河南省周口市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）豫16民终608号上诉人（原审原告）:沈丘县爱雅概念酒店。住所地：沈丘县槐店镇吉祥东路。统一社会信用代码92411624MA410HG89U。经营者：梅清彬，男，1936年6月2日出生，汉族，住河南省沈丘县。委托诉讼代理人：韩晓龙，河南千字文律师事务所律师。委托诉讼代理人：梅海森，男，1977年10月1日出生，汉族，住河南省沈丘县。系梅清彬之子。被上诉人（原审被告）:河南省高龙家具有限公司。住所地：偃师市高龙镇火神凹东2公里。统一社会信用代码9141038171129288XW。法定代表人：张志朝，该公司执行董事。委托诉讼代理人：蔺鸿辰，河南广奥律师事务所律师。委托诉讼代理人:张晓亮，男，1983年12月26日出生，汉族，住河南省洛阳市洛龙区。系该公司销售经理。上诉人沈丘县爱雅概念酒店因与被上诉人河南省高龙家具有限公司买卖合同纠纷一案，不服沈丘县人民法院（2019）豫1624民初5442号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年2月13日立案后，依法组成合议庭，开庭进行了审理。上诉人沈丘县爱雅概念酒店的委托诉讼代理人韩晓龙、梅海森，被上诉人河南省高龙家具有限公司的委托诉讼代理人蔺鸿辰、张晓亮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。沈丘县爱雅概念酒店上诉请求：1.撤销一审判决，改判河南省高龙家具有限公司向沈丘县爱雅概念酒店支付违约金226800元；2.本案一、二审上诉费由沈丘县爱雅概念酒店承担。事实和理由：在2019年6月6日已经具备测量条件，一审法院认定2019年6月13日具备测量条件错误。第一，本案中沈丘县爱雅概念酒店和河南省高龙家具有限公司签订有《采购合同》一份，该合同是双方真实意思表示，对双方具有法律约束力，河南省高龙家具有限公司依法应按合同约定履行义务。第二，酒店装修期间，沈丘县爱雅概念酒店于2019年6月6日已经通知河南省高龙家具有限公司测量现场并要求其生产和安装，2019年6月13日属于沈丘县爱雅概念酒店再次崔策河南省高龙家具有限公司测量安装的时间，并非在2019年6月13日才具备安装条件，后河南省高龙家具有限公司于2019年8月27日将货物运送至酒店进行安装，致使沈丘县爱雅概念酒店推迟了正常经营的时间而遭受损失，按照合同约定河南省高龙家具有限公司应承担超期21天的违约金，一审认定超期15天属于认定事实错误。河南省高龙家具有限公司辩称，同河南省高龙家具有限公司的上诉意见。河南省高龙家具有限公司上诉请求：1.撤销一审判决，改判驳回沈丘县爱雅概念酒店的原审诉讼请求；2.本案一、二审诉讼费用均由沈丘县爱雅概念酒店承担。事实和理由：第一，一审认定“2019年6月13日具备测量安装条件，酒店装修结束时间是2019年8月27日，河南省高龙家具有限公司超期15天”，既是对基本事实认定错误，也属于适用法律错误。合同签订后，因酒店现场不具备测量条件，且沈丘县爱雅概念酒店想通过先以5-6-7楼做试点看效果、2-3-4楼继续营业、推迟改造，经双方协商后约定将合同内家具分为两批生产，家具生产是否超期应分批进行判断。一审将第一批家具金额合并作为计算违约金的基数，不仅是认定事实错误，也属于适用法律错误。第二，一审计算违约金的方法违反法律规定和当事人双方的约定，属于适用法律错误。沈丘县爱雅概念酒店辩称，第一，河南省高龙家具有限公司认为家具生产周期不含安装时间的观点是错误的，从双方签订的采购合同可以看出交货方式是河南省高龙家具有限公司负责送货并现场安装，交货时间是家具生产周期60日，并约定河南省高龙家具有限公司若未能在规定的时间内交货，超期后每天扣除合同总金额的1%作为违约金，该合同约定已经明确了60日内河南省高龙家具有限公司应负责送货和安装，并不存在任何异议，也不属于约定不明；另外，合同也约定如果沈丘县爱雅概念酒店不具备现场测量条件和后期安装问题造成的时间延误，河南省高龙家具有限公司不承担责任，该约定也体现了从确定测量条件之日起计算60日的周期。