河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0103民初525号原告：屈平平，男，1988年8月1日出生，汉族，住河南省襄城县。委托诉讼代理人：何源源，河南啸谦律师事务所律师。被告：河南千婵装饰工程有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路绿地之窗云峰B座2315室，统一社会信用代码：91410100MA46552X3G（1-1）。法定代表人：杨志强，总经理。被告：杨志强，男，1988年7月12日出生，汉族，住河南省睢县。二被告共同委托诉讼代理人：翟智峰，河南开物律师事务所律师。二被告共同委托诉讼代理人：王毅丹，河南开物律师事务所律师。原告屈平平与被告河南千婵装饰工程有限公司（以下简称“千婵公司”）、杨志强装饰装修合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告屈平平及其委托诉讼代理人何源源，被告河南千婵装饰工程有限公司、杨志强及其委托诉讼代理人翟智峰、王毅丹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告屈平平向本院提出诉讼请求：1．依法请求解除原告与被告河南千婵装饰工程有限公司签订的《装饰施工合同》；2．依法请求判令被告河南千婵装饰工程有限公司向原告支付违约转包的违约金168000元以及逾期竣工的违约金22400元，共计190400元；3．请求判令被告河南千婵装饰工程有限公司向原告赔偿损失50000元；4．请求判令被告杨志强对上述债务承担连带责任；5．由二被告承担本案诉讼费用。事实与理由：原告于2019年9月15日与被告千婵公司签订《装饰施工合同》，协议中约定原告委托被告对位于郑州长江路碧云路向北100米路东一至三层的丁记烙馍小院碧云路店进行装修，其中合同约定总工期为45天，且约定被告不得将该工程进行转包至第三人，否则需承担违约责任。然合同签订后被告未能在工期内完成施工，经原告催告通知后仍未能如期竣工，且经原告了解被告在施工开始时即将该工程转包第三人。现由于被告的上述行为，致使原告不仅工期后延，无法开业，还造成了相当程度的经济损失。且被告河南千婵装饰工程有限公司作为自然人独资公司，根据法律规定，被告杨志强作为独资股东，应当对公司债务承担连带责任。综上，原告现要求法院确认双方合同解除并由被告赔偿原告相应损失，望法院查明真相，判如所请。被告千婵公司、杨志强辩称，1．原、被告2019年9月15日签订的《装饰施工合同》已经履行完毕，原告也已经实际使用并开业经营，不存在解除的事实及法律依据；2．被告严格按照《装饰施工合同》约定履行合同义务，不存在转包的情形。合同签订后，被告便积极履行合同约定，组织公司的业务、商务、设计、监理、施工等各个部门人员对案涉项目全程进行施工的方案设计及装修施工，被告组织的项目总负责人、项目经理、设计师、施工人员自施工开始便一直在现场进行施工管理及装修装饰施工作业，原告对此情形一直是明知的，并且原告还曾单独与施工人员进行结算，也说明了被告公司施工等人员的施工行为原告是认可并以自己的行为明示同意的，故不存在原告诉状中辩称的转包情形；3．原告未按照《装饰工程合同》约定及时付款，造成工期顺延，被告对此不存在责任。原告应自行承担因其逾期付款而造成案涉装饰工程延期及逾期竣工的责任；4．原告早实际使用案涉装饰工程，并开业经营，原告并未有任何损失，原告主张的损失无任何事实及法律依据；5．本案纠纷与本案另一被告杨志强无关。综上，原告所诉无任何事实及法律依据，请求贵院查明本案事实，驳回原告的起诉或诉求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：1.2019年9月15日，原告作为甲方与被告千婵公司作为乙方签订《装饰施工合同》一份，约定甲方将郑州长江路碧云路向北100米路东一至三层的丁记烙馍小院碧云路店委托乙方进行装修，施工范围：室内间隔工程、水电工程、顶面工程、天花灯具工程、地面工程、门头外墙工程等，包工包料；工期45天，自2019年9月17日开工至2019年11月1日竣工；未经甲方书面同意，除停水、停电及不可抗力情形外，乙方不得擅自停工或延长工期；合同总价款56万元整，附《装修工程材料预算表》；付款方式：合同签订当天支付2万元，施工开始到2天，甲方验收合格后支付9万元，施工开始到10天、20天、30天甲方验收合格后各付款11万元，施工开始到40天，甲方验收合格后支付10万元，工程竣工验收合格后365日内，支付剩余2万元。甲方指派屈平平、李某为甲方驻工地代表，乙方指派张某为乙方驻工地代表，负责合同履行。工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知7个工作日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期。工程竣工验收合格后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单，甲方方可使用，如工程未进行竣工验收，甲方提前使用或擅自动用，则视为工程竣工验收合格。