡功茂机械制造有限公司购买的价值142975元配件，原告虽然不予认可，但从购买时间、配件内容、数量上均与涉案加弹机相符，应能确定系安装在涉案加弹机上配件。上述配件款总额已达255686元，加上被告安装涉案加弹机的人工费，总金额与安装合同约定的300000元大体相当。3.原告婕诚公司所称的垫付款中，支付给朱志辉的18000元发生在2018年6月22日，支付杨进利的发生在2018年8月15日，在此期间原告婕诚公司还陆续支付被告黄宝其安装款，并未将其所称的垫付款予以扣除。尤其值得注意的是原告婕诚公司已于2018年10月24日委托太仓娄江法律服务所向被告嘉岐服务部发送公函称其已支付安装费30多万元，但被告嘉岐服务部未按约完成安装工作，要求被告嘉岐服务部在2018年10月30日之前必须将涉案加弹机全部安装结束并开车，不然原告婕诚公司只能依法处理，但是原告婕诚公司在2018年12月15日又支付被告4500元安装款。原告婕诚公司对此也未提出合理的解释。原告婕诚公司在支付被告安装费时既不扣除其所称的垫付款，又在与被告因安装问题发生纠纷且已委托法律服务机构处理后，依然继续支付被告安装费，其付款行为与其所主张的事实完全矛盾。而被告嘉岐服务部、黄宝其提供的安装配件款及人工费用与双方约定合同金额大体相符。因此，原告婕诚公司主张两被告未按约完成安装工作，其多支付安装款167190元依据不足，故本院对原告要求两被告返还安装款167190元并支付补偿款100000元的诉讼请求不予支持。 依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告太仓市婕诚化纤有限公司的诉讼请求。 案件受理费5308元，财产保全费1620元，合计6928元，由原告太仓市婕诚化纤有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时应按照国务院《诉讼费用交纳办法》的规定，向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费（开户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10×××76）。 审 判 员  张 圣 二〇二〇年四月十日 法官助理  史福宜 书 记 员  王 怡