河南省郑州市金水区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0105民初33694号原告：郑州海全建筑安装工程有限公司，住所地：郑州高新技术产业开发区枫杨街13号，统一社会信用代码：91410100MA3XCKML4N。法定代表人：赵海全，总经理。委托代理人：王明慧，河南亚太人律师事务所律师。被告：郭广俊，男，汉族，1978年2月8日出生，住郑州市新郑市。第三人：山西欣泽源建筑工程有限公司，住所地：山西省晋城市城区凤台西街汇邦现代城7号楼1001，统一社会信用代码：91140500MA0KAQF146。法定代表人：刘智领，总经理。委托代理人：刘太振，男，汉族，1974年6月2日出生，住河南省淮阳县，公司员工。原告郑州海全建筑安装工程有限公司（以下简称海全公司）诉被告郭广俊、第三人山西欣泽源建筑工程有限公司（以下简称欣泽源公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理，原告海全公司法定代表人赵海全及其委托代理人王明慧，第三人欣泽源公司委托代理人刘太振均到庭参加诉讼，被告郭广俊经本院依法传唤未到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告海全公司向本院提出诉讼请求如下：1、被告郭广俊返还原告预支付的工程款15万元；2、被告郭广俊赔偿原告经济损失10万元；3、判令被告承担本案全部诉讼费。事实和理由：2019年10月，原告从第三人欣泽源公司承包的郑州印刷厂小区、海燕花苑小区、燕庄二队小区三个标段的道路沥青施工工程中获得了其中的道路施工工程。后原告将该工程转包给被告，双方约定：每平方每公分价格为12元，付款方式为：施工设备进场付60%，道理施工完毕后经验收通过再付35%，一年后质检通过再付5%的工程余款。2019年10月20日早上，原告的法定代表人赵海全按约定支付给被告工程预付款5万元。当日晚上，被告进场施工，而后原告法定代表人赵海全通过其个人账户又向被告指定的银行账户转款10万元。被告收到款项后未按约定施工，无故停工至今。后原告与第三人欣泽源公司签订补充协议，约定：如原告于2019年11月22日前未完工，需支付第三人违约金10万元。2019年11月20日，被告郭广俊收款后进入印刷小区施工仅仅2天就无故停工至今，涉案工程除印刷厂小区标段，其他标段已由第三人施工完毕，由于本案被告的违约行为导致原告必然面临赔偿第三人10万元违约金的损失。后经双方多次协调无果，原告为维护自身合法权益，诉至法院。被告郭广俊在庭前向本院提交书面答辩状，其辩称：1、我们之间没有任何各自约定价格，只是朋友之间介绍口头谈价格。在原告一直找我施工前，我对原告说过，如果要施工，由于老旧小区原道路基础太差，按平方施工，我不会干，如果施工的话，就按沥青砼摊铺施工以每吨560元的价格开始施工，不愿意的话，我就不去干了（注明：有原告电话录音为准），并不像原告说的事实。2、我对原告说过多次，我施工时按现金预付，不会垫资施工的，由于现在环保政策影响，市区施工难度太大，并不是原告说的不按约定施工，无故停工。我说过多次，不管原告合同价格多少，我就按560元每吨施工，我在纸箱小区施工沥青砼11车280多吨，酒乳化沥青7000元，机械费用2天（8000元）、来回拖车费5000元，人工工资4600元，这些费用都有人证来证明，远超原告已付的工程款；3、在施工之前，原告多次约定来工地看工地，让帮忙我清扫施工，我把我朋友介绍过去，现在清扫施工干活结果，原告拒不付机械费45400元，还耍懒说没有给他干活，这种不按行业规矩施工的公司，还无理取闹，诉讼此事，浪费公共资源，我对其提起反诉，让其公司法人赵海全赔偿经济损失，对本人道歉。第三人欣泽源公司辩称：1、海全公司于2019年10月19日从我公司承包商标印刷厂小区沥青路面施工工程；2、海全公司带领现场施工负责人郭广俊于2019年10月20日进场施工，施工两天未按合同约定的质量要求施工，现场工程全部达不到验收标准，做成垃圾工程；3、无故停工，经过多次催促，被告一直未施工，海全公司于2020年4月3日对涉案工程进行全部返修。原告郑州海全建筑安装工程有限公司向本院提交证据如下：第一组证据：1、沥青砼路面施工合同；2、张豪证人证言；3、银行流水一份。第二组：1、王晓宁证人证言；2、施工现场照片。第三组证据：1、补充协议一份。第四组证据：1、未来路借到办事处《承诺书》一份；2、返修施工现场照片。第三人欣泽源公司向本院提交证据如下：1、《沥青砼路面施工合同》一份；2、海全公司与第三人欣泽源公司签订的补充协议一份；3、《承诺书》一份。被告郭广俊未向本院提交证据。