成都市温江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0115民初655号 原告：李玲婧，女，1989年4月24日生，汉族，住四川省西充县。 委托诉讼代理人：杨丹林，四川易创律师事务所律师。 委托诉讼代理人：刘长丞，男，1985年7月8日出生，汉族，住四川省剑阁县，与原告系夫妻关系。 被告：成都寨里人装饰工程有限公司，住所地：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街219号2栋8楼。 法定代表人：乔联超，总经理。 委托诉讼代理人：杨伊哲，男，1985年12月11日出生，汉族，住四川省剑阁县。 原告李玲婧与被告成都寨里人装饰工程有限公司（以下简称寨里人装饰公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月4日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告李玲婧及其委托诉讼代理人杨丹林、刘长丞，被告寨里人装饰公司委托诉讼代理人杨伊哲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李玲婧向本院提出诉讼请求：1、请求判令被告退还原告装修费用24482元；2、请求判令被告按合同赔偿原告经济损失4500元；3、请求判令被告因工期延误按合同赔偿原告违约金31590元，以上合计人民币60572元；4、请求判令被告以尚欠金额为基数，自起诉时起按年利率6%支付原告资金占用利息至清偿完毕止；5、请求判令被告共同承担本案的诉讼费、证据保全公证费、公告费等相关费用。事实与理由：原、被告于×××年7月10日签订《装饰工程合同书》，合同约定由被告为原告装修位于成都市温江区的房屋，并约定了工程造价90000元、工期50日至×××年8月31日及违约责任等相关内容。该合同签订后，被告进场施工。原告依约向被告支付装修费共计人民币67500元，但被告未在约定的工期内完工。×××年9月30日被告向原告出具《补偿协议书》一份，内容为：被告未在约定的时间完工导致违约，给原告造成了经济损失，为补偿原告损失，承诺按照约定完成装修工程让原告验收，并免除原告第三笔工程款及尾款共计人民币22500元。截止×××年12月25日房屋装修进度尚未过半，原、被告协商解除合同并签订了《温江御景湾2-xx已完工项目及造价确认单》，确认已完成工程量实际造价金额为43018元，未完成46982元。合同解除后，原告多次催促被告退款及按《装饰工程合同书》约定的内容承担相应的违约责任。被告均以各种理由推诿。原告为维护自己的合法权益，特向法院起诉，请求判如所请。庭审中，原告因证据保全费、公告费等未实际发生放弃了诉讼请求第5项中关于证据保全费、公告费的诉请。 被告寨里人装饰公司辩称：原告起诉的很多都不是事实，当时说退还2万多元公司是没有盖章的，杨伊哲在上面签字是被迫的。当时是因为原告没有按时支付工期款，而且周末是不允许施工，所以工期要延期，且原告的父母对之前的施工方案多次进行修改。被告实际是支付了6万多元的工程款，但是被告施工的工程不止6万多元，已经有8万多元的工程量。现在公司还没有开工，杨伊哲是开庭前一天刚回来，很多证据不能提交。后来杨伊哲曾在公司给了原告2,500元，但是原告没有出收据。 本院经审理查明：×××年7月10日，原告李玲婧（甲方）与被告寨里人装饰公司（乙方）签订《装修工程合同书》，约定乙方为甲方装修位于成都市温江区房屋，工程造价90000元，工期从×××年7月10日至×××年8月30日，共计50天，且备注法定假日、活下去周末不能施工的工期顺延；合同还约定，合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法继续履行的，应及时通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，若因此造成损失的，违约方应予以工程造价5%赔偿；由于甲方或乙方原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价千分之三的违约金。该合同书甲方处有原告李玲婧的签字，乙方处有杨伊哲作为该公司委托代理人的签字，并加盖被告寨里人装饰公司的印章。 ×××年9月30日，被告公司在案涉装修项目的负责人杨伊哲向原告出具《补偿协议书》一份，内容为：由于被告方未按照约定的时间完工导致违约，导致业主未能及时入住，给原告造成了经济损失，为补偿原告损失，承诺将后续工程款22500元作为补偿业主损失的费用，同时承诺按照约定完成装修工程让原告验收，并不再收取原告后续款项。×××年12月25日，杨伊哲出具《温江御景湾2-xx已完工项目及造价确认单》，确认已完成工程量实际造价金额为43018元，未完成46982元。 