安徽省池州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖17民终149号 上诉人（原审被告）：安徽云霄酒店有限公司，住所地池州市贵池区。统一社会信用代码91341700ＭＡ2ＴＮＨＤ01Ｄ（1-1）。 法定代表人：金韬，该公司董事长。 被上诉人（原审原告）：钱旺瑞，男，1989年7月28日生，汉族，住安徽省池州市贵池区。 委托诉讼代理人：陈学志，池州市贵池区乌沙镇法律服务所法律工作者。 原审被告：金韬，男，1988年1月13日生，汉族，住安徽省池州市贵池区。 原审被告：王德智，男，1984年11月28日生，汉族，住安徽省池州市贵池区。 原审被告：吴磊，男，1987年12月9日生，汉族，住池州市贵池区。 原审被告：许曙伟，男，1988年6月7日生，汉族，住安徽省池州市青阳县。 原审被告：余吉安，男，1978年12月5日生，汉族，住安徽省合肥市包河区。 上诉人安徽云霄酒店有限公司（以下简称云霄公司）因与被上诉人钱旺瑞、原审被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安关于装饰装修合同纠纷一案，不服安徽省贵池区人民法院（2019）皖1702民初4148号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年3月3日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人云霄公司法定代表人暨原审被告金韬，被上诉人钱旺瑞及其委托诉讼代理人陈学志，原审被告王德智、许曙伟到庭参加诉讼。原审被告吴磊、余吉安经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。 云霄公司上诉请求：1.撤销一审判决,驳回被上诉人钱旺瑞一审诉讼请求，或将本案发回原审法院重新审理；2.由被上诉人承担一审、二审的诉讼费用以及鉴定费。事实和理由：原审法院在上诉人是否应当支付钱旺瑞自行施工工程的工程款上事实认定错误、适用法律错误。1、被上诉人作为自然人,不具备承揽装饰装修工程的资质,以个人名义承包上诉人的酒店装潢,故双方之间形成的装饰装修合同属于无效合同。案涉装潢工程根本没有竣工验收合格,装潢工程至今还没有完工,被上诉人也没有提交相关的竣工验收合格的资料,即使工程造价经鉴定已经确定的情况下,在案涉工程不具备竣工验收合格的条件,被上诉人钱旺瑞请求支付工程款没有事实和法律依据。原审法院仅依据《工程造价鉴定意见书》中被上诉人部分的工程造价认定上诉人应支付工程款，适用法律错误；2、原审法院认为“被上诉人继续按照上诉人提供的图纸进行施工”属于认定事实错误。被上诉人一审中提交的第五组证据施工图纸,该图纸是施工草图,并未得到上诉人确认,并不是上诉人提供的施工图纸,而原审法院认定“在约定的前期装潢工程结束后,被上诉人继续按照上诉人提供的图纸进行施工”与事实不符；3、被上诉人在上诉人及公司股东完全不知情的情况下自行施工,擅自施工的工程量远远超出双方的口头约定,不是上诉人的真实意思表示。工程中183734.89元的工程系被上诉人擅自施工，被上诉人擅自施工目的是恶意增加工程量,损害上诉人的权益。原审法院参照《合同法》第58条规定确定工程款没有依据,规定中的“折价补偿”在确定本案上诉人支付的工程款中没有体现。被上诉人在本案中存在明显的错误,本案应按照过错责任来确定工程款的承担问题。 钱旺瑞辩称：一审认定事实清楚，请求驳回上诉人上诉请求，维持一审判决。 钱旺瑞向一审法院提出诉讼请求：请求依法判决被告安徽云霄酒店云霄公司给付原告工程款366086元及利息；被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安对上述被告安徽云霄酒店云霄公司应付的工程款本息在安徽云霄酒店有限公司未出资范围内承担补充清偿责任；被告承担诉讼费。 一审法院认定事实：被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安于2019年4月29日在池州市贵池区成立了安徽云霄酒店有限公司，该公司经营范围为正餐服务、足浴等。2019年5月8日许曙伟介绍钱旺瑞来公司承包酒店前期装潢工程，约定的造价为130到150元一个平方，平方大约380多，公司其他股东均表示同意。钱旺瑞按被告提供的图纸对该酒店的基础设施进行了施工装潢，装潢结束后经钱旺瑞自行测量计算后的工程款为366086元，钱旺瑞要求被告安徽云霄酒店有限公司支付该工程款，未果，故诉至法院。在诉讼过程中，依据钱旺瑞申请，一审法院依法委托安徽中信工程咨询有限责任公司对涉案工程造价进行鉴定。2019年11月11日，安徽中信工程咨询有限责任公司作出《工程造价鉴定意见书》（编号：同测房鉴[2019］R-32号），鉴定意见为：钱旺瑞施工的安徽云霄酒店云霄公司12楼的装潢工程造价为246317.24元，其中相关当事人无争议的工程量造价62582.35元；被告安徽云霄酒店云霄公司、被告吴磊认为不是其安排、由钱旺瑞自行施工的工程造价为183734.89元。另查明，被告安徽云霄酒店有限公司已经支付给钱旺瑞工程款17800元。 