山东省淄博市周村区人民法院民 事 判 决 书(2019)鲁0306民初3107号原告：山东方大工程有限责任公司，住所地：淄博市淄川区寨里镇北。法定代表人：白国伟，董事长。委托诉讼代理人：司维森，山东鲁川律师事务所律师。委托诉讼代理人：张建群，男，1980年出生，汉族，系公司职工，现住淄博市。被告：淄博钥泺纺织有限公司，住所地：淄博市周村区南郊镇李家村。法定代表人：王绥祥，经理。委托诉讼代理人：冯煜新，山东法盾律师事务所律师。原告山东方大工程有限责任公司与被告淄博钥泺纺织有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年10月23日立案后，依法适用普通程序，分别于2019年12月24日、2019年12月28日公开开庭进行了审理。原告山东方大工程有限责任公司委托诉讼代理人司维森、张建群，被告淄博钥泺纺织有限公司委托诉讼代理人冯煜新均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东方大工程有限责任公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除双方之间的《热能供应系统建设、拥有、运营合同》；2、判令被告向原告赔偿原告的投资款22700035.02元及利息3317310.00元。事实和理由：2016年5月6日，山东方大工程有限责任公司与淄博钥泺纺织有限公司签订《热能供应系统建设、拥有、运营合同》一份，约定由山东方大工程有限责任公司以B00模式为淄博钥泺纺织有限公司建设热能供应系统项目，投资规模约2356万元人民币，包括工程设计、设备采购、安装、调试、导热油循环泵、土建、锅炉自用导热油等工程费，不含分汽缸（分油缸）阀门以外的管线、导热油；淄博钥泺纺织有限公司负责本项目的地勘、环评、能评、安评工作，并在山东方大工程有限责任公司设备进场前提供所需报告，以支持山东方大工程有限责任公司办理相关手续，淄博钥泺纺织有限公司负责该项目的环评立项及验收；如果由于淄博钥泺纺织有限公司单方面的原因未能履行或迟延履行本合同所规定的各项义务，淄博钥泺纺织有限公司将为此承担违约责任，山东方大工程有限责任公司将有权向淄博钥泺纺织有限公司提出索赔。此外，双方对违约责任、终止合同、争议解决方式等都做了约定。合同签订后，山东方大工程有限责任公司开始项目建设，2017年5月项目建设完毕，但淄博钥泺纺织有限公司未办结本项目的安评、环评等手续，并且淄博钥泺纺织有限公司因环保问题长期处于停产状态，项目停滞至今，合同目的已经无法实现。故诉至贵院，望判如所请。被告淄博钥泺纺织有限公司辩称，原告所诉不属实，被告按照原告要求审批到淄博市分局且已同意被告调试意见书，双方已经按照合同约定进行调试。涉案系统调试不合格是阻止合同实现的首要原因，与被告是否停产没有直接因果关系。原告在明知被告没有进行环评安评的情况下，决定先进行建设安装，视为对无以上手续进行建设的认可。现在原告以被告没有以上手续进行诉讼追究责任是没有事实依据与理由的，原告自己决定无手续进行建设，自然应当承担没有手续所带来的相应的后果，原告自己主观上存在过错，合同无法继续履行下去是原告自己的行为造成的，不能转移追究被告的责任。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。原告山东方大工程有限责任公司围绕诉讼请求依法提交证据如下：1、《热能供应系统建设、拥有、运营合同》一份、催告函一份、锅炉本体水压试验记录两份、烘炉记录两份、煮炉记录一份、回复函一份、锅炉项目推进事宜的函一份、钥泺纺织煤粉锅炉项目煮油和试运行方案一份；2、被告与第三人签订的土地承包合同、民事起诉状各一份，证明被告将土地使用权出租，第三方起诉原告要求赔偿的事实。被告淄博钥泺纺织有限公司对原告提交证据的真实性无异议。被告淄博钥泺纺织有限公司提交证据如下：1、2018年9月25日杭州聚能环保发函山东方大公司的联系函1份；2、2018年10月9日与2018年11月6日山东方大发给杭州巨能环保公司的函件；3、2018年11月20日杭州巨能环保股份有限公司发给山东方大工程有限责任公司与淄博钥泺纺织有限公司的函件。原告山东方大工程有限责任公司对被告提交证据的真实性无异议。本院认为上述证据与本案待证事实相关联，符合证据一般法律特征，本院对上述证据予以确认并在卷佐证。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年5月6日，原告与被告签订《热能供应系统建设、拥有、运营合同》一份，约定由原告以B00模式(建设、运营、拥有)为被告建设热能供应系统项目，包括工程设计、设备采购、安装、调试、导热油循环泵、土建、锅炉自用导热油等工程费，不含分汽缸（分油缸）阀门以外的管线、导热油；被告负责本项目的地勘、环评、能评、安评工作，并在原告设备进场前提供所需报告，以支持原告办理相关手续，被告负责该项目的环评立项及验收。2016年7月份，原告开始项目现场施工。