成都市新都区人民法院民 事 判 决 书（2017）川0114民初2161号原告（反诉被告）：四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司，住所地四川省成都市新都区新都街道新新街二巷84号。负责人：徐恒，总经理。委托诉讼代理人：钟静晶，四川君合律师事务所律师，一般授权代理。委托诉讼代理人：刘剑波，四川君合律师事务所律师，一般授权代理。被告（反诉原告）：成都香江家具产业投资发展有限公司，住所地成都市新都区成都家具产业园区。法定代表人：鲁朝慧，执行董事。委托诉讼代理人：罗明，男，汉族，1975年10月16日出生，住成都市锦江区，系公司员工，特别授权代理。四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司（以下简称锦隆鑫公司）与成都香江家具产业投资发展有限公司（以下简称香江家具公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年3月20日受理，诉讼中香江家具公司提起反诉，本案本、反诉合并审理，依法由审判员黄文利适用简易程序，于2017年5月9日公开开庭进行了审理，锦隆鑫公司的委托诉讼代理人钟静晶、香江家具公司委托诉讼代理人罗明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。锦隆鑫公司本诉向本院提出诉讼请求：请求判令香江家具公司1.支付所欠工程款2160000元（包括540000元的质保金）；2.支付所欠工程款自合同约定应付日次日起至实际付款日止的中国人民银行同期存款利息，其中1620000元自2014年10月10日起至2016年10月17日止，暂计113400元，540000元自2016年4月28日起至2016年10月17日止，暂计9450元。事实与理由：2013年12月，四川省骏能实业有限责任公司新都分公司（现更名为锦隆鑫公司）与香江家具公司签订了编号为JX2013[055]的《成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程施工总承包合同》，约定锦隆鑫公司承包全球家具建材CBD二期A栋外电工程，合同采用固定总价包干，总价为10800000元。合同签订后，锦隆鑫公司依约履行了全部合同义务，工程早已验收合格并投运，且锦隆鑫公司已经于2014年8月20日将竣工资料、竣工图、竣工报告及结算报告交与香江家具公司，合同约定的支付条件已经成就，香江家具公司应当支付总造价的95%，即10260000元。同时，2016年4月28日，合同约定的两年工程质保期也到期，香江家具公司应当返还5%的质保金，即540000元。但目前香江家具公司仅累计支付8640000元，尚欠2160000元，经向香江家具公司发送付款申请、催款通知、催款律师函等，香江家具公司仍未支付上述款项。香江家具公司的违约行为，给锦隆鑫公司造成巨大损失。香江家具公司辩称，1.工程款没有结算，工程款至今无法确认，欠付的工程款是多少无法确定。2.工程款的支付不具备条件。根据合同约定，锦隆鑫公司要提供结算报告和相应发票。目前为止，香江家具公司没收到锦隆鑫公司的结算报告、发票，所以造成工程款无法支付的责任在于锦隆鑫公司。3.对于锦隆鑫公司主张的利息，由于没有付款是锦隆鑫公司造成的，所以其要求香江家具公司承担银行的存款利息的请求，没有依据。4.关于质保金，质保期应当是工程验收合格、移交之日开始计算，目前质保期刚届满。香江家具公司反诉向本院提出诉讼请求：请求判令锦隆鑫公司支付工期延误违约金2219400元（按照总价款的日万分之五计算）。事实与理由：2013年12月13日，香江家具公司与锦隆鑫公司签订了《成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程施工总承包合同》（以下简称合同）。合同约定，锦隆鑫公司承建香江家具公司开发的成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程，合同总价1080万元，工期为90天（自2014年1月2日至2014年3月20日止）。合同签订后，2013年1月2日，锦隆鑫公司组织人员进场施工。2015年5月5日，双方办理工程竣工验收。基于上述事实，锦隆鑫公司实际的工期已严重超过合同约定的工期，应承担相应的违约责任。