第二，河南省高龙家具有限公司认为合同签订后沈丘县爱雅概念酒店不具备测量条件的观点与事实不符，从沈丘县爱雅概念酒店提交的与张晓亮的微信聊天内容来看，沈丘县爱雅概念酒店2019年6月6日、2019年6月13日均通知河南省高龙家具有限公司进行现场测量，一审也查明了河南省高龙家具有限公司在上述日期中根本就未到酒店进行测量，在河南省高龙家具有限公司，没有派员到酒店测量的情况下，又何谈酒店现场不具备测量条件。第三，一审认定每日违约金10800元完全符合合同约定，因河南省高龙家具有限公司延期的问题导致沈丘县爱雅概念酒店每日损失也基本与违约金一致，况且河南省高龙家具有限公司在一审中也未以违约金过高为由进行抗辩，河南省高龙家具有限公司认为违约金过高的观点不能成立。沈丘县爱雅概念酒店向一审法院起诉请求：1.判令河南省高龙家具有限公司按合同约定向沈丘县爱雅概念酒店支付违约金226800元；2.判令河南省高龙家具有限公司按照合同约定对施工过程中使用的密度板予以更换或赔偿相应的损失（5万元）；3、本案诉讼费用由河南省高龙家具有限公司承担。一审法院认定事实：沈丘县爱雅概念酒店（甲方）因装修酒店于2019与河南省高龙家具有限公司（乙方）签订《采购合同》，合同约定：一、沈丘县爱雅概念酒店采购河南省高龙家具有限公司家具，河南省高龙家具有限公司负责送货并现场组装。家具生产周期为60天（日期按合同签订后河南省高龙家具有限公司收到材料备用金之日起为准）。若河南省高龙家具有限公司未在规定时间内交货，超期后每天扣除合同总金额的1%作为违约金；累计超期30天，沈丘县爱雅概念酒店有权终止执行合同，并要求河南省高龙家具有限公司全额退还已付款项，并赔偿沈丘县爱雅概念酒店经济损失；若沈丘县爱雅概念酒店现场不具备前期测量和后期安装的问题所造成的时间延期，河南省高龙家具有限公司不承担相应的责任。二、合同总金额1080000元，自合同签订之日，沈丘县爱雅概念酒店应首先支付给河南省高龙家具有限公司40%即432000元的材料备用金，河南省高龙家具有限公司交货前沈丘县爱雅概念酒店分批次再付家具实际价值的60%，河南省高龙家具有限公司负责将家具送至指定地点并安装完毕。因预付金、余款问题造成的时间推移，由沈丘县爱雅概念酒店负责，河南省高龙家具有限公司不承担责任。沈丘县爱雅概念酒店按合同约定于2019年3月30日支付给河南省高龙家具有限公司材料备用金432000元；于2019年5月22日支付家具款260000元整，于2019年7月29日支付家具余款443000元（包括增项部分款项）。河南省高龙家具有限公司于2019年8月27日将酒店装修结束。沈丘县爱雅概念酒店以河南省高龙家具有限公司未按约定的测量时间2019年6月6日，家具生产安装周期60日完成酒店装修为由，诉至法院，要求河南省高龙家具有限公司承担违约金226800元。庭审中查明：1.沈丘县爱雅概念酒店方梅海森与河南省高龙家具有限公司方张晓亮2019年6月13日的微信聊天记录可证实当天具备测量安装条件；2.酒店装修结束时间为2019年8月27日，根据合同约定的家具生产周期为60天，河南省高龙家具有限公司超期15天。3.一审中沈丘县爱雅概念酒店放弃诉讼请求第二项主张的权利。一审法院认为，《采购合同》系沈丘县爱雅概念酒店和河南省高龙家具有限公司真实意思表示，其内容符合法律规定，为有效合同，对双方均有法律约束力，沈丘县爱雅概念酒店、河南省高龙家具有限公司均应依约履行各自的义务。合同签订后，沈丘县爱雅概念酒店依约于2019年3月30日将备料金432000元支付给河南省高龙家具有限公司，2019年7月29日向河南省高龙家具有限公司支付了所有余款，已履行了合同约定的义务。沈丘县爱雅概念酒店、河南省高龙家具有限公司经过多次沟通，微信聊天记录中显示，在2019年6月13日已经具备测量条件，但河南省高龙家具有限公司未派员测量，导致家具安装于2019年8月27日完工，延期15天。根据合同约定，不具备前期测量和后期安装问题造成的时间延误，河南省高龙家具有限公司不承担责任。反之，在已经具备测量和安装的条件，河南省高龙家具有限公司不派员测量，导致时间延误，应承担违约责任。河南省高龙家具有限公司超期完工15天。