湖南省岳阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）湘06民终1546号上诉人（原审原告）：李帅，男，1989年6月12日出生，汉族，住湖南省临湘市。委托诉讼代理人：薛李锡灿，广东为峰（白云）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：湖南和立东升实业集团有限公司，住所地长沙市雨花区万家丽路南二段18号管理服务中心办公楼319房。法定代表人：冯杨辉，总经理。委托诉讼代理人：刘立华，湖南立华律师事务所律师。委托诉讼代理人：王朗，湖南立华律师事务所律师。上诉人李帅因与上诉人湖南和立东升实业集团有限公司（以下简称和立东升公司）商品房预售合同纠纷一案，双方均不服湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院（2019）湘0602民初9381号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年4月9日立案后，依法组成合议庭公开开庭对本案进行了审理。上诉人李帅的委托诉讼代理人薛李锡灿、上诉人和立东升公司的委托诉讼代理人王朗到庭参加诉讼。本案现已审理终结。李帅上诉请求：撤销一审判决，改判支持李帅的诉讼请求。事实和理由：一、一审法院判决整改期180日无任何事实与法律依据，不应顺延交楼时间。1、合同第十条约定的整改期明显约定为基础设施设备的整改，配套基础设施仅为瑕疵性交付，即已实际交楼，但是这些瑕疵性条件可以给予被上诉人整改期，但是本案被上诉人是根本未交付，因此被上诉人的情形明显不应适用基础设施设备的整改期予以顺延。本案被上诉人逾期交楼的原因是被上诉人的房屋未经验收合格，未取得建设工程竣工验收备案表，并非是基础设施设备不健全，如何能适用第十条的180日整改期。2、和立东升公司并非善意履约人，和立东升公司开发的小区整体都存在验收不合格的情形，且违约时长特别长，亦未采取积极的履约措施，应当承担责任。和立东升公司辩称，关于180天整改期，合同第10条和补充协议第二条第九项有详细的规定，一审法院据此顺延并无不当。和立东升公司上诉请求：一、撤销一审判决，改判违约金以已交纳房款为基数按日万分之一从2017年12月27日计算至2019年6月26日止；二、由李帅承担本案一、二审诉讼费用。事实和理由：一审法院认定事实不清，和立东升公司已于2019年6月26日向李帅邮寄交房催告函，告知其应当按交房通知办理交房手续，但李帅采取搪塞和拖延态度，拒不办理交房手续，其责任应当由李帅承担。李帅辩称，根据合同约定，商品房交付应当取得建设工程施工验收备案表及测绘报告，同时商品房交付应当取得建设工程施工验收备案证明文件是法律法规规定的强制性法定交付条件，对方通知业主方收楼以及交楼时应当取得建设工程施工验收备案证明文件，否则，该通知应当无效。被上诉人有权拒绝收楼，即使被上诉人收楼了，上诉人也应当承担逾期交楼的违约责任，请求二审法院驳回和立东升公司的上诉请求。李帅向一审法院起诉请求：1、判决《商品房买卖合同》继续履行，由和立东升公司向李帅支付逾期交房的违约金，自2017年6月29日起计算至交付房屋取得合格的《建设工程竣工验收备案表》之日止（以610674元为本金，每日按万分之一的标准计算，暂算至2019年7月5日为45007元）。2、由和立东升公司承担本案诉讼费、保全费。一审法院认定事实：2016年4月22日，李帅与和立东升公司签订了《商品房买卖合同》一份。约定，李帅购买和立东升公司开发的位于岳阳市经济技术开发区中对面星河国际10幢13层1305房，建筑面积132.1平方米，单价为4622.82元／平方米，购房总金额为610674元。李帅应于2016年4月22日前支付房款310674元，余款300000元向银行申请贷款支付。李帅未按照约定时间付款的，按照逾期时间分别处理：1、李帅逾期付款在60日内，李帅按日计算向和立东升公司支付逾期应付款万分之一的违约金。2、逾期超过60日后，和立东升公司有权解除合同。和立东升公司解除合同的，应当书面通知李帅。李帅应当自解除合同通知送达之日起30日内按照累计应付款的1%向和立东升公司支付违约金，同时，和立东升公司退还李帅已付全部房款（含已付贷款部分）。和立东升公司不解除合同的，李帅按日计算向和立东升公司支付逾期应付款万分之一的违约金。商品房交付条件为：1、商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、商品房已取得房屋测绘报告。如在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，由和立东升公司在180天内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交房。