广东省中山市第二人民法院民 事 判 决 书（2014）中二法东民一初字第95号原告（反诉被告）：梧州市逸仙电器有限公司，住所地梧州市工业园区内，组织机构代码79434413-8。法定代表人：吴榜超。委托代理人：程佩筠、梁锦荣，广东广鸿律师事务所律师。被告：广东九州建设集团有限公司，住所地廉江市中山路48号。法定代表人：黎相坤。被告（反诉原告）:廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司，住所地梧州市新湖二路40号3号楼负一层6号商铺。法定代表人：郑良志。两被告共同委托代理人：彭志强，男，1948年3月18日出生，汉族，住广西梧州市蝶山区，系被告公司员工。原告梧州市逸仙电器有限公司（以下简称逸仙公司）诉被告广东九州建设集团有限公司（以下简称九州建设公司）、廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司（以下简称廉江四建梧州分公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2014年2月10日立案受理后，2014年6月24日被告廉江四建梧州分公司向本院提出反诉，后本院依法组成合议庭，于2014年10月22日、2015年3月30日、9月1日公开开庭进行了审理。原告委托代理人程佩筠与梁锦荣、被告廉江四建梧州分公司法定代表人郑良志及两被告共同委托代理人彭志强均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：原告为在梧州工业园区内的土地建设厂房及宿舍楼，与廉江四建梧州分公司于2011年6月19日签订《工程建设项目劳务承包合同》，经查，该公司为廉江市第四建筑工程有限公司（以下简称廉江四建公司）在梧州依法设立的分支机构，合同约定廉江四建梧州分公司作为施工方，以包工不包料的形式承包上述建设工程（合同签订前，该建设工程公司已经完成部分土建工程，被告按合同约定使用了原有的三层板、二层板等建筑材料），约定工程的完工日期为2011年12月31日，并约定延期完工的违约金为每延误一天1000元。廉江四建梧州分公司无故中途退场应向原告支付补偿金、被告人员到原告处聚众闹事也应向原告支付赔偿金等。然而工程未能在上述日期前完工，廉江四建梧州分公司于2012年9月29日出具承诺书，承诺全部工程在2012年12月31日前完成，如逾期完成按每天1000元的标准支付违约金，并承诺如未及时完成工程验收资料拖延工程验收的承担赔偿金等。工程进行过程中，被告所聘人员因被告未及时支付工资等原因三次到原告处闹事，导致工程多次停工，直至2013年1月全面停工后未再复工，工程至今尚未完成，后原、被告协商，在梧州市××见证下共同××梧州市天盛工程造价咨询有限公司对上述建设工程劳务费进行造价核算，确认合同约定的劳务费总价为4769620元，已完工部分工程劳务费为3943192.3元，根据合同约定原告应按被告已完成的合格工程劳动价款的80%支付进度款，剩余款项在工程竣工验收合格后两个月内支付，其中工程劳务总价的2%作为被告对工程承担质保责任的保证金，该款在工程验收合格一年后支付。原告迄今已经向被告支付工程款3297415.49元。综上，被告廉江四建梧州分公司违反诚实信用原则，一再拖延工程进度，至今工程仍未完工，已构成严重违约，并致原告损失严重，为维护原告合法权益故诉至法院，要求：1.判令被告支付原告违约金2085000元（含自2012年1月1日起按每日1000元计算至同年12月31日的延期履行违约金共365000元、自2013年1月1日按每日5000元计算至工程量委托评估日即同年9月12日的延期履行违约金共1270000元、被告无故中途退场补偿金100000元、被告相关人员至原告处聚众闹事罚款三次的赔偿金300000元、未及时完成工程验收资料拖延工程验收的赔偿金50000元）；2.