上海市浦东新区人民法院民 事 判 决 书（2020）沪0115民初5921号原告：孙嘉慧，女，1982年4月5日出生，汉族，住上海市浦东新区。委托诉讼代理人：周庆，上海段和段律师事务所律师。被告：纵睿建筑装饰工程(上海)有限公司，住所地上海市奉贤区。法定代表人：陈慧，执行董事。原告孙嘉慧与被告纵睿建筑装饰工程(上海)有限公司(以下简称纵睿公司)装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月10日立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孙嘉慧的委托诉讼代理人周庆到庭参加诉讼，被告纵睿公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭应诉，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告孙嘉慧向本院提出诉讼请求：被告立即返还原告装修款人民币(币种下同)72,400元。事实和理由：2019年8月6日，原、被告签订《施工协议》，约定被告为原告装修上海市浦东新区川沙路XXX号商铺，总费用158,000元，同时约定，原告先支付30%工程款即47,400元，剩余70%工程款交由资金保管方上海牝狮建筑装饰有限公司(以下简称牝狮公司)保管，待工程验收无误后交付被告。合同签订后，原告支付相应工程款，应被告要求，牝狮公司还提前支付了25,000元。但被告仅做了部分粉刷工作，便不再继续施工，原告要求退还装修款，被告亦不予理睬，故原告诉请如前。被告纵睿公司未进行答辩，也未提供证据。经审理查明，2019年8月6日，原告(甲方)与被告(乙方)签订《施工协议》，约定甲方委托乙方对上海市浦东新区川沙路XXX号1-2层商铺进行装修，面积119.27平方米，定价158,000元，工期40天，自2019年8月7日至2019年9月17日。承包范围为按照图纸施工，不包括所有软装。甲方付款给乙方工程材料预备款47,400元，剩余70%可由双方认可的资金保管方保管，工程全部结束验收合格，剩余款项由保管方付清。乙方收款方为陈明。合同抬头及落款处除乙方盖章外，还有陈明的签名。同日，牝狮公司(甲方)与被告(乙方)签订《装饰装潢战略合作协议》，约定甲方给予乙方提供“惪道聚”专业女性养生馆店铺(以下简称委托方)装饰装潢客户资源，乙方负责在甲方与委托方充分完成沟通达成书面/口头协议后，在甲方安排下与委托方进行装饰装潢签约。乙方施工期间，甲方可协助乙方进行现场管理，对于不符合规范的任何施工行为，不合规的原材料甲方有权要求乙方立即修正并改正，施工期间甲方可协助乙方与委托方交流和协调。乙方与委托方直接签订装饰装修合同，首期费用30%由乙方一次性向委托方收取，剩余70%由保管方负责保管，项目完成验收无误后尾款交于乙方，甲方无任何担保与连带责任。乙方每单提取与委托方签订的装饰装潢费用的20%给甲方作为服务费。乙方在有工程进行中的情况下无论何种原因的退出或终止本战略合作关系，乙方均必须保质保量在签约规定期限内完成已经签约的所有装饰装潢工程并经甲方验收确认，否则甲方可扣除乙方全部的保证金，乙方并对此产生的所有损失负责和赔偿。本协议合作方案的期限为2019年8月6日至2020年8月5日。合同落款处甲方除牝狮公司盖章外，还有黄某某签名。乙方除被告盖章外，还有陈明签名。2019年8月7日，原告支付陈明47,400元，转账附言川沙路XXX号装修预付款。2019年8月8日，原告支付黄某某110,600元。2019年9月5日，黄某某支付陈明25,000元。审理中，原告提供了现场照片，显示被告离场前做了部分粉刷，预埋了部分管道。原告还提供了施工+材料工程款清单、黄某某的银行流水、系争房屋现状照片，欲证明在被告离场后，牝狮公司对系争房屋实际进行了装修，并花费了15万余元费用。原告申请江为作为证人出庭作证。江为表示，其为“惪道聚”专业女性养生馆品牌授权方的法定代表人，与牝狮公司合作对加盟店铺进行统一装修，原告为加盟方。后来因加盟商太多，牝狮公司无法同时进行装修，便通过公司的一个股东向牝狮公司推荐被告协同牝狮公司进行装修，由牝狮公司与被告签订战略合作协议。江为称，其于2019年9月15日左右到现场查看，发现现场几乎什么都没有弄过，就是把原来的毛坯房敲了一下。原告还申请了黄某某作为证人出庭作证。黄某某表示，其为牝狮公司的法定代表人，“惪道聚”专业女性养生馆装修由牝狮公司负责，牝狮公司与被告存在合作关系，被告负责本案店铺装修。合同约定被告装修内容包括水电、瓷砖、涂料、油漆、卫生间淋浴房、马桶、洁具、门头广告等硬装，包工包料。施工过程中，被告称要订门和吧台，没钱，向其索要25,000元。考虑到工程停下来也麻烦，黄某某就支付了被告25,000元。2019年9月15日左右，其到现场，发现被告只做了部分水电、铺设了30平方米左右的瓷砖，隔了一些墙和吊顶。被告曾三次派人员进行涂料施工，都没有做好。之后，黄某某找其他人继续施工，有些敲掉重新做，最终于2019年9月底完工。最后，其支付工人工资和材料款合计9万余元，施工+材料工程款清单中的15万余元还包含45,000元的管理费。牝狮公司向本院出具情况说明，表示其支付被告的25,000元装修款由原告主张权利。审理中，原告表示，装修现场由黄某某管理，装修效果由黄某某说了算，原告不管。本院认为，原、被告签订的《施工协议》系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应恪守。原告称被告在未完成合同约定的装修任务时擅自离场，最终由牝狮公司完成装修，因该说法与证人黄某某以及江为所述基本吻合，被告未到庭进行抗辩，故本院对该节事实予以采信。至于被告已完工部分的装修款数额，首先，从原告提供的被告离场时现场照片以及证人黄某某证词来看，被告确实进行了部分施工；其次，《施工协议》及《装饰装潢战略合作协议》约定，牝狮公司作为资金管理方，代原告保管110,600元装修余款，但根据原告陈述，装修效果和装修现场均由黄某某负责，黄某某支付被告25,000元的行为应视为得到原告的同意，后果由原告承担。假设如原告及黄某某所言，被告施工完全不符合质量要求，原告应及时主张权利，黄某某没有理由再支付被告25,000元。最后，即便如原告提供的施工+材料工程款清单所示，原告或牝狮公司对后续装修支付的款项也仅为9万余元，与《施工协议》约定的装修款相差甚远，难谓被告对系争商铺的装修毫无贡献。黄某某主张的45,000元管理费并无依据，自应从装修款中剔除。综上，本院对原告要求被告返还47,400元装修款的诉讼请求予以驳回。关于黄某某支付被告的25,000元，被告未提供证据证明费用实际发生，故被告保留该笔款项缺乏依据，应予返还。现牝狮公司亦同意由原告主张该项权利，本院予以照准。被告纵睿公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭应诉，视其放弃抗辩的权利,由此产生的不利后果由其自行承担。据此，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：被告纵睿建筑装饰工程(上海)有限公司应于本判决生效之日起十日内返还原告孙嘉慧装修款25,000元。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1,610元，减半收取805元，由原告孙嘉慧负担592.50元，被告纵睿建筑装饰工程(上海)有限公司负担212.50元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市第一中级人民法院。审判员  陈裕国二〇二〇年四月九日书记员  王晓燕附：相关法律条文一、《中华人民共和国合同法》第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。二、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。