锦隆鑫公司辩称，锦隆鑫公司已经按合同约定施工，并投运。施工期限符合合同约定，不存在违约问题，请求驳回香江家具公司的反诉请求。经审理查明，2013年12月，香江家具公司（甲方）与四川省骏能实业有限责任公司新都分公司（现更名为锦隆鑫公司，乙方）签订了《成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程施工总承包合同》。合同约定，锦隆鑫公司承建成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程，合同计价方式为固定总价包干，固定总价为1080万元。第三条合同价款与支付载明：“……3.3.4工程经甲方竣工验收合格移交物业并正常通电后28天内，乙方向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料，逾期提交造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，乙方承担一切责任；甲方收到乙方递交的竣工结算报告及竣工资料、结算资料后30日内完成对工程的审核结算手续，工程结算造价经双方认可后二十日内支付至结算总造价的95%；3.3.5工程结算总造价的5%为工程质量保修金。质量保修金按照质量保修书中的约定退还。3.3.7甲方凭乙方出具的工程所在地税务机关开具的正式发票及甲方相关部门的书面确认文件（工程量完成情况是否符合进度计划、工程质量是否符合合同要求、工程资料是否完备、大型机械设备及施工材料进场是否符合进场计划、是否有交违约金项目和扣款项目、进度款确认书等）支付工程款项。3.4甲方逾期付款的，每逾期一日，以应付未付款为基数，按中国人民银行同期定期存款利率向乙方支付违约金。……”第四条工期、进度计划载明：“4.1.1本合同总工期为90个日历天（含节假日），开工日期为乙方收到甲方支付的第一笔工程款之日，竣工日期为2014年3月20日，乙方保证于2014年3月18日前办妥供电手续，正常供电。上述约定的开工、竣工日期与甲乙双方共同签署的《开工确认书》确定的开工、竣工日期不一致的，以《开工确认书》为准。《开工确认书》须经甲乙双方加盖公章或合同专用章生效。若乙方未按照《开工确认书》确定的日期进场施工的，每逾期开工一日，应向甲方支付固定总价款的万分之一的违约金，逾期开工超过15日的，甲方有权解除合同。……4.4逾期竣工的违约责任，如乙方不能按照本合同约定的时间竣工，延期在10日以内的，每延期一日，按固定总价的万分之五承担违约金；延期超过10日但不超过30日的，每延期一日，按固定总价的万分之十承担违约金；延期超过30日的，每延期一日，按固定总价的万分之十五承担违约金。延期超过10日的，甲方均有权解除合同。”第九条工程竣工及移交载明：“9.1.1工程竣工验收以施工图、设计文件、设计说明、设计变更、图纸会审记录、工程交付标准、国家现行有关施工规范的合格标准和达到本合同规定的要求为依据。9.1.2竣工验收时本工程质量须达到国家现行验收规范或行业的质量检验评定标准合格等级，且各种竣工资料完备；9.1.3其他竣工验收条件，保证通过本工程当地供电单位的验收认可，达到正常送电要求。同时具备上述条件时，乙方应在三日内向甲方提交竣工验收报告和完整竣工资料，甲方应在接到符合要求的报告和资料后七日内组织验收。工程验收符合合同约定，甲乙双方在竣工验收证书上签字盖章之日为工程的竣工日期。9.2.1工程竣工且验收合格后十日内，乙方向甲方移交三套竣工资料（含竣工图）及二套完整的结算资料；9.2.2工程通过竣工验收后五日内，甲乙方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为工程的正式移交之日，因乙方原因造成不能按期交付的，应按逾期竣工承担违约责任。……”第十条质量保修载明：“10.1本工程保修期为两年，自工程竣工验收符合合同约定且办理工程移交手续之日计算，按国家有关保修条款之规定执行。……”双方在《开工确认书》盖章，确认“工程于2014年1月2日开工，锦隆鑫公司应于2014年3月20日前竣工。”合同签订后，锦隆鑫公司进场施工。2014年3月25日，锦隆鑫公司向成都香江家园房地产开发有限公司出具《工作联系函》，载明“1.