判令被告支付原告建筑材料费用230000元；3.判令被告退还原告多收取的工程劳务款238254.05元（已完成工程劳务总价3943192.3×80%-合同约定总工程劳务总价4769620×质保金比例2%-实际支付的劳务款3297415.49元）；4.判令被告承担本案的诉讼费用。针对本诉，被告九州建设公司答辩称：原告与廉江四建梧州分公司签订的《工程建筑项目劳务承包合同》属无效合同，且与九州建设公司无关，理由如下：一、九州建设公司没有劳务输出的资格和资质，而廉江四建梧州分公司只有联系业务和管理职权，没有签订工程合同资格，更没有签订劳务合同的资质和资格；二、原告和廉江四建梧州分公司所签订的工程属于三无工程；三、九州建设公司并未参与其中工程的相关业务，因此本案纠纷与九州建设公司无关。对于廉江四建梧州分公司追讨工资纠纷应当按照结算协议履行。针对本诉，被告廉江四建梧州分公司答辩称：一、原、被告在2011年6月19日签订的《工程建设项目劳务承包合同》第四条第一款约定“承包范围的主要内容见附表2张”，工期为2011年12月31日前完成，合同两张附表工作内容和工作量折合劳务费共计2190000元；但被告在2011年7月开始已经有一百多名工人进场施工，至12月底已经完成工程量折合劳务费为2240000元。被告已经依照合同附表完成了工作量，没有延误工期和违约的事实。在2012年1月至7月，被告在合同附表主要完成内容外继续完成了1703192元的工作量。该工作量是超过合同附表工作量外的增加工程，所增加工程量不应算入合同约定至2012年12月31日的工程期限内，否则原告增加工作量会导致被告每日都被罚款，因此原告要求被告支付延期履行违约金365000元是没有任何依据的。二、2012年9月29日被告为了追讨工钱向原告出具承诺书，该承诺书第四条约定原告三期工程在2012年12月31日前完工，提前一天完成原告每日奖励5000元、逾期一天被告支付原告5000元。该条款是被告单方提出，牵涉双方的权利义务必须应有原告的盖章确认，但原告一直未同意，所以该条款只是被告的单方行为并未构成契约，原告据此要求被告每日按5000元的标准支付违约金共1270000元没有法律依据。事实上，当时被告有一百多名工人在工地，在原告的资金及材料充足的情况下，两个月内被告完全可以将剩余80余万元的工程量完工，正因原告对此了如指掌才不敢在承诺书上盖章确认。三、原告未按照合同约定的时间支付进度款，尚拖欠工程款已构成违约。双方约定当月所完成劳务费价款80%于次月5日前支付，原告从2011年8月至2013年9月共11次支付工钱给被告，但均非按时支付，先后拖延共计227天，平均每次拖延超过20天，最长的一次达45天。至2012年7月被告完成劳务费共计3943192.32元，按约定原告应当在2012年8月5日前向被告支付80%的进度款共3154553.84元，但原告仅支付2699475.49元，拖欠455078.35元；2012年9月7日原告虽向被告支付67940元，但仍拖欠387138.35元；2012年9月30日原告再次支付350000元，尚欠37138.35元。2012年12月27日被告向梧州市住房和城乡建设委员会和梧州市人力资源与社会保障局借款60000元用以解决工人伙食问题，算入该笔借款原告才将拖欠的进度款付清，拖欠时间已长达五个月。由于原告不按时支付工程款，致使工人多次向原告讨薪，2012年8月在原告欠薪及材料不足等诸多因素下，被告开始停工直至2013年春节，该期间的伙食费都是靠借款支付，以致春节后工人不愿意再到原告工地做工。因此被告认为原告拖欠工程款的行为构成违约，且在工人追讨工资过程中未发生任何过激行为，也不属于聚众闹事，所以原告为此向被告罚款三次共30000元于法无据。同时由于原告违约造成工人不愿意继续到该工地工作，此责任在于原告，原告却要求被告支付10000元作为中途退场的补偿实属荒谬。