浙 江 省 宁 波 市 鄞 州 区 人 民 法 院                     民事判决书                                                                                                                                                                       （2020）浙0212民初2014号                         原告                   姚静君，女，1988年10月9日出生，汉族，户籍所在地宁波市，现住宁波市。           委托诉讼代理人：曹川磊,浙江同舟律师事务所律师。                         被告                   干才波，男，1990年3月14日出生，汉族，户籍所在地台州市，现住宁波市。                         案由                   装饰装修合同纠纷                         立案时间                   2020年4月2日                         开庭时间                   2020年4月28日                         适用程序                   小额诉讼程序公开开庭审理                         诉讼请求                     1.被告支付原告违约罚金15 000元（自2019年12月19日开始暂计算至2020年1月2日）；2.被告向原告返还台盆柜差价1 500元。                         法院认定           事  实                     2019年11月12日，原告与被告签订《施工合同》一份，约定：被告对龙湖春森印象1幢1204室进行装修施工，工程造价为30 000元；被告按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由其负责的各项装修事宜；被告严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算书；总工期为25天，自2019年11月14日开工至2019年12月8日，12月8日竣工验收；合同签订后1日内，原告支付给被告合同总金额40%的预付款，计12 000元；施工10天内，原告支付给被告合同总金额30%的工程款，计9 000元；施工20天内，原告支付给被告合同总金额25%的工程款，计7 500元；工程竣工满一个月后，原告应在七日内支付剩余5%的工程保修金（无息）；如原告拖欠工程款或尾款，应向被告支付拖欠金额日千分之五的违约金；确因原告拖欠工程款而影响工程进度，造成被告的停、窝工损失的，应由原告承担一切经济损失；如因被告原因拖延工期，应向原告支付未完成工程量的工程金额的日千分之五的违约金；施工中有单项工程因不可抗力或其它原因不能按时完成，被告可以申请单项甩项验收，并不作违约处理；工程竣工验收后，原告方可使用，如工程未经原、被告双方验收，原告提前使用或擅自动用，则视为验收合格；工程总造价金额根据实际施工项目做增减项金额调整，增减项金额在二期款中一次付清；其他权利义务等。原告于2019年11月12日支付被告预付款12 000元，于2019年11月27日支付被告二期款9 000元，于2019年12月7日支付被告三期款6 529元。2019年12月13日，原告与被告签订《补充合同》一份，约定：主同次卧包括壁炉于12月15日17时完工，电工除吊灯外于12月14日完工，施工途中因被告人为损坏地面地板、门框等，阳台石膏于12月15日完工，踢脚线缝隙及地面用地板颜色的玻璃胶补于12月16日完工，投影仪由被告采购及安装于12月20日前完工，玻璃窗喷漆部分铲平于12月16日前完工，地面墙面顶部灰尘污垢清理于12月18日晚上完工，12月13日起进场任何人都要穿鞋套；违反以上任何一条，被告需支付给原告1 000元/天；2019年12月18日完全交付，被告超出一天罚1 000元给原告；此项工程12月18日验收完毕，被告转给原告台盆柜差价1 500元。被告于2019年12月19日将涉案房屋交付原告。被告至今未安装投影仪，亦未支付台盆柜差价1 500元，原告至今未支付剩余5%的工程保修金。                         裁判理由                   原告姚静君与被告干才波之间的《施工合同》、《补充合同》合法有效，双方应按约全面履行。双方明确约定被告需支付原告台盆柜差价1 500元，被告虽辩称双方曾口头约定该款项在工程保修金中予以抵扣，但未提供任何证据证明，本院对该辩称不予采信，对原告要求被告返还台盆柜差价1 500元的诉请予以支持。关于原告主张的违约罚金，系依据《补充合同》中“违反以上任何一条乙方付给甲方1 000元/天”以及“2019年12月18日完全交付，乙方超出一天罚1 000元给甲方”的违约条款，上述条款系并列存在，应分别认定。双方在《补充合同》中约定的投影仪完工时间在2019年12月18日之后，可见双方约定的2019年12月18日完全交付仅指涉案房屋的交付使用，而并非所有工程的竣工验收，根据双方提供的证据以及庭审陈述可认定被告于2019年12月19日才将涉案房屋交付原告，故被告逾期交付1天应按交付条款的约定支付原告该部分违约金1 000元。双方均对被告至今未安装投影仪的事实无异议，原告可依据合同约定向被告主张自2019年12月21日起的违约金，合同中虽约定标准为1 000元/天，但考虑到合同总造价以及投影仪的实际购买价值，约定的违约金标准过高，本院酌情认定该部分违约金为3 000元。被告主张原告赔偿逾期支付工程款的窝工损失，但未提供任何证据证明其确实存在窝工损失以及损失金额，本院对此不予处理。被告主张原告支付升级油漆品牌的差价，但提供的证据不足以证明原告确需支付差价以及差价金额，本院对此不予处理。被告主张原告支付剩余5%的工程保修金，合同约定该款项应在工程竣工满1个月后由原告在7日内支付，双方现有证据仅能证明涉案工程于2019年12月19日交付，但交付时仍有部分工程未完工；《补充合同》中约定工程验收完毕被告需转给原告台盆柜差价，而被告至今未支付给该差价；被告亦无法提供验收手续、工程结算书等材料证明工程已竣工验收，也未提供证据证明原告实际使用时间；故涉案工程竣工验收时间或视为验收合格时间均无法认定，且原告不同意该款项在本案中一并处理，本院对此亦不予处理。综上，被告应支付原告违约金4 000元。                         裁判依据                     《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百三十五条、第一百三十八和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条。                         裁判主文                   一、被告干才波支付原告姚静君违约金4 000元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；           二、被告干才波返还原告姚静君台盆柜差价1 500元，于本判决生效之日起十日内履行完毕；           三、驳回原告姚静君的其他诉讼请求。           如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条及相关司法解释之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍部分债务利息=债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务×日万分之一点七五×迟延履行期间）。           案件受理费213元，减半收取106.50元，由原告姚静君负担81.50元，被告干才波负担25元（于本判决生效之日起十日内交纳本院）。                         权  利           告  知                   本判决为终审判决，自本判决书送达之日起生效。           如不服本判决，可在判决书送达之日起六个月内，向本院申请再审。                         审判组织                                  审判员    李苏宁                                                                                         二Ο二Ο年四月三十日                                书记员    蒋明珉