河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫12民终249号上诉人（原审原告）：马国杨，男，1982年4月27日生，回族，住卢氏县。被上诉人（原审被告）：卢氏县昊天装饰设计有限公司。住所地：卢氏县东明路与靖华路交叉口西南角。统一社会信用代码：91411224395461636D。法定代表人：王江伟，男，1986年5月4日生，汉族，住卢氏县，系卢氏县昊天装饰设计有限公司经理。上诉人马国杨因与被上诉人卢氏县昊天装饰设计有限公司装饰装修合同纠纷一案，不服卢氏县人民法院（2019）豫1224民初3258号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月7日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年2月21日公开开庭审理了本案。上诉人马国杨，被上诉人卢氏县昊天装饰设计有限公司的法定代表人王江伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人马国杨上诉请求：1、依法撤销一审判决，改判支持上诉人的一审诉讼请求；2、一、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：1、一审法院认定事实不清，我与被上诉人签订合同之前已经口头告知被上诉人购买房屋经济困难，装修款不能按时给付，但最多不超一个月，如同意就签合同，不同意就等经济好转了再装修，后被上诉人法人同意后才签订的装修合同，一审庭审时，被上诉人也承认口头约定，所以不存在一审认定延期给付工程款问题，我前期支付的工程款足够开支被上诉人施工费用，并不会因为需要垫付或拖欠人工费用影响工程进度。一审时，我也并未自认中期款延期给付，我自认的是确实延期给付工程款，但是是经过被上诉人先前同意的。2、一审法院未严格执行相关法律法规，在被上诉人未严格按照合同条款举证。根据我与被上诉人签订的《住宅装饰装修工程施工合同》常规约定中，被上诉人在施工期间并未按照合同约定书面或其他证据可查方式通知我任何施工阶段完工及竣工验收通知。卢氏县昊天装饰设计有限公司辩称：马国杨第一次付款，我是同意延迟的。我认为工程2020年前就已经交工，而不是年后交工。马国杨一审诉讼请求：1.依法判令被告支付合同违约金13200元；2.被告履行定金合同赠品（60寸海信电视）；3.被告履行合同施工维修，并承担本案的诉讼费用。一审庭审时，马国杨撤回第二、三项诉讼请求。一审法院认定事实：2018年9月22日，马国杨与卢氏县昊天装饰设计有限公司签订订金协议，马国杨当日缴纳定金1000元，获得九重大礼包，其中包含卢氏县昊天装饰设计有限公司赠送的60寸海信电视机一台。协议约定，赠品须在竣工结账后由卢氏县昊天装饰设计有限公司整体家装统一配送安装。2018年10月14日，马国杨与卢氏县昊天装饰设计有限公司签订住宅装饰装修工程施工合同，合同约定卢氏县昊天装饰设计有限公司对马国杨位于河洛印象1-2-1501住宅进行整装套餐报价装修，合同金额为96600元，按揭三次付款，签订合同3日内交首期款60%即57960元，墙地砖铺贴结束交二期款35%即33810元，竣工结款5%即4830元。总工期92天，开工日期为2018年10月17日，完工日期为2019年1月17日。具体关于工期约定，马国杨未按约定付款，造成停工，工期顺延；卢氏县昊天装饰设计有限公司不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。工程竣工的约定，以卢氏县昊天装饰设计有限公司工程部项目负责人通知马国杨竣工验收的通知日期为竣工日期，竣工验收马国杨提出整改项目，双方按实际情况另行商定整改期限，限期整改不计入合同同期内。违约责任约定，由于卢氏县昊天装饰设计有限公司原因造成工期逾期交付，每逾期一天，赔偿100元；由于马国杨原因（包括施工变更，未按交款通知单中的付款节点足额缴纳工程款），造成延期开工或中途停工，工期顺延，每窝工一天赔偿100元。2018年10月17日，卢氏县昊天装饰设计有限公司开工。2018年10月15日，11月3日，马国杨首期款付清。2018年12月5日，墙地砖铺贴结束，2019年1月3日，马国杨付中期款。