四、依照2012年9月29日承诺书第二条工程资料按照2011年6月19日双方签订合同约定执行，双方在合同附表1约定厂房做资料费6190元、附表2约定做资料费4500元，合计10690元原告应向被告支付，但该款原告一直未向被告支付，故被告未向原告交付工程验收资料，原告据此要求被告赔偿50000元没有依据。五、原、被告2011年6月19日签订的合同是无效合同，因为被告不具有相应资格，同时双方签订的合同标的是三无的违章建筑，因此基于该合同是无效合同，且原告存在严重违约，故请求法院驳回原告的所有诉讼请求。被告廉江四建梧州分公司反诉称：原告与廉江四建梧州分公司于2011年6月9日签订《工程建设项目劳务承包合同》，该合同第四条第一项承包范围主要内容见附表2张，工程量劳务费价款不足两百万元。合同签订后廉江四建梧州分公司从2011年7月开始进场施工，但原告未能按照合同约定进度支付工人工资，造成工人不能按时领取劳务报酬，生活上造成严重困难。由于原告严重违约不按进度支付工人工资，该工程不得不于2012年7月左右基本停工。在2013年9月12日双方签订一份就结算协议，共同委托梧州天盛工程造价咨询有限公司对廉江四建梧州分公司合格工程量进行结算，2013年11月12日该公司作出结算汇总表，最终确认廉江四建梧州分公司完成合同工程劳务价款为3943192.3元（不包括B14宿舍化粪池25000元劳务费），对该结算结果双方均无异议，但原告仅支付3162415.49元进度款（不包括原告已支付的B14宿舍25000元化粪池的劳务费），原告尚欠780776.81元劳务费未支付。根据双方签订的合同，原告应当于2014年元月13日前付清劳务费，由于原告在约定期限内拒绝支付，逾期理应支付逾期利息给廉江四建梧州分公司。在2014年春节前，农民工再次聚集至梧州市市政府、梧州市住建委员会等政府部门提出索要农民工工资诉求，在此情况下梧州市维稳办责令梧州工业园区管委会垫付了340000元支付部分劳务费，由政府部门垫付农民工工资说明原告拖欠工资，农民工工资才得到政府支持。综上，原告不遵守合同，在支付农民工工资方面一再违约，且企图赖账，为维护被告的合法权益，故诉至法院，请求判令原告将立即向被告廉江四建梧州分公司支付780776.81元劳务费及利息（从2014年元月13日算起）。针对反诉，原告答辩称：一、原告无须向廉江四建梧州分公司支付任何款项，同时廉江四建梧州分公司应当向原告返还多支付的工程劳务费以及承担相关违约责任。二、支付工人工资的义务在于廉江四建梧州分公司，停工的原因也在于廉江四建梧州分公司。根据双方合同的约定，被告廉江四建梧州分公司的承包方式为包工不包料，根据合同约定廉江四建梧州分公司完成当月合格工程量的80%，事实上原告没有拖欠工程劳务费，而是廉江四建梧州分公司没有将工程款优先支付劳务费；双方约定20%工程款在竣工综合验收扣除2%质保金后两个月支付，现原告支付的工程款已超过约定的80%，共计超出238254.05元。三、关于B14宿舍化粪池工程的劳务，与本案无关，且廉江四建梧州分公司主张该笔劳务费的诉讼时效已超过，故不应予以审理。综上，请法院驳回廉江四建梧州分公司所有的诉讼请求。经审理查明:廉江四建公司于2014年5月19日将名称变更为九州建设公司。2011年6月19日原告作为甲方与作为乙方的廉江四建梧州分公司签订《工程建设项目劳务承包合同》。约定：“一、建设单位为广西梧州市逸仙电器有限公司。二、工程名称为宿舍楼B13、厂房C5、厂房C7、厂房C8。三、承包方式为包工（全包工、包周转、包机具及配套用品）不包料。四、承包范围及承包单价：1、承包范围：宿舍楼B13、厂房C5、厂房C7、厂房C8工程除已经完成的部分而外设计图纸中要求做的所有土建部分（注：门和窗不在本工程范围，主要的内容见附表2张，图纸上有标明要做的土建部分的都归乙方不再收费负责完成）。2、承包人工单价：厂房223.25元/平方米、宿舍137.75元/平方米。