太原市小店区人民法院   民事判决书   （2017）晋0105民初5534号   原告（反诉被告）：山西尚宽电器集团有限公司，住所地：太原市经济技术开发区唐槐路**，统一社会信用代码：×××。   法定代表人：徐祥献，职务：执行董事兼总经理。   委托诉讼代理人：王晶晶，北京德恒律师事务所律师。   委托诉讼代理人：任慧，北京德恒律师事务所律师。   本诉被告：山西华吉房地产开发有限公司，，住所地：太原市小店区学府街**统一社会信用代码：×××。   法定代表人：赵屹松，职务：董事长。   委托诉讼代理人：袁清利，山西天建律师事务所律师。   委托诉讼代理人：王毛毛，女，1989年9月13日出生，汉族，该公司员工，住公司宿舍，身份证号：×××。   被告（反诉原告）：中国建筑第二工程局有限公司，住所，住所地：北京市通州区梨园镇北杨洼**社会信用代码：×××。   法定代表人：陈建光，职务：董事长。   委托诉讼代理人：王延朝，男，1979年9月19日出生，汉族，该公司员工，住北京市常营北小街**院**楼****，身份证号：×××。   原告（反诉被告）山西尚宽电器集团有限公司(简称“山西尚宽公司”）与本诉被告山西华吉房地产开发有限公司（简称“山西华吉公司”）、被告（反诉原告）中国建筑第二工程局有限公司（简称“中建二局公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2017年10月13日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）山西尚宽公司的委托诉讼代理人王晶晶、任慧，本诉被告山西华吉公司的委托诉讼代理人袁清利、王毛毛，被告（反诉原告）中建二局公司的委托诉讼代理人王延朝到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。   原告（反诉被告）山西尚宽公司向本院提出诉讼请求：1、请求判令本诉被告山西华吉公司依约向原告（反诉被告）支付六批次货物所欠款共计人民币2357505.55元；2、请求判令本诉被告山西华吉公司支付原告（反诉被告）逾期付款造成的损失共计人民币116878.24元，暂计至2017年7月31日（并请求继续支付经济损失至实际支付之日止）；以上暂共计人民币2474383.79元；3、请求判令本案诉讼费、保全费、律师费全部由被告承担。事实与理由：2015年6月5日，原被告、中国建筑第二工程局有限公司三方共同签订了《采购三方合同》（合同编号：晋宇LS-材设三方-023），合同约定由中建二局承包本诉被告山西华吉公司开发的太原华宇百花谷商业中心的建设项目，原告（反诉被告）作为供应分包人向工程提供配电箱材料设备，本诉被告山西华吉公司分阶段向原告（反诉被告）支付货物价款。合同签订后，原告（反诉被告）依约履行了供应配电箱材料设备的义务，于2015年6月29日至2016年1月18日分六批次向本诉被告山西华吉公司提供配电箱材料设备共计1000台，价值共计3955269元，所有设备交付时均经本诉被告山西华吉公司及总承包人进行外观检验且全部合格；实际安装使用过程中，原告（反诉被告）按本诉被告要求对设备进行了调整和更换，并形成会议纪要，但本诉被告山西华吉公司迟迟不予验收，直至2017年3月20日，原被告、总承包人及监理，四方才共同签署了《配电箱验收合格确认清单》，确认原告（反诉被告）所供货物全部调试合格。本诉被告山西华吉公司从合同履行之初拖延付款，经原告（反诉被告）多次催要才陆续于2015年11月4日至2015年12月7日分七次向原告（反诉被告）支付六批次货物的部分货款共计1400000元。期间本诉被告却以各种理由发难于原告（反诉被告），原告（反诉被告）仍诚信履约。本诉被告山西华吉公司再三推诿至今未支付剩余货款2357505.55元。   本诉被告山西华吉公司辩称，我方仅为代为付款方，不是买受人，原告起诉主体不适格；原告存在逾期交货、货物质量不合格等违约行为，其主张支付货款与事实不符、无法律依据，不应予以支持；原告主张的逾期付款损失无法律依据，法院应依法驳回。   被告（反诉原告）中建二局公司辩称，1、原告存在逾期交货、货物质量不合格等违约行为，应向我方承担违约责任，其主张支付货款与事实不符、无法律依据，不应予以支持；2、原告主张的逾期付款损失无法律依据，法院应依法驳回其诉讼请求。   