渭南市临渭区人民法院民 事 判 决 书（2014）临渭民初字第00706号原告（反诉被告）江苏铜墙铁壁环保科技发展有限公司。（下称铜墙铁壁公司）法人代表：董铁壁，该公司总经理。委托代理人高慧彬，男，1982年12月27日出生，汉族，村民。委托代理人贾迎春，女，1983年10月4日出生，汉族，村民。被告铁天明（反诉原告），男，1968年10月23日出生，汉族，居民。委托代理人宋保国，男，1967年6月9日出生，汉族，村民。原告（反诉被告）铜墙铁壁公司与被告（反诉原告）铁天明买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）铜墙铁壁公司法人代表董铁壁经传票传唤未到庭，其代理人高慧彬、贾迎春到庭参加诉讼，被告（反诉原告）铁天明及其代理人宋保国到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）铜墙铁壁公司诉称，2013年3月21日，原被告双方签订《铜墙铁壁整体浴室供需合同》，合同约定由原告向被告位于陕西省渭南市临渭区向阳北街179号的住房提供整体卫浴，合同总货款四万元整，产品定制出时支付壹万元，剩余叁万元出货时付款。2013年4月12日产品生产出来后被告铁天明通过转账方式支付了壹万元，5月11日出货时只支付了贰万元整，下余壹万元货款未支付。经原被告多次协商无果，故诉至法院要求判令被告向原告支付拖欠的货款一万元，并承担本案全部诉讼费用。原告（反诉被告）铜墙铁壁公司为支持其主张提供的证据有：供需合同一份（2页）。证明被告应在合同签订后支付订金一万元及在货物出厂之日付清余款叁万元的事实。证明被告迟延付款，则交货、安装均顺延的事实。证明原告履行安装义务的前提是需要被告提前告知。证明被告的质量异议期应在十五日内提出。被告（反诉原告）铁天明对原告（反诉被告）铜墙铁壁公司证据的质证意见为：合同属实。合同签订后第二天以转账形式打了一万元订金。合同载明交货日期为2013年4月15日，原告交货时间为5月11日，交货时，打开后发现缺了灯具和玻璃幕墙，我说缺东西，能不能先安装，货物补齐后安装好了，再付下余货款。他当时的业务员同意了，后来他的业务员打电话说必须先付清余款再进行安装。再后来就联系不上了。我最后花钱找别人安装的。被告（反诉原告）铁天明反诉称，因自己宾馆营业，于2013年3月21日与原告（反诉被告）签订一份供需合同，合同约定“由原告（反诉被告）向自己位于陕西省渭南市西岳路清雅驿站宾馆提供整体卫浴八套，合同总金额四万元，自己先付订金一万元，货物出厂当日，付清合同总款。2013年4月15日前交货，7天内安装调试完毕，逾期一天按逾期部分总额的0.5%支付违约金。”因自己急于安装整体浴室进行营业反复催促原告（反诉被告）交货，原告（反诉被告）逾期于2013年5月11日交货，逾期交货26天，验货时发现缺少五套灯具并有一套玻璃幕墙与合同约定不符。自己向原告（反诉被告）提出逾期交货及其所交货物与合同约定不符，自己和原告（反诉被告）业务人员协商，双方达成由自己先付货款二万，安装调试完毕后在付货款一万元。其业务员收了二万元货款回去后打来电话称“公司不同意安装调试完毕后再付货款，一万元必须先付，否则公司不给安装调试”。后多次协商沟通无果的情况下，自己找人花一万三千元将八套整体浴室安装使用。在此期间，原告（反诉被告）造成自己15日无法营业。其逾期交货违约在先，在自己和原告（反诉被告）业务员为双方履行义务协商一致的情况下，又一次违约不给安装，致使合同目的不能实现，造成自己损失。请求法院判令其承担不按时发货的逾期违约金5200元、安装调试费13000元，赔偿造成的营业损失13500元。并承担全部诉讼费用。反诉被告（原诉原告）辩称，一、原诉被告（反诉原告）提出的不安抗辩权在本案中并不适用，本案应适用的是先履行抗辩权。二、原诉被告（反诉原告）要求反诉被告（原诉原告）承担其产品安装费用并赔付其营业损失的主张，毫无事实及法律依据。反诉被告（原诉原告）已按照合同约定全面积极履行了自己付有的合同义务，而原诉被告（反诉原告）延迟付款的行为已构成了违约，对其主张的安装费用，营业损失等应由其自行承担，请求依法驳回其反诉请求。被告（反诉原告）铁天明为支持其主张提举的证据有：一、一组照片（4张）。二、证人秦某某出庭作证。两份证据均证明原告（反诉被告）发货时有少发、错发的情况以及被告（反诉原告）安装花费13000元的事实。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）证据的质证意见为：对证据一真实性、证明目的均不认可。对证人证言认为不能证明原告在送货时漏送或少送。