3、工程量结算计算办法：每幢厂房按6190.2平方米、宿舍按4079平方米计算。五、甲方责任：……六、乙方责任……6、乙方在开工前7天，需向甲方报送工程施工总进度计划，经甲方批准后，作为合同工期控制的依据，施工进度延误，每延误一天，对乙方罚款1000元。7、乙方在每道工序施工前，需提前报送材料需求计划给甲方，如因乙方未按时报送计划，导致甲方购买材料不及时，则责任由乙方承担，甲方无需补偿乙方的任何停工损失（工程变更材料除外）。乙方提前报材料的具体时间为……。8、非甲方责任原因，乙方无故中途退场或工作质量做的太差又不整改的情况下被甲方辞退，乙方赔偿100000元给甲方作为补偿金。……10、乙方不得到甲方办公室聚众闹事，如有发生，乙方每次赔偿100000元给甲方，乙方现场人员需持有本人身份证原件，原件拿到公安局检验，如有虚假的罚乙方每人1000元，没有身份证到场施工的乙方人员同样罚1000元每人。……八、合同工期自本合同签订之日10日起，乙方自行搭建厨房、卫生间、甲方免费提供单层厂房一幢作为乙方住宿用。宿舍楼B13、厂房C5、厂房C7、厂房C8等四栋厂房工程的完工时间为历时到2011年12月31日。九、付款办法：施工过程中，甲方按乙方当月所完成的合格工程劳务费用价款的80%于次月5日前进行支付。工程竣工综合验收合格后，双方办理竣工结算后，甲方于两个月内按实际结算价款全部支付给乙方。合同附件载明厂房框架的主要部分工程款为849552元（含模板130032元、装模脚手架92880元、木方102168元、附属零星材料37152元、外排架含电器及拆除9平方米×1548平方米×3层=55728元、木工222912元、铁工20/平方米×1548平方米×3层=92580元、水泥工116100元）、厂房装修的主要部分为614970元（砌墙81920元、外墙批灰及贴砖194560元、内墙批灰86450元、安装排水管及排污管18570元、地面找平压光10/平方米×5520平方米=5520元、楼梯步级14300元、楼梯平台3500元、卫生间的完善35000元、所有脚线25000元、天面防水及隔热层75900元、提升架6000元、做资料费6190元、管理人员工资12380元）、宿舍部分合计工程款753325元；并在附件下方注明1、共三层板（含木方和步步紧，自拆）甲方收取乙方200000元，2、C7厂房二层板木工费甲方收取乙方30000元；3、预留保质金2%一年后才收。2011年6月26日原告作为甲方与作为乙方的廉江四建梧州分公司签订《梧州市逸仙电器有限公司B14宿舍化粪池施工合同》，约定由乙方承建逸仙公司B14宿舍化粪池，承包方式为包工不包料、包含人工机械，施工范围包括化粪池及相应排污管及B14宿舍与C5厂房之间道路平整、承包价格为固定价25000元，工期为自合同签订之日起开始计算十五天。合同签订后，廉江四建梧州分公司进场施工。2011年8月14日原告支付C7进度款130000元、化粪池进度款15000元；2011年9月10日原告支付C5厂房二层框架进度款170000元；2011年11月3日原告支付C7、B13工程进度款258600元、2011年11月17日原告支付被告C5厂房第三层框架进度款130000元、2011年11月18日支付框架进度款40000元、2011年11月18日原告支付C5厂房第三层框架进度款40000元、2011年12月19日原告支付C7框架封顶进度款190000元、2011年12月20日原告支付框架封顶进度款40000、2012年1月16日原告支付C5、C7、C8、B13厂房12月进度款780000元、2012年3月22日原告支付进度款75363.5元、2012年4月9日原告支付3月份进度款464104.6元、2012年5月23日原告支付C7、C8、B13工程进度款107187.55元、2012年6月22日原告支付5月份C7、C8、B13工程进度款259219.84元、2012年9月7日原告支付7月份工程进度款67940元、2012年9月30日原告支付工程进度款350000元、2012年12月19日廉江四建梧州分公司向原告预支工程款10000元、2012年12月27日原告支付工程款60000元，以上合计支付3187415.49元。