违约责任：未经甲方同意，乙方不得将工程转包或分包给第三方，否则，甲方有权解除合同，并按合同总价的30%向乙方主张违约金。由于甲方原因，甲方不按合同约定付款的，每逾期一天，按应付款项的0.1%向乙方支付违约金。由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按合同总价款1%向甲方支付违约金。合同还对其他事项进行了约定。2.2019年9月15日，原告通过李某的微信账户向杨志强转账2万元。被告出具收到施工定金2万元的收据一张。2019年9月18日被告开始施工，原告于9月19日向杨志强转账9万元，于2019年9月29日、10月10日、10月21日分别转账11万元。以上共计向杨志强转账44万元。3．施工过程中，双方因合同履行问题发生争议。2019年10月29日，被告千婵公司向原告发出《停工通知书》，如在合同规定日期2019年10月29日当天未收到原告第五次全额工程款，将于2019年10月30日开始正式停工；因第三次、第四次付款时间拖延，导致对应工期合计延长3天交工验收。同日，原告给千婵公司发出《通知书》，要求被告针对违约情况进行弥补和消除，要求在2019年11月3日前按时完成工期，否则到期后双方合同自动解除。2019年10月30日，被告千婵公司对原告的通知书进行答复，由于未收到甲方正常工程款决定停工时间为2019年10月30日凌晨00：00分开始，停工到11月1日24：00分截止工程施工合同正式解除。2019年10月31日，被告给案涉工程的项目经理杨某出具《河南千婵装饰工程有限公司洛馍小园剩余施工项目付款及施工委托谈判授权书》，载明：2019年10月31日星期四晚上19点整，千婵公司委托员工项目经理杨某（身份证号：）代表公司与屈平平就案涉项目进行商务谈判商议，所商议的协议代表公司意见，所谈成协议法律效益等同千婵公司与项目方屈平平直接谈判所产生的协议效率文本。2019年11月4日，原告屈平平作为甲方与项目经理杨某作为乙方签订《协议》一份，主要约定：甲方与千婵公司在11月3日解除案涉合同，该工程确系杨某从千婵公司转包得来的工程，同时解除。现甲方与杨某签定工程收尾总款17万元整分三次付给杨某，第一次付款8万元，第二次付款4万元，第三次工程全部完工付3万元，保修费2万元一年后付。2019年11月1日，原告转账给杨某8万元，于2019年11月4日转账给杨某4万元，11月8日、9日共转账2.11万元。原告自述累计向杨某支付工程款14.5万元，支付工程款0.5万元。4．原告提交证人李某证言，案涉装修工程的装修质量不合格，工期延误，存在杨某转包情形。被告提供证人张某、杨某证言，张某系案涉工程的监理，杨某系公司项目经理及工程部经理，负责项目施工，均称不存在转包情形。另查明，案外人杨某系被告千婵公司员工，双方于2019年8月5日签订《河南千婵装饰工程有限公司员工雇佣协议》，合同有效期自2019年8月15日至2022年8月15日止，职务是项目经理，负责公司签订的装饰装修项目的施工、质量、进度把控、人员安排及材料的采购，工作报酬为负责项目签单合同总款2%。原告经营的饭店于2019年11月25日开始试营业。本院认为，依法成立的合同，对双方具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行合同义务。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原、被告之间签订的《装饰施工合同》是双方的真实意思表示，未违反法律禁止性规定，合法有效，双方应依约履行各自的义务。原告已经依约支付了工程款，被告亦依约提供了案涉工程的施工，装饰装修合同目的已经实现。经本院查明，被告公司在承接案涉工程后，组织公司监理张某和项目经理杨某进行工程施工，不存在工程转包行为，原告以千婵公司违约转包为由要求解除《装饰施工合同》并支付违约金的请求，缺乏事实依据，本院不予支持。关于本案工程竣工日期，因装饰装修工程的特殊性，施工中的增减项目变化以及原告第三、第四次付款延期等原因，均造成了施工合同的实际变更，且原告与被告公司的项目经理杨某于2019年11月4日达成新的协议，应视为双方对原合同进行的补充约定，合同效力应适用于原告与被告千婵公司之间，理应以后续工程的具体结算时间为案涉工程的竣工时间。因双方未进行竣工总验收，但原告已于2019年11月25日进行试营业，根据合同约定应视为工程竣工验收合格，故原告主张逾期竣工的违约金，于法无据，本院不予支持。原告主张被告千婵公司赔偿损失50000元，未提供证据予以证明实际损失，故应承担举证不能的法律后果。原告要求被告杨志强与千婵公司承担连带责任，无事实依据，本院亦不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：驳回原告屈平平的全部诉讼请求。本案受理费4906元，减半收取2453元，由原告屈平平负担。如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及副本十份，上诉于河南省郑州市中级人民法院。审判员  李丽二〇二〇年四月八日法官助理顾百灵书记员张永泽