按合同规定成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程现已经在2014年3月20日通电运行，2.现正式向贵公司提出移交：成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程项目……”2014年3月26日，该函由成都香江家园房地产开发有限公司的工作人员郭四川签收。2014年4月8日，国网四川省电力公司成都市新都供电分公司出具了《验收合格单》，载明：“香江CBD二期A栋外线工程和配电工程项目，现已经新都供电局有关部门复验合格。”2014年8月20日，锦隆鑫公司向香江家具公司移交了香江“锦绣香江”竣工资料和香江CBD二期A栋竣工资料，由郭四川签收。另查明以下事实：一、香江家具公司于2014年1月24日支付1080000元，于2014年3月25日支付3580000元，于2014年4月24日支付2796000元，于2014年4月28日支付1184000元，共计支付工程款8640000元。二、2014年4月29日，成都香江家园房地产开发有限公司公司与国网四川省电力公司成都供电公司签订了《高压供用电合同》。2015年3月23日，国网四川省电力公司成都供电公司与广州香江物业管理有限公司成都分公司签订了《高压供用电合同》。三、2015年12月4日，成都香江家园房地产开发有限公司公司向锦隆鑫公司发出《工程款抵房申请》。2016年3月5日，锦隆鑫公司发出了《工作联系单》对工程款抵房进行了回复，不同意香江家具公司提出的房屋评估方式确定所抵房屋价格，建议采用实际成交销售价格的平均价格抵房。四、2015年12月30日，四川君合律师事务所向香江家具公司发送了《律师函》。上述事实有《成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程施工总承包合同》、《开工确认书》、《工作联系函》、《验收合格单》、签收单、入账通知书、《高压供用电合同》、《工程款抵房申请》、《律师函》以及双方当事人的陈述在卷予以佐证。香江家具公司主张“工程于2015年5月5日竣工验收”，提交了《工程竣工验收报告》和《工程竣工资料移交确认表》。经香江家具公司质证认为，《工程竣工验收报告》是香江家具公司填写的时间，锦隆鑫公司没填写时间，相关单位也没填写日期。《工程竣工资料移交确认表》上锦隆鑫公司未填任何日期，只有香江家具公司填写了日期，监理公司未签字，是其单方陈述。本院认为，该工程项目于2014年3月26日由锦隆鑫公司移交给成都香江家园房地产开发有限公司公司，根据双方的合同约定，“工程通过竣工验收后五日内，双方办理工程移交手续。”虽然，香江家具公司提出移交的主体不对，但是，成都香江家园房地产开发有限公司与香江家具公司是关联公司，两个公司的法定代表人均为鲁朝慧，并且《成都全球家具建材CBD二期A栋低压配电工程施工合同》就是锦隆鑫公司与成都香江家园房地产开发有限公司签订的。因此，可以确认在2014年3月26日前工程已竣工验收，锦隆鑫公司的异议理由成立，无法得出“工程于2015年5月5日竣工验收”这一结论。因此，本院对香江家具公司提交的证据不予采信。本院认为，锦隆鑫公司与香江家具公司签订的《成都全球家具建材CBD二期A栋外电工程施工总承包合同》系双方当事人真实意思的表示，其内容不违反法律、法规强制性规定，属合法有效成立的合同，双方当事人应当严格按照合同的约定履行自己的义务。针对双方的争议焦点，论述如下：1.关于工程欠款金额。双方在合同中约定的合同计价方式为固定总价包干，固定总价合同即合同总价一次包死，固定不变，不再因为环境的变化和工程量的增减而变化的一类合同。在合同履行工程中，香江家具公司对已付款金额8640000元没有异议，合同总价为1080万元，可以确认工程欠款金额为2160000元，其中质保金为540000元。香江家具公司认为“工程款没有结算，欠付工程款无法确认。”其主张不能成立，本院不予采纳。2.关于付款条件是否成就。香江家具公司认为“锦隆鑫公司没有提交结算报告和发票，工程款支付不符合条件。”双方在合同中约定“甲方收到乙方递交的竣工结算报告及竣工资料、结算资料后30日内完成对工程的审核结算手续，工程结算造价经双方认可后二十日内支付至结算总造价的95%。”锦隆鑫公司于2014年8月20日向香江家具公司递交了竣工资料，由于本案系固定总价合同，香江家具公司应在30日内完成对工程款的审核结算手续，20日内支付至结算总造价的95%，即香江家具公司应在2014年10月9日支付95%的工程款。