被告（反诉原告）中建二局公司向本院提交反诉请求：1、请求判令被反诉人山西尚宽公司向反诉人支付逾期交货违约金1065121.05元；2、请求判令被反诉人山西尚宽公司向反诉人支付交付货物不符合合同约定要求的违约金488649.9元；3、请求判令由被反诉人山西尚宽公司承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2015年6月5日，原被告、山西华吉公司三方共同签订了《采购三方合同》（合同编号：晋宇LS-材设三方-023），被反诉人山西尚宽公司在实际供货过程中多批次货物的交付存在供货严重逾期的违约行为，被反诉人山西尚宽公司严重违约，应当按照合同约定承担逾期交货的违约金，另外，根据2016年10月18日原被告、山西华吉房地产开发有限公司、北京康迪建设监理咨询有限公司四方形成的《关于解决华宇百花谷项目配电箱问题会议纪要》，被反诉人山西尚宽公司所交付货物存在严重高质量问题，应按合同约定承担货物暂定总价款的10%的违约金。   原告（反诉被告）山西尚宽公司辩称，1、反诉原告要求我公司支付逾期交货违约金无法律依据，双方签订的合同已对付款和供货时间做了明确约定，交货通知单即配电箱提量单，故华吉公司支付货款在先，我方供货在后，在未收到预付款的情况下，我方有权行使先履行抗辩权，拒绝供货；2、反诉原告要求反诉被告支付违约金无事实和法律依据，供电设备在安装和调试过程中，虽然发现有个别问题，但反诉被告已按要求进行更换和整改，2017年3月20日已得到反诉原告、华吉、监理四方做出的验收合格确认清单，故我方不存在货物不符合合同约定的情况。综上，反诉原告的反诉请求不能成立，请法院依法驳回。   经审理查明，2015年6月5日，发包人山西华吉公司（甲方）、供应分包人山西尚宽公司（乙方）、总承包人中建二局公司（丙方）共同签订了《采购三方合同》（合同编号：晋宇LS-材设三方-023），合同约定由丙方承包甲方开发的太原华宇百花谷商业中心的建设项目，乙方作为供应分包人向工程的商业裙房、写字楼提供配电箱材料设备，合同货物暂定总价款4886499元。第三条，乙方向丙方提供的货物应同时符合下列质量标准及要求：国家标准、行业标准、3C认证标准及其他相关标准；《质量标准与技术要求》（本合同附件3），如三方对货物质量是否符合国家质量标准及本合同约定要求产生争议时，均可友好协商解决，协商解决不成或不愿进行协商解决的，任何一方均可以向甲方所在地的省、市质量技术监督管理部门或下设的产品质量检验部门申请进行检验，并以最先作出评定结论部门的评定结论为准。第四条，乙方应在丙方下达《交货通知单》之日起20日内，按要求交付丙方该批次货物，乙方应于交付货物3日前，就交货事宜以书面形式通知丙方，以便丙方接货。在乙方发货之前，丙方有权通知乙方变更交货日期（不包括提前交货情况），乙方应按丙方所要求的变更后的交货日期交付货物。乙方交货地点为山西省太原市学府西街130号太原华宇百花谷商业中心施工现场。第六条，1、1.1货物分批供货，第一批《交货通知单》发出10日内，甲方支付乙方当批次货物价款的10%，作为预付款。第二批开始，预付款为当批次货物价款的20%。1.2当批次货到现场初步外观检验合格后，甲方付至乙方通过检验的当批次货物价款的55%。1.2货物全部安装完毕调试合格后，甲方付至乙方提供通过检验的货物总价款95%。1.4货物总价款的5%作为质量保证金，待合同约定的质量保证期届满后10日内，如货物无质量问题，甲方支付乙方。1.5乙方向甲方缴纳的伍万元投标保证金，转为本合同的履约保证金，至本合同涉及的工程竣工验收合格后退还（无息）。2、在支付合同货款时，由乙方向丙方提出付款申请以及相关资料（交货通知单、到货验收单、分项工程验收单、竣工验收单及甲方需要的其他相关文件），丙方及监理于5个工作日内确认后报甲方支付款项。5、在丙方提交甲方付款相关资料之前，甲方有权拒绝向乙方支付货款。但若丙方无正当理由不确认乙方提出付款申请以及相关资料时，甲方有权向乙方支付该批货款。乙方提供的货物质量、交货日期、工期等达不到合同要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任何款项。6、甲方作为付款担保人，仅承担按照本合同约定向乙方支付货款责任。第七条，丙方收到乙方交货通知后应及时通知监理单位及甲方共同验收，并安排人员接货及验货。参与验货的各方签署书面的《到货验收单》即表示交货验收完成，可以进行安装施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。