2012年4月6日廉江四建梧州分公司法定代表人郑良志出具承诺书，载明：“我公司郑重承诺，在收到梧州市逸仙电器有限公司支付的3月进度款三天内（即在4月9日前），将工人3月份的工资按合同进度进行支付。如因我方未支付工资，导致工人闹事的，所有责任由我方承担，未尽事宜参照双方约定的合同执行。”2012年6月21日原告及廉江四建梧州分公司、民工班组长、市住建委工程科、市劳动保障监察支队、梧州市工业园管委会住建局、建立公司等对原告C5、C7、C8、B13等楼施工过程中拖欠民工工资一事形成如下意见：“一、廉江四建梧州分公司负责人郑良志和各个班组长达成协议，在2012年6月25日前同各个班组进行验收结算，在2012年6月29日前支付完全部民工工资；否则廉江四建梧州分公司愿意接受市住建委和市人社局按照有关法律法规处理。二、逸仙电器有限公司支付5月份进度款250000元给廉江四建梧州分公司，由郑良志签字同意发放，逸仙电器有限公司直接发放给三个班组。三、各个班组承诺做好民工思想工作，不再闹事。”2012年9月26日梧州工业园区管理委员会及梧州市住房和建设委员会共同出具《梧州工业园区关于逸仙电器项目廉江四建梧州分公司拖欠农民工工资及处理意见情况报告》，称“合同总承包价约为470万元，目前逸仙电器公司按照目前工程完成量的80%支付了廉江四建梧州分公司工程进度款2780000元，截止目前廉江四建梧州分公司应支付农民工工资总额约为2120000元，但由于廉江四建梧州分公司将工程进度款挪作其他用途，未能及时足额发放农民工工资，导致农民工尚有约800000元工资未能领取，人数涉及苍梧、藤县、容县、四川等地三个班组农民工约100多人。……按照会议纪要的精神，逸仙电器公司将25万元工程进度款在端午节前支付给廉江四建梧州分公司，由郑良志签字同意，逸仙电器公司直接将工程款发放到三个班组，余款由郑良志与各个班组验收结算并于2012年6月29日前全部支付。郑良志在2012年7月与三个班组达成结算协议，确认由其分三期支付三个班组生育剩余的工资约55万元。时至今日廉江四建梧州分公司及郑良志本人一直以没钱为由拒绝按纪要要求和结算协议支付三个班组剩余的工资。后经住建委和人社局多次协调，其公司的总公司廉江四建公司愿意代郑良志支付200000元，现尚欠350000元农民工工资未能落实解决，住建委和人社局必须追究廉江四建梧州分公司和郑良志本人的相关责任。”2012年9月29日廉江四建梧州分公司向原告出具《承诺书》载明：“本公司向逸仙公司郑重承诺履行如下工作：1、本公司全力配合逸仙公司办理二期工程（C1、和C4厂房）建安保险费（29818元）的退款盖章工作，如因本公司未配合逸仙公司而导致建安费（29818元）未能退回的话，逸仙公司可从三期工程（C5、C7、C8厂房和B13宿舍）的进度款中扣除；如因逸仙公司原因未能办理退款则与本公司无关；2、三期工程（C5、C7、C8厂房和B13宿舍）的工程资料按2011年6月19日我司与逸仙公司签订的合同约定执行，如因本公司未及时完成工程验收资料拖延逸仙公司工程验收的话，本公司愿意赔偿逸仙公司人民币50000元；3、C8厂房外排架在2012年10月15日前按施工规范完成搭建工作，如因本公司原因未能按期完成的话，则视作本公司自动放弃施工权利，逸仙公司本次支付的350000元连同之前款项视作所有工程款已全部结清，本公司自动退场，且无权再向逸仙公司追讨任何权益；4、三期工程（C5、C7、C8厂房和B13宿舍）按2011年6月19日我司与逸仙公司签订的合同约定执行，在2012年12月31日前完成三期全部工程，提前一天完成工期逸仙公司奖励我司5000元/天，逾期一天完成我司支付逸仙公司扣款5000元/天。”