另查明，合同签订后，原告于×××年7月10日、×××年7月27日分别向被告寨里人装饰公司法定代表人乔联超转账36000元和31500元，合计67500元。原告在庭审中认可被告已退还2500元。 再查明，原告租赁案外人王绍旭位于朝阳时代西锦的房屋一套，面积为111.34平方米，每月租金为1,900元。 上述事实，有当事人的陈述，李玲婧提交的当事人身份信息、《装修工程合同书》、转账凭证、补偿协议书、温江御景湾2-xx已完工项目及造价确认单等证据在案佐证。经庭审调查核实，本院予以采信。 本院认为，原告与被告签订的装修工程合同书系双方真实意思表示，各方均应按约履行各自义务。合同签订后，被告未能按约完成施工，应当承担相应责任。根据被告公司在案涉装修项目的代理人杨伊哲出具《温江御景湾2-xxx已完工项目及造价确认单》，截至×××年12月25日确认已完成工程量造价为43018元，原告已支付装修费用为67500元，多支付24482元。且截至双方完成结算时，装修工程已严重超期，且完工量未过半，案涉装修项目已事实上停工。故对原告请求被告返还多支付的装修费用24482元的诉请，本院予以支持。因原告当庭确认被告已退还2500元，扣除该部分后，被告还应退还原告装修装修费用21982元。 对于被告辩称造价确认单没有公司盖章，杨伊哲是被迫在确认单上签字的意见。因杨伊哲是作为被告寨里人装饰公司委托代理人身份与原告签订《装饰工程合同书》，被告也加盖了公司印章，证明被告公司对杨伊哲的代理人身份予以确认的，原告有理由相信杨伊哲是代表寨里人装饰公司与其进行结算。故杨伊哲在《温江御景湾2-xxx已完工项目及造价确认单》上签名确认的行为对被告具有法律效力。对被告辩称杨伊哲是受原告胁迫才确认工程量的意见。被告代理人杨伊哲当庭出示了原告方向其发送的微信，其中内容有带有胁迫性的文字，但原告方发送微信是×××年12月4日，双方进行工程结算是在同年12月25日，在双方完成结算前后被告方未向公安机关报案，庭审中也未提供证据证明其实际完工工程量明显超出结算价格，故本院对被告的该项辩称意见不予采纳。 关于原告请求被告按照合同赔偿原告经济损失4500元和因工期延误按合同赔偿原告违约金31590元的诉讼请求。原告提供房屋租赁合同证明被告延期完成装修造成其租金损失，但其主张的事由均为延误工期造成的损失，且两项违约金计算标准明显高于原告实际损失，故本院酌情参照原告的房屋租金损失计算违约赔偿费用。对于违约损失的计算区间，原告主张自合同约定完工之次日计算至×××年12月25日双方签订决算书之时的违约金，本案中双方合同约定工期自×××年7月10日至×××年8月30日，共计50天。但合同同时约定有法定节假日工期顺延，而×××年7月10日至×××年8月30日之间有14个法定节假日，应延长14个工作日。在延长的工作日期间也应扣除法定节假日，实际完工之日应从×××年8月30日后再增加14个工作日，故实际完工之日应为×××年9月20日。综上，原告的违约损失应自×××年9月21日开始计算至×××年12月25日，延期天数为96天，违约损失计算为6080元（1900元÷30天×96天），本院对原告主张的赔偿经济损失费用和因工期延误按合同赔偿原告违约金费用合并支持6080元。对被告主张因原告父母多次对施工方案进行修改，造成工期延误和工程量的增加，因其未提交相应证据证明其主张，故本院对该辩称意见不予采纳采信。 对原告主张被告以尚欠金额为基数，自起诉时按年利率6%支付原告资金占用利息至清偿完毕止的诉讼请求。因双方未对利息做出约定，故本院参照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的标准，以被告应退还的装修费用21,982元为基数，自2020年3月4日本案立案之日起计算至被告付清之日止。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、成都寨里人装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还李玲婧装修费用21,982元，并支付相应资金占用利息（该利息的计算方式：以21,982元为基数，按中国人民银行公布的同期同类贷款基准利率自2020年3月4日起计算至装修费用全部退还之日止）； 二、成都寨里人装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内向李玲婧支付违约损失合计6,080元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费减半收取657元，由成都寨里人装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉至四川省成都市中级人民法院。 审判员  牟锐 二〇二〇年四月二十八日 书记员  朱伟