存在数量、规格型号、产地、质量等不合格情况的，记录在《货物验收单》，在收货之时指出并通知乙方。丙方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货，并向乙方索赔因此造成的其他诸如工期、返工等损失。第十条,丙方负责向乙方下达《交货通知单》并承担因丙方原因导致采购计划不及时或数量有误而引起的窝工费用、工期延误等责任。丙方在向乙方正式发出《交货通知单》10个工作日之前，需向甲方报备《交货通知单》，甲方在此期间有权根据现场实际情况提出合理的修改意见（即审核货物规格、型号、使用部位，并对此部分审核内容在交货通知单上进行书面确认），丙方应无条件接受并调整《交货通知单》。第十二条,乙方未按合同约定按期交付货物或迟延履行其他义务，每逾期一日，乙方应按本合同暂定货物总价款的千分之五向丙方支付违约金；货到现场丙方不安排人员接货及验货、未按时向甲方提供付款相关资料或迟延履行其他义务的，每逾期一日，丙方应按本合同暂定总价款的千分之五支付乙方违约金。如因丙方原因导致逾期交货，每逾期一日，丙方应按本合同暂定总价款的千分之五支付甲方违约金，如因丙方原因导致甲方受到损失的，丙方应赔偿甲方全部损失。   合同签订后，被告（反诉原告）中建二局公司分批次向原告（反诉被告）山西尚宽公司发出《配电箱提量单》即交货通知单。第一批货物的配电箱提量单发出时间为2015年6月8日，第二批货物的配电箱提量单发出时间为2015年6月18日，第三批货物的配电箱提量单发出时间为2015年8月5日，第四批货物的配电箱提量单发出时间为2015年8月17日，第五批货物的配电箱提量单发出时间为2015年9月7日，第六批货物的配电箱提量单发出时间为2015年9月17日。原告分别于2015年6月29日至2015年9月11日、2015年8月25日至2015年9月25日、2015年8月8日至2015年10月10日、2015年9月18日至2015年9月29日、2015年11月10日至2015年12月22日、2015年12月22日至2016年1月18日向被告（反诉原告）中建二局公司分批次供应了货物。根据原告（反诉被告）提供的有二被告签字盖章的发货清单显示，原告（反诉被告）供应货物总共价值3955269元。本诉被告山西华吉公司共计支付原告（反诉被告）货款1400000元。支付明细如下：2015年6月29日支付300000元，2015年11月9日支付300000元，2015年12月4日支付600000元，2015年12月7日支付200000元。   另查明，2016年8月31日，被告（反诉原告）中建二局向原告（反诉被告）发送华宇绿洲函字（2016）第尚宽-007号《工作联系函》，内容为“太原华宇百花谷项目从贵司定购了应急照明、照明控制箱，2015年6月5日贵司、中建二局与我司签订了配电箱《采购三方合同》，依本司第三条货物质量1.1条配电箱依据国家标准、行业标准、3C认证标准及其他相关标准的约定，经监理、中建二局及我司复检，贵公司目前所提供的产品既不符合合同的约定，也不能满足我公司的要求，将给我公司的安全生产埋下重大隐患。综上所述，我公司特向贵公司提出如下要求：1、贵公司在收到我司函件后2日内无条件的更换维修以上配电柜产品必须满足合同约定的一切条件。2、贵公司承担因更换产品所需的一切费用。”2016年9月26日，被告（反诉原告）向原告（反诉被告）发送华宇绿洲函字（2016）第尚宽-008号工作联系函，内容为“应太原华宇百花谷项目工程的需要，于2015年6月5日贵司、中建二局与我司签订了配电箱《采购三方合同》，从贵司定购了应急照明、照明控制箱，现经监理、中建二局及我司复检，以及部分箱体通电测试，发现该批配电箱内带漏电的断路器配线全部错误。现场工程情况紧急，特惠请贵公司派人到现场解决（2日内），最终满足合同第三条：货物质量1.1条配电箱依据国家标准、行业标准、3C认证标准及其他相关标准的约定要求。由于质量问题，若在调试过程中造成设备损失，所产生的一切损失费用从贵公司供货款中扣除。”2016年10月18日，原告（反诉被告）与二被告关于解决华宇百花谷项目配电箱问题开会讨论，会议记录记载：“对函字（2016）第尚宽007、008号函提出的配电箱存在的问题进行协调，针对存在的问题进行技术沟通，并提出整改方案和验收标准。