后马国杨将剩余装修款付清，卢氏县昊天装饰设计有限公司将赠送的60寸海信电视机兑现。一审法院认为：卢氏县昊天装饰设计有限公司在马国杨补交装修尾款的前提下，已兑现赠品并进行部分维修，现马国杨撤回第二项、第三项诉求，该院准许。马国杨要求卢氏县昊天装饰设计有限公司承担违约金的诉求，因双方均未提供房屋装修竣工验收准确日期的证据，庭审中卢氏县昊天装饰设计有限公司自认竣工验收时间为2019年3月30日，该院将认定竣工日期为2019年3月30日，工期延期72天（2019.1.17-2019.3.30）。卢氏县昊天装饰设计有限公司辩称马国杨装修中期款应于2018年12月5日支付，马国杨实际于2019年1月3日给付，给付延迟30天（2018.12.5-2019.1.3）。庭审中马国杨自认中期款延期给付，卢氏县昊天装饰设计有限公司的辩称该院予以采纳。根据双方的约定，卢氏县昊天装饰设计有限公司工期延期一天赔偿100元，卢氏县昊天装饰设计有限公司共延期72天，应赔偿7200元。马国杨延期给付装修款产生的窝工费一天100元，马国杨共延期付款30天，应扣除3000元窝工费，综上，卢氏县昊天装饰设计有限公司应赔偿马国杨违约金4200元。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决：限被告卢氏县昊天装饰设计有限公司在本判决生效后十五日内赔偿原告马国杨违约金费4200元。案件受理费130元，减半收取65元，由被告卢氏县昊天装饰设计有限公司负担。本院二审期间，上诉人马国杨提交任新玉证言一份，证明在签订合同之前，被上诉人已经同意其迟延交付装修款。被上诉人卢氏县昊天装饰设计有限公司质证认为该证据属实，马国杨第一次付款，被上诉人同意延迟。本院经审理查明的其他事实与一审查明事实一致。本院认为:一、关于马国杨应否承担延期交付装修款违约责任的问题。双方对于付款方式的约定为，“按揭三次付款，签订合同3日内交首期款60%即57960元，墙地砖铺贴结束交二期款35%即33810元，竣工结款5%即4830元。”2018年12月5日，墙地砖铺贴结束，2019年1月3日，马国杨付二期款。对于上述事实，双方均无异议。根据上述事实马国杨延期支付二期款项30天。马国杨上诉并举证认为其在签订合同之前已经口头告知被上诉人公司代表新购买房屋经济比较困难，装修款不能按时给付但最迟不会拖延一个月，被上诉人公司同意后双方才签订合同。被上诉人对于同意马国杨延期首期款予以认可，不认可同意马国杨延期支付二期款项。现马国杨提交证据不能证明被上诉人事先同意其延期支付二期款项，马国杨主张不承担延期交付装修款违约责任的上诉理由缺乏事实依据，不能成立。二、关于本案竣工日期如何认定的问题。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。双方签订的住宅装饰装修工程施工合同中对于工程竣工日期说明如下：工程竣工日期，以卢氏县昊天装饰设计有限公司工程部项目负责人通知马国杨竣工验收的通知日期为竣工日期，竣工验收马国杨提出整改项目，双方按实际情况另行商定整改期限，限期整改不计入合同期内。根据前述法律规定及双方合同约定，被上诉人应当对竣工日期的确定承担证明责任，在本案诉讼过程中，被上诉人对于竣工验收日期及整改期限没有提交确切证据，应当承担不利法律后果。对于竣工日期的认定，应当以上诉人自认的2019年5月29日为准，而非以被上诉人自认的2019年3月30日为准，工程延期天数为132天，被上诉人应赔偿13200元，扣除3000元窝工费，被上诉人应当赔偿上诉人10200元。综上，一审判决认定事实错误，依法应予改判。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、变更河南省卢氏县人民法院（2019）豫1224民初3258号民事判决为：卢氏县昊天装饰设计有限公司在判决生效后十五日内赔偿马国杨违约金10200元。二、驳回马国杨其他诉讼请求。一审案件受理费130元，减半收取65元，由被告卢氏县昊天装饰设计有限公司负担50元，由马国杨负担15元。二审案件受理费130元，减半收取65元，由被告卢氏县昊天装饰设计有限公司负担50元，由马国杨负担15元。本判决为终审判决。审判长  张攀峰审判员  李 琦审判员  赵 曜二〇二〇年四月二十八日法官助理周珊书记员刘锦锋