根据合同约定，若河南省高龙家具有限公司未在规定时间内交货，超期后每天扣合同总金额的1%作为违约金的规定，故河南省高龙家具有限公司应承担的违约金为162000元（1080000元×1%×15天）。沈丘县爱雅概念酒店要求河南省高龙家具有限公司支付违约金的请求，符合法律规定，予以支持。沈丘县爱雅概念酒店诉称超期21天的请求没有证据佐证，依据查明的超期15天予以认定。河南省高龙家具有限公司辩称，2019年8月27日给沈丘县爱雅概念酒店送的家具是2019年8月19日沈丘县爱雅概念酒店刚刚追加的合同外家具，但未提供相关证据加以佐证，故其辩解理由本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百零八条之规定，判决：一、河南省高龙家具有限公司于判决生效后十日内支付沈丘县爱雅概念酒店违约金162000元；二、驳回沈丘县爱雅概念酒店的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2726元，由沈丘县爱雅概念酒店承担956元，河南省高龙家具有限公司承担1770元。本案二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了质证。河南省高龙家具有限公司在二审提供两组证据证明其主张：1.第1组证据是采购合同及家具清单一份，证明案涉合同的60天是生产日期，不包括安装日期。沈丘县爱雅概念酒店发表质证意见为：该证据不属于新证据，该采购合同内容与本案的内容没有关联性，本案所涉及的合同约定，在一审中已经提交并质证，不能证明家具生产周期合同约定的时间，不含安装时间，且合同没有对安装时间另行确定，如果不含安装时间，所涉及的完工时间也无法确定。2.第2组证据是聊天记录两页，证明：在2019年8月16日，沈丘县爱雅概念酒店才确定石材的颜色。沈丘县爱雅概念酒店发表质证意见为：石材一直按照5-6楼的石材颜色进行确定，因河南省高龙家具有限公司没货，或5-6楼石材颜色价格过高，河南省高龙家具有限公司称没货必须要换，不然不做，被逼无奈沈丘县爱雅概念酒店只能选择。对当事人二审争议的事实，本院认定如下：本院对河南省高龙家具有限公司二审提供证据的证明目的不予认可。本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：1.一审关于具备测量条件的时间认定是否正确；2.河南省高龙家具有限公司是否存在违约，一审关于违约金的判决是否正确。焦点1，关于一审对具备测量条件的时间认定是否正确的问题。河南省高龙家具有限公司和沈丘县爱雅概念酒店均对是否具备测量时间的认定存在异议，一审依据双方的微信聊天记录，认定具备测量的时间是2019年6月13日并无不当.焦点2，关于河南省高龙家具有限公司是否存在违约，一审关于违约金的判决是否正确的问题。河南省高龙家具有限公司上诉称双方协商变更为家具分批进行生产，由于沈丘县爱雅概念酒店不予认可，且河南省高龙家具有限公司并未提供充分的证据予以证实，本院对河南省高龙家具有限公司的该项上诉理由不予支持。河南省高龙家具有限公司和沈丘县爱雅概念酒店在采购合同中关于违约金有相应的约定，河南省高龙家具有限公司未按约定时间交货，应当按照合同约定承担相应的违约金；一审按照合同约定计算河南省高龙家具有限公司应当承担的违约金，符合双方合同的约定；如果河南省高龙家具有限公司认为一审判决的违约金数额过高，河南省高龙家具有限公司作为违约方，其应当对违约金是否过高承担相应的举证责任，由于河南省高龙家具有限公司并未提供相应的证据，且河南省高龙家具有限公司并未请求对违约金数额予以调整，因此，一审按照合同约定计算的违约金数额，并无不当。综上所述，沈丘县爱雅概念酒店和河南省高龙家具有限公司的上诉请求均不能成立，应予驳回，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费8242元，由上诉人沈丘县爱雅概念酒店负担4702元，由河南省高龙家具有限公司负担3540元。本判决为终审判决。审判长  张群阳审判员  张 杰审判员  金 薇二〇二〇年四月二十九日法官助理石磊书记员马家欣