并约定由华宇和二局监理配合，整改时间预计一个月左右，山西尚宽电气集团公司在整改完毕后提出验收申请，由华宇项目部组织中建二局及监理共同验收，验收标准依据本会议纪要的各项条款。在组织验收通过之后，华宇项目部应依据合同规定在验收完毕7日内付款。”2017年3月20日，原告（反诉被告）与二被告及监理公司，四方共同签署了《配电箱验收合格确认清单》，确认原告（反诉被告）所供货物全部调试合格。   本院查明的上述事实，有《采购三方合同》、配电箱提量单、到货明细表、产品发货清单、验收合格确认清单、工作联系函、收款收据、银行回单、承兑汇票、《关于解决华宇百花谷项目配电箱问题会议纪要》及庭审笔录等材料在案佐证，且经过当庭质证，可以采信。   本院认为，原告（反诉被告）与二被告签订的《采购三方合同》系三方真实意思表示，未违反强制性法律规定，合法有效，原被告应依约履行各自义务。合同约定在被告（反诉原告）中建二局公司下发《交货通知单》发出10日内，本诉被告山西华吉公司应当支付原告（反诉被告）当批次货物价款的10%预付款。第二批开始，预付款为当批次货物价款的20%。当批次货到现场初步外观检验合格后，本诉被告山西华吉公司付至原告（反诉被告）通过检验的当批次货物价款的55%。原告（反诉被告）供货时间为《交货通知单》之日起20日内，故合同中约定的供货时间晚于预付款时间。本诉被告山西华吉公司从2015年6月29日起开始支付货款，未能依约提前支付预付款，原告（反诉被告）山西尚宽公司有权拒绝按期供货，其延期供货不属于违约行为。原告（反诉被告）供应货物总价款为3955269元，本诉被告山西华吉公司已支付货款1400000元，核减5%的质量保证金，本诉被告山西华吉公司应当支付原告（反诉被告）剩余货款2357505.55元。在合同履行过程中因原告（反诉被告）所供应货物存在问题需要整改、更换，被告（反诉原告)中建二局公司向本诉被告山西华吉公司发送工作联系函要求中止付款，本诉被告山西华吉公司有合理依据中止支付货款，鉴于三方在会议纪要中明确在货物全部验收合格后7日内付款，原告（反诉被告）所供货物于2017年3月20日验收合格完毕，本诉被告山西华吉公司应支付原告（反诉被告）从2017年3月28日起至本判决确定给付之日按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息。关于被告（反诉原告）中建二局公司的反诉请求，原告（反诉被告）所供应货物经整改于2017年3月20日验收完毕并确认合格，但因其供应货物不符合合同约定导致整改，也给被告（反诉原告）中建二局公司造成一定的经济损失，应给付被告（反诉原告）中建二局相应的违约金。被告（反诉原告）中建二局公司主张按照合同总价款的10%计算违约金，主张过高，本院酌定原告（反诉被告）支付被告（反诉原告）中建二局公司按照未付款项的10%计算的违约金235750.6元。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的的规定，判决如下：   一、本诉被告山西华吉房地产开发有限公司于本判决生效之日起十五日内支付原告（反诉被告）山西尚宽电气集团有限公司货款2357505.55元及以该款为基数从2017年3月28日起至本判决确定给付之日按照中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息。   二、原告（反诉被告）山西尚宽电气集团有限公司于本判决生效之日起十五日内支付被告（反诉原告）中国建筑第二工程局有限公司违约金235750.6元。   三、驳回原告（反诉被告）山西尚宽电气集团有限公司的其它本诉请求。   四、驳回被告（反诉原告）中国建筑第二工程局有限公司的其他反诉请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费26662元（原告已预交），由本诉被告山西华吉公司负担25400元，由原告（反诉被告）负担1262元；反诉费9392元（被告中建二局已预交），由原告（反诉被告）负担1410元，由被告（反诉原告）负担7982元。财产保全费5000元，由本诉被告山西华吉公司负担。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于太原市中级人民法院。   审 判 长 韩义飞   人民陪审员 张育红   人民陪审员 周爱英     二○一八年七月十三日   书 记 员 李宏艳