和立东升公司应当在2017年6月28日前向李帅交付商品房。商品房达到约定的交付条件后，和立东升公司应当在交付日期届满前10日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书送达李帅。李帅未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，和立东升公司应当出示满足约定的证明文件。和立东升公司不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足约定条件的，李帅有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由和立东升公司承担，并按照第十二条处理。合同第十二条逾期交付责任约定，和立东升公司未按照约定的时间将商品房交付李帅的，按照逾期时间，分别处理（1、2项不作累加）：1、逾期在60日之内，自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，和立东升公司按日计算向李帅支付全部房价款万分之一的违约金；2、逾期超过60日后，李帅有权解除合同。李帅解除合同的，应当书面通知和立东升公司。和立东升公司应当自解除合同通知送达之日起15日内退还李帅已付全部房款（含已付贷款部分），并自李帅付款之日起，按照4.9%计算给付利息。同时和立东升公司按照全部房价款的1%向李帅支付违约金。李帅要求继续履行合同的，合同继续履行，和立东升公司按日计算向李帅支付全部房价款万分之一的违约金。当天，双方还签订了一份《商品房买卖合同》补充协议。在补充协议第二条第九项约定，除《商品房买卖合同》规定的延期交付商品房的情形外，若出现下列情形之一的，和立东升公司也有权据实延期且不承担相应的违约责任：1、李帅延期交付按揭贷款资料、未配合和立东升公司办理按揭相关手续、未在约定时间内付清房款或未按时办理入伙手续，李帅延期缴纳相关税费。2、因政府等相关部门对项目施工进行调整造成工期顺延的，或市政配套设施的批准与安装的延误（因和立东升公司过失除外）等导致和立东升公司延期交房的，或遇国家政策调整变化或政府行为导致和立东升公司延期交房，和立东升公司在发生之日起60日内通知李帅。3、交房通知无法送达的。4、发生对整个社会的工作、生活秩序有全面、根本性、持续性影响之重大事件，致使本合同项目开发被迫停止的。5、出现其他非和立东升公司因素导致延迟交付房屋的情形。此外，双方还签订《关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定》，其中第一条第二项约定：因李帅的原因导致在签订本《商品房买卖合同》之日30日内未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，和立东升公司同意李帅在收到和立东升公司或银行通知之日起15日内，以自有资金支付，不承担本合同第八条约定的违约责任；逾期30日，和立东升公司有权解除合同，同时李帅须向和立东升公司支付合同总购房款5.1%的违约金，此款直接从李帅已付房款中扣除余款无息退还李帅。如果和立东升公司同意继续履行本合同，则按照本合同第八条逾期付款处理。在合同签订当日，李帅向和立东升公司交纳了购房款310674元，2016年6月22日李帅交纳了剩余购房款300000元。因李帅认为和立东升公司未出示合同约定的建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告，故至今未与和立东升公司办理房屋交接手续。一审法院另查明，2017年7月17日，岳阳市规划局岳阳经济开发区分局向岳阳经济开发区国土分局出具关于《关于提供置换用地红线图及规划控制指标的函》的复函，内容为“贵局于2017年5月17日《关于提供置换用地红线图及规划控制指标的函》收悉”。现将滨湖游路建设占用和立东升公司部分土地相关数据复函如下：滨湖游路建设占用和立东升总用地面积：3485平方米。其中3361平方米为滨湖游路建设用地，124平方米为滨水公共绿地。按其土地性质，其容积率、建筑密度等控制指标均为零。一审法院认为，李帅与和立东升公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》，系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应按合同的约定，履行自己的义务。李帅按约定交纳全部房款后，和立东升公司应按约定按时交付房屋。关于和立东升公司是否存在逾期交房的问题。合同约定的交房日期为2017年6月28日，另加180天的整改期，和立东升公司的交房日期应为2017年12月26日前。