2016年10月3日第一台锅炉水压试验完成，2016年11月7日第二台锅炉水压试验完成，2016年12月13日蒸汽锅炉烘炉结束,2017年1月8日蒸汽锅炉煮炉结束，2017年3月23日完成导热油锅炉烘炉。随后在进行生产准备过程中，原告于2017年12月15日致函被告，要求被告解决存在的五项主要问题：1、清理、疏通用于本项目废水排放的污水管沟，被告污水处理厂正常投运并取得排放许可文件；2、被告现有的为本项目锅炉供应原水的供水系统，由一台潜水泵通过蓄水池抽水组成，无备用供水设备，蓄水池内未储备足量的生产用水，无法满足锅炉安全稳定连续运行需求，本项目建设场地范围内没有合格的，不间断消防水源接口，无法实现消防水系统正常投运，被告必须按合同约定提供合格的生产、消防、生活等水供应系统接口；3、被告生产车间设备、人员、材料等必须进入正常投产状态，生产负荷必须达到锅炉系统联合试运行及检测验收所需的最低80%额定负荷，保证满足运行负荷需求；4、被告必须按照合同约定完成本项目安评工作，并提供相关报告，取得安全、环保等部门批复的准予本项目联合试运行的相关手续；5、因被告生产车间搬迁，管道再次发生变更，设计工作正在进行中，被告必须聘用有资质的施工单位，将施工蓝图报送质检监督部门，取得审查合格回执后，方可开展导热油管道变更施工工作。以上五项整改催告内容均由被告公司实际控制人侯贵保签字认可。另查明，被告淄博钥泺纺织有限公司自2016年10月一直处于停产状态，涉案项目所需的环评、安评等必要工作程序至今无法完善并通过政府审批。山东方大工程有限责任公司在此项目建设过程中，投资款共计22700035.02元，其中主要包括八大项：1、土建工程，资金数额4347486.51元；2、安装工程3832496.74元；3、设备采购及安装费用11931623.91元；4、勘察设计费用57075.47元；5、建设单位管理费24732.13元；6、负荷联合试车费用82212.02元；7、监理费(由淄博金信建设监理有限公司监理)，金额77669.90元；8、基建待摊费用2346738.34元。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效，但在合同履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务或者当事人一方迟延履行债务、由其他违约行为致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。山东方大工程有限责任公司与淄博钥泺纺织有限公司于2016年5月6日签订《热能供应系统建设、拥有、运营合同》合法有效，山东方大工程有限责任公司以B00模式为淄博钥泺纺织有限公司建设热能供应系统项目，依约履行了投资建设义务，包括工程设计、设备采购、安装、调试、导热油循环泵、土建等工程，淄博钥泺纺织有限公司自2016年10月一直处于无限期停产状态，其负责办理的案涉项目所需的环评、安评等必要工作程序至今无法完成并通过政府审批。在此情况下，双方所签订的合同已无法继续履行从而导致无法实现合同目的，可以解除合同。原告山东方大工程有限责任公司投资款共计22700035.02元，已转化为坐落在被告拥有使用权的土地上的不动产，合同解除后只能由被告占有利用。被告未能依照合同约定完成其负责办理的涉案项目所需的环评、安评等必要工作程序，负有致使合同解除的主要责任。被告在合同解除后占有利用原告投资建设的不动产，赔偿原告相应的投资损失22700035.02元是合理的。原告明知被告未完成案涉项目所需的环评、安评等必要工作程序，仍然进场投资建设存在过错，其要求被告承担投资利息的诉讼请求不应当得到支持。综上所述，原告请求判令解除双方之间的《热能供应系统建设、拥有、运营合同》的诉讼请求，本院予以支持；请求判令被告向原告赔偿投资损失22700035.02元的诉讼请求，本院予以支持；请求判令被告向原告支付利息3317310.00元的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（二）项、第（四）项、第九十七条的规定，判决如下：一、解除原告山东方大工程有限责任公司与被告淄博钥泺纺织有限公司于2016年5月6日签订《热能供应系统建设、拥有、运营合同》；二、被告淄博钥泺纺织有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东方大工程有限责任公司赔偿投资损失22700035.02元；三、驳回原告山东方大工程有限责任公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费171887.00元，由原告山东方大工程有限责任公司负担21915.59元，被告淄博钥泺纺织有限公司负担149971.41元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省淄博市中级人民法院。审 判 长  崔景禹审 判 员  安宝哲人民陪审员  李兆峰二〇二〇年四月十七日书 记 员  韩玲玲