经审理查明：2019年10月19日，原告作为工程承包方（乙方）、第三人欣泽源公司作为工程发包方（甲方），双方签订《沥青砼路面施工合同》一份，主要载明，甲方将商标印刷厂小区、海燕花园、燕庄二队沥青路面施工委托乙方施工工作，预计新铺建筑路面积约5000㎡，乙方在合同签订之日起2日内进场施工，并根据气候及基层情况实施铺筑，确保工期3日完成全部施工内容，达到验收合格的标准，铺筑沥青砼涉及厚度为5公分，做法为50%乳化沥青透层，AC-13厚中粒式沥青砼面层（黑色），固定总价为15元、十、工程质量及保修，1、工程质量满足《公路工程质量检验评定标准》要求，路面质量等级合格等内容。2019年11月19日，原告（乙方）与第三人欣泽源公司（甲方）签订“补充协议”一份，主要载明，1、11月19日晚上10点30分至22号早上7点左右三个小区商标印刷厂、海燕花园、燕庄二队全部施工完成施工期间如遇到防尘部门、环保部门、执法部门给甲方造成工地罚款由乙方承担一切责任及罚款。2、11月19号夜晚11点之前如乙方人员及材料未到施工现场，甲方一切损失由乙方承担；3、乙方施工每到一个小区付人工机械费60%，剩余款项有验收合格结束之后付95%，剩下5%一年付清；4、甲方预付乙方5万元工程款，11月19号晚十点准时开始施工，乙方自愿赔偿甲方10万元，作为甲方的工程损失费用，如乙方赔偿24小时之内未按约定时间内打到甲方指定的账户内，乙方自愿将摊铺机、压路机等机械设备抵押给甲方作为赔偿款，以上内容双方自愿达成协议，具备法律效应，经双方签字生效。原告提交其法定代表人赵海全尾号为5877的账户流水显示：2019年11月19日取现5万元；2019年11月20日向案外人董妞尾号为3570的账户转款共计10万元。2020年1月7日，原告向未来路街道办事处出具《承诺书》一份，主要载明，我公司于2019年10月20日对顺河路13号商标印刷长家属院进行老旧小区提升改造沥青路面摊铺，因各种原因导致沥青路面摊铺未达到验收标准，现需维修，直至达到国家指定标准，验收合格为止。验收合格后付剩余尾款。商标印刷厂家属院、海燕花园小区、燕庄二队家属院三个小区的铣刨机械（人工）费用由公司承担支付，现向贵单位郑重承诺：我公司将严格按照国家标准施工，负责该楼院路面铺设及维修项目。确保于2020年3月20日前按时完工。2020年4月8日，未来路街道办事处城市建设科出具《证明》一份，载明，未来路街道办事处辖区内金色港湾社区顺河路13号商铺印刷厂家属院在老旧小区整治提升项目施工中，因小区内部道路沥青路面摊铺不合格，达不到验收标准。我办要求施工单位进行维修，因路面存在问题较多且无法局部修复。因此施工单位于2020年4月6日对小区内部道路进行重新摊铺路面沥青，现已完工。2020年4月10日，未来路街道办事处城市建设科出具《证明》一份，载明，商标印刷厂家属院（顺河路13号）老旧小区整治提升项目摊铺路面过程中摊铺机、料车、铲车等机械压坏污水井34个；污水井盖7个；水表井盖1个；沥青覆盖井盖破除6个；清理污水井内沥青7个；沥青施工后上升井盖20个；因道路路面摊铺沥青不合格，无法局部修补需重新摊铺。二次摊铺沥青提井盖79个。本院认为：原告与第三人欣泽源公司签订的《沥青砼路面施工合同》、“补充协议”均系当事人的真实意思表示，合法有效。现根据原告的陈述、被告郭广俊的书面答辩意见、未来路街道办事处出具的《证明》能够认定，第三人欣泽源公司将商标印刷厂家属院、海燕花园小区、燕庄二队家属院三个小区沥青路面摊铺工程发包给原告，原告找被告郭广俊施工并向其预支付工程款15万元，被告仅施工两天，现因被告施工的工程质量不合格，致使原告重新摊铺了路面沥青，故原告诉请被告郭广俊退还已支付的工程款15万元，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中因被告施工的工程质量不合格，致使原告重新摊铺路面沥青并与第三人签订“补充协议”赔偿第三人10万元的工程损失，现根据原告的实际损失情况、合同的履行情况、当事人的过错程度等因素，原告诉请被告因其违约行为赔偿其损失10万元，并无不当，本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告郭广俊于本判决生效后十日内退还原告郑州海全建筑安装工程有限公司工程款15万元并赔偿原告损失10万元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费为5050元，由被告郭广俊负担。如不服本判决，可自判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状及副本一式十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院缴纳上诉费，并将缴费凭证交本院查验，逾期视为放弃上诉。审 判 长  崔全琪人民陪审员  赵晓燕人民陪审员  周西燕二〇二〇年四月二十八日代理书记员  栗梦祎