双方约定：交付该商品房时，和立东升公司应当出示建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告。和立东升公司不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足约定条件的，李帅有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由和立东升公司承担，故李帅有权在和立东升公司提供建设工程竣工验收备案证明文件及房屋测绘报告前拒绝收取商品房，而和立东升公司则应按李帅支付的全部房价款每日万分之一的标准向李帅支付自2017年12月27日起至商品房实际交付之日止（包括符合合同约定交付条件后交房通知到达李帅的情形）的违约金。和立东升公司辩称李帅存在逾期付款的违约责任，根据补充协议约定，和立东升公司有权不承担相应的违约责任。根据本案查明的事实，双方仅对首付购房款时间进行了明确约定，而关于剩余购房款的支付时间，在《关于该商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定》第一款第二项中约定：因李帅的原因导致在签订本《商品房买卖合同》之日30日内未能获得贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，和立东升公司同意李帅在收到和立东升公司或银行通知之日起15日内，以自有资金支付，不承担本合同第八条约定的违约责任；逾期30日和立东升公司同意继续履行本合同，则按照本合同第八条约定按逾期应付款每日万分之一标准计算违约金。双方签订《商品房买卖合同》的时间为2016年4月22日，减去双方约定的可逾期时限60天，李帅剩余购房款应于2016年6月22日前交纳。而事实上李帅于2016年6月22日已实际交纳了全部剩余购房款。和立东升公司的该项抗辩理由不能成立，不予采纳。和立东升公司同时辩称是因政府需置换用地原因导致交房时间的延误，并提供关于《关于提供置换用地红线图及规划控制指标的函》复函予以证实。一审法院审查认为，从该复函的内容分析，政府置换的土地面积为3485平方米，而并非和立东升公司全部的建设用地，本案中没有证据证实政府置换土地的行为与延期交付涉案房屋之间存在必然的因果关系，故对和立东升公司的该项抗辩意见，不予采纳。李帅同时主张继续履行《商品房买卖合同》。一审法院审查认为，和立东升公司现阶段仅履行了《商品房买卖合同》中约定的部分义务，尚有办理房屋产权证等其他义务尚未履行完毕，故《商品房买卖合同》应继续履行。综上，李帅的诉讼请求部分合法，予以支持。一审法院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、李帅、和立东升公司于2016年4月22日签订的《商品房买卖合同》继续履行，限和立东升公司在本判决生效后十日内支付李帅相应违约金（以已交纳全部房价款610674元为基数按每日万分之一标准自2017年12月27日起计算至商品房实际交付之日止，包括符合合同约定交付条件后交房通知到达李帅的情形）；二、驳回李帅的其他诉讼请求。案件受理费925.18元，减半收取462.59元，由和立东升公司承担。本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。和立东升公司提交一份入伙通知书，拟证明其已向李帅邮寄了收房通知，此后的违约金不应再计算。本院对该证据不予认可。二审查明的事实与一审查明的一致，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：《商品房买卖合同》中约定的180天整改期能否作为和立东升公司顺延交房的理由。李帅与和立东升公司签订的《商品房买卖合同》及《补充协议》系双方真实的意思表示，双方均应按照合同约定履行自己的义务。其中《商品房买卖合同》中约定了如果在约定期限内基础设施设备未达到交付使用条件，和立东升公司于180日内完成整改，达到交付标准，整改期间不视为延期交付。因基础设施设备也属于商品房交付的组成部分，因此一审法院据此认定和立东升公司可以顺延交房180日并无不当。一审法院认定和立东升公司可将交房时间顺延至2017年12月27日并无不当，关于计算违约金截止时间，和立东升公司主张李帅已于2019年6月26日收房，但提交的证据不能证明其主张。综上所述，李帅和和立东升公司的上诉请求均不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费999.18元，由李帅负担74元，湖南和立东升实业集团有限公司负担925.18元。本判决系终审判决。审判长 刘 玲审判员 许震鹏审判员 乔宝全二〇二〇年四月三十日书记员 何佳源