如果香江家具公司认为锦隆鑫公司资料不齐全，可以通知锦隆鑫公司提交，至于开具发票，本就属于锦隆鑫公司的合同义务，香江家具公司在支付款项后，如锦隆鑫公司未开具发票，可以向相关部门予以举报。因此，香江家具公司关于工程款支付不符合条件的抗辩理由不能成立，其应承担逾期付款的违约责任。3.锦隆鑫公司是否存在工期逾期。双方合同约定的工期为90天，确定竣工日期为2014年3月20日。如前所述，可以确认锦隆鑫公司于2014年3月26日移交了工程项目，双方在合同中约定“工程通过竣工验收后五日内，甲乙方办理工程移交手续，双方在移交证书上签字盖章之日为工程的正式移交之日，因乙方原因造成不能按期交付的，应按逾期竣工承担违约责任。”虽然香江CBD二期A栋外电工程于2014年3月20日已通电运行，但是锦隆鑫公司于2014年3月26日才办理工程的移交，延期竣工6天，按照合同约定应承担逾期竣工的违约责任。4.关于质保期届满时间。双方在合同中约定“工程保修期为两年，自工程竣工验收符合合同约定且办理工程移交手续之日计算。”双方于2014年3月26日办理了工程的移交手续，截止2016年3月26日，工程的质保期届满。5.锦隆鑫公司主张的工程款及香江家具公司主张逾期竣工的违约金是否超过诉讼时效。2016年3月26日工程质保期才届满，锦隆鑫公司于2017年3月20日向本院提起诉讼，要求给付工程款，在此期间内，香江家具公司主张逾期竣工的违约金，均没有超过法律规定的两年诉讼时效。综上，锦隆鑫公司要求香江家具公司支付工程款2160000元，其诉讼请求符合法律规定，本院予以支持。锦隆鑫公司要求香江家具公司按照中国人民银行同期存款利率支付违约金，符合双方合同的约定和法律规定，本院予以支持。其中1620000元从2014年10月10日起计算，540000元应从2016年3月27日起计算，但锦隆鑫公司主张从2016年4月28日起计算，本院予以认可。锦隆鑫公司因迟延竣工，应承担逾期竣工的违约责任。香江家具公司主张以总价款日万分之五的标准计算违约金，符合双方的合同约定，本院予以支持。违约金为32400元（5400元/天×6天）。据此，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、成都香江家具产业投资发展有限公司于判决生效后十日内向四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司支付工程款2160000元；二、成都香江家具产业投资发展有限公司于判决生效后十日内向四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司支付逾期付款违约金（以1620000元为基数，按照中国人民银行同期存款利率，从2014年10月10日起计算，以540000元为基数，从2016年4月28日起计算，均计算至本院判决确定的给付之日止）；三、四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司于判决生效后向成都香江家具产业投资发展有限公司支付逾期竣工违约金32400元；四、驳回四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司本诉的其他诉讼请求；五、驳回成都香江家具产业投资发展有限公司反诉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费12078元，由四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司负担78元，成都香江家具产业投资发展有限公司负担12000元；反诉案件受理费12277.6元，由成都香江家具产业投资发展有限公司负担12098.6元，由四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司负担179元（诉讼费用品迭后，成都香江家具产业投资发展有限公司应支付四川省锦隆鑫实业有限责任公司新都分公司11821元，在履行上述给付义务时一并结清）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。审判员  黄文利二〇一七年七月二十八日书记员  张紫棋