一审法院认为：本案的争议焦点有两个:1、被告安徽云霄酒店有限公司是否应当支付原告钱旺瑞自行施工工程的工程款；2、被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安是否应对被告安徽云霄酒店有限公司应付的工程款本息在未出资范围内承担补充清偿责任。关于争议焦点一，被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安共同成立安徽云霄酒店有限公司，各股东约定由许曙伟负责酒店装潢事宜。2019年5月8日，被告许曙伟在各股东建立的云霄公馆筹备组中微信群里向其他股东告知：为了保证进度，已经安排钱旺瑞进行施工，被告金韬、王德智、吴磊、余吉安均表示同意。在约定的前期装潢工程结束后，钱旺瑞继续按照被告提供的图纸进行施工。被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安在明知钱旺瑞继续施工的情况下并未阻止原告的施工行为。参照《合同法》第58条的规定，即“合同无效后，因该合同取得的财产应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。”，被告安徽云霄酒店有限公司因钱旺瑞的施工行为有所增益，应当按照安徽中信工程咨询有限责任公司作出《工程造价鉴定意见书》中关于钱旺瑞施工部分的工程造价支付原告钱旺瑞工程款。关于争议焦点二，最高人民法院关于《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6条规定：在注册资本认缴制下，股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由，请求未届出资期限的股东在未出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的，人民法院不予支持。但是，下列情形除外：（1）公司作为被执行人的案件，人民法院穷尽执行措施无财产可供执行的，已具备破产条件，但不申请破产的；（2）在公司债务产生后，公司股东（大）会决议或以其他方式延长股东出资期限的。本案中，安徽云霄酒店云霄公司的各股东的出资方式为认缴制，出资期限为20年，各股东的出资均未届出资期限，且钱旺瑞未提供证据证明被告安徽云霄酒店有限公司存在《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6条但书中的两种情形，因此，不能要求被告金韬、王德智、吴磊、许曙伟、余吉安对被告安徽云霄酒店云霄公司应付的工程款本息在未出资范围内承担补充清偿责任。本案鉴定费用36000元有原告提供的发票为证，对该项费用予以认可，该费用由钱旺瑞负担14400元，由被告安徽云霄酒店有限公司负担21600元。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、最高人民法院关于《全国法院民商事审判工作会议纪要》第六条的规定，判决如下：一、被告安徽云霄酒店有限公司于判决生效后三十日内支付原告钱旺瑞工程款228517.24元（已扣除安徽云霄酒店有限公司支付的工程款17800元）及利息(从判决生效之日起起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至实际支付日止)；二、被告安徽云霄酒店有限公司公司于判决生效之日起三十日内支付原告钱旺瑞鉴定费损失21600元；三、驳回原告钱旺瑞的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6791元，由原告钱旺瑞负担3560元，被告安徽云霄酒店有限公司负担4239元。 二审期间，云霄公司提交两张照片以证明施工期间酒店的门被锁，各股东看不到现场情况。钱旺瑞质证意见为:门上有钱旺瑞和项目经理的电话，酒店股东随时可以进去查看。本院经审查，云霄公司无正当理由未在举证期限内提供上述证据，且上述证据不影响对本案基本事实的认定，本院不予采纳。本院对一审查明的事实予以确认。 本院认为，综合双方当事人举证、质证及诉辩意见，本案争议焦点为：云霄公司是否应当支付钱旺瑞施工工程的工程款。许曙伟在各股东建立的“云霄公馆筹备组”微信群里向其他股东告知：为了保证进度，已经安排钱旺瑞进行施工，金韬、王德智、吴磊、余吉安均表示同意。在约定的前期装潢工程结束后，钱旺瑞继续施工。许曙伟证实其将案涉工程施工的进度向云霄公司的法定代表人及各股东都进行了告知。云霄公司明知钱旺瑞继续施工，且未提供证据证明其阻止钱旺瑞继续施工，应当视为对钱旺瑞继续施工行为的认可。故云霄公司提出钱旺瑞擅自施工，恶意增加工程量，应承担过错责任的上诉理由不能成立，本院不予采纳。钱旺瑞施工的工程已完工并已交付。对工程进行竣工验收，是云霄公司作为发包人的义务；云霄公司未举证证明案涉工程存在质量问题，亦未就工程质量申请鉴定。故云霄公司提出案涉工程未经竣工验收，工程款支付条件尚不具备的上诉理由亦不能成立，本院不予采纳。一审判决云霄公司按照工程造价鉴定意见支付钱旺瑞工程款，并无不当。 综上所述，上诉人云霄公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费4727元，由上诉人安徽云霄酒店有限公司承担。 本判决为终审判决。 审判长  许院生 审判员  胡少斌 审判员  康启林 二〇二〇年四月二十三日 法官助理陈雪姣 书记员刘铮