经审理查明：2013年3月21日因被告（反诉原告）铁天明经营宾馆需要与原告（反诉被告）铜墙铁壁公司签订一份《铜墙铁壁整体浴室供需合同》，其合同主要内容如下：“需方：铁天明，供方：江苏铜墙铁壁集成卫浴陕西营销中心。合同编号：陕E—010。签订地点：清雅驿站。签订时间：2013年3月21日。根据《中华人民共和国合同法》规定，双方本着友好协商、平等互利的原则，就订购关于铜墙铁壁集成卫浴有关事宜达成以下合同条款，双方共同遵守。一、供货明细表、产品名称、规格型号、单位、出厂单价、数量、金额、合计金额40000元。二、质量要求，房体免保20年，其他按照国家标准执行；依照供需双方确定图纸及说明执行。三、货款支付：1、采用转账方式付款。2、合同签订后3天需方支付供方30%，货物出厂当日，需方向供方付清合同总款。四、产品支付：1、定金到账且确认产品具体型号后25天内交付，2013年4月15日前（含运输时间，但不含国家法定节假日）7天内安装调试完毕，如需方延迟付款，则交货期顺延，现场安装条件不具备，则安装期顺延。2、运输方式：供方决定（需方委托供方运输）；收货地点：陕西省渭南市西岳路清雅驿站；接货联系人：铁天明。3、发货后，供方根据需方的时间要求进行产品安装，需方请提前告知安装需求。五、提货日期确认，需方应于提货前2天告诉供方发货通知，如需方未提前告知发货信息或未按时付款，供方可不安排供货或延期供货。六、验收异议，需方收到产品验收数量后如有其它异议应在接货后十五天内向供方提出。七、保密条款（略）。八、违约责任，若需方不按时付款，每逾期一天按逾期部分总额的0.5%支付违约金。若供方不按时发货，每逾期一天按逾期部分总额的0.5%支付违约金。若供方产品质量不合格，按《中华人名共和国产品质量法》处罚。九、其他（略）。十、特别提示（略）。”合同签订后，被告（反诉原告）于2013年3月25日向原告（反诉被告）指定账户汇款10000元定金，原告（反诉被告）将产品生产出来后。被告（反诉原告）未向原告（反诉被告）支付货款，2013年5月11日原告（反诉被告）将产品送至交货地点，被告（反诉原告）称原告（反诉被告）向其交付产品与合同约定不符先支付原告（反诉被告）20000元，下余10000元称待产品安装调试完毕后，再行给付。原告（反诉被告）、被告（反诉原告）遂发生争议并未达成一致，致安装未能进行。2013年6月被告（反诉原告）铁天明另行找人将产品安装并使用。2014年3月18日，原告铜墙铁壁公司将被告铁天明诉至法院，要求支付拖欠货款10000元。案件审理过程中，被告铁天明提起反诉。以上查明事实有供需合同、当事人陈述、庭审笔录等在卷佐证，足以认定。本院认为，原、被告自愿签订买卖合同，合同条款意思表达真实、合法有效。审理中查明，原告于2013年5月11日将货物运至交货地点，被告铁天明收取，但仅付20000元货款，下欠10000元未付。原告要求被告给付10000元货款，事实清楚、证据充分、应予支持。对被告的反诉，经审理查明，原、被告合同约定的交货时间为2013年4月15日前，而实际交货时间为2013年5月11日。被告主张原告应承担延期违约金一节，因双方合同还约定“如需方延迟付款，则交货期顺延”而实际被告未按约定于2013年4月15日前付清货款，故被告该项主张不能支持。被告主张营业损失一节，未提举证据，法院不予支持。被告主张原告应承担安装调试费13000元，因被告证据表明13000元费用为安装原告货物、改造水、电路的全部花费，其单独安装调试原告货物花费并不明确，但从实际考虑，原告确未对其货物进行安装、调试，而被告另行请人安装调试必然有一定花费，法院酌情判定原告给付被告1000元安装调试费用为宜。被告提出原告给其送的货物数量缺少，但未向法院提供有力证据，本院不予认可。综上，依据《中华人民共和国合同法》第六十条，第一百零九条、第一百六十一条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）铁天明于本判决生效后十日内支付原告（反诉被告）江苏铜墙铁壁环保科技发展有限公司货款10000元。二、原告（反诉被告）江苏铜墙铁壁环保科技发展有限公司于本判决生效后十日内支付被告（反诉原告）铁天明货物安装调试费1000元。三、驳回被告（反诉原告）铁天明其他反诉请求。案件受理费50元，由被告（反诉原告）铁天明承担，反诉费296元，由原告（反诉被告）江苏铜墙铁壁环保科技发展有限公司承担96元，由被告（反诉原告）铁天明承担200元。如不服判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省渭南市中级人民法院。审 判 长  田晓珍审 判 员  贠承一人民陪审员  张利莎二〇一五年三月十七日书 记 员  李楠楠