2013年1月廉江四建梧州分公司停止为逸仙电器进行施工。2013年2月8日廉江四建梧州分公司出具见证书，载明：“2013年2月8日在梧州市工业园区四楼会议室见证梧州工业园区发放梧州市逸仙电器有限公司C5、C7、C8、B13、B14厂房宿舍农民工工资款共460000元（其中工业园区垫支150000元），并于2013年2月8日下午4点30分放到各施工班组民工手上。”同日广西梧州工业园区管理委员会出具借条：“现借到广东省廉江市第四建筑工程有限公司转入梧州市劳动保障监察支队民工工资保障金专户200000元，用于发放梧州市逸仙电器公司在我园区的工程项目拖欠的民工工资，以后该款项由广西梧州工业园区管理委员会在该工程结算时优先返还广东省廉江市第四建筑工程有限公司。”经本院向梧州市住房和城乡建设委员会调查显示：2013年2月7日梧州工业园区管理委员会向市住建委、市人社局出具《关于动用保障金的报告》，称：“经各方初步核定，目前尚欠农民工工资共计860000元，现达成如下处理意见：一、决定在逸仙公司一、二期已完工并通过竣工验收的前期工程保证金余额中借支110000元解决施工人员农民工资；二、乙方此次借支110000元将在工程结束后，施工方与甲方结算工程款时，在总工程款中扣减，由甲方再缴交到住建委作为缴交三期工程农民工部分保障金。”同日梧州市住房和城乡建设委员会与梧州市人力资源和社会保障局向梧州市建设工程交易中心发出《关于紧急动用梧州工业园区逸仙电器有限公司民工工资保障金的通知》，决定动用逸仙电器有限公司农民工工资保障金110000元用于春节前应急解决发放农民工工资。2013年9月12日原告与廉江四建梧州分公司签订委托书，共同委托梧州市天盛工程造价公司对逸仙公司工地C5、C7、C8厂房和B13宿舍等工程进行结算。2013年11月12日梧州市天盛工程造价咨询有限公司出具报告称B13原合同总价650365元、未完成部分106451.07元，结算价为543913.93元；C5、C7、C8厂房原合同总价4119255元、未完成部分719976.63元，结算价为3399278.37元，即B13宿舍楼与C5、C7、C8厂房合同总价为4769620元、结算价为3943192.3元；同时该报告载明C5、C7、C8厂房原合同部分汇总表上载明的21项价款中仅外排架、铁工、地面找平压光与原、被告签订的附件中不一致，而21项价款合计1373085元，工程款总价即为4119255元。廉江四建梧州分公司确认收取原告工程款3162415.49元、化粪池工程款25000元，但称原告每笔工程款均存在延期支付的情形，为此廉江四建梧州分公司提供三张工程进度付款申请表予以佐证；原告则称共计支付3297415.49元，含化粪池25000元及从保证金账户中直接支付给工人作为工资款的110000元，同时原告称因被告聚众闹事已经处于停工状态无法与被告确认工程量所以才于2012年9月支付2012年6、7月份工程款。廉江四建梧州分公司确认收取了460000元工人工资款，其中包含从原告保证金中抽取的110000元、原廉江四建公司的200000元、梧州工业园区管理委员会的150000元；但收取的原告110000元是包含在原告已付的工程款3162415.49元中的，同时廉江四建梧州分公司主张该笔款项是2012年4月份收取。原告确认被告廉江四建梧州分公司主张的460000元工资款的构成，但称被告的工程进度款计算至2012年12月27日而该笔110000元是2013年2月8日支付，故该笔款项并未包含在已支付的3162415.49元中。另：2011年8月3日廉江四建梧州分公司申请支付进度款162000元，2011年8月14日原告方核准支付进度款130000元；2011年8月3日廉江四建梧州分公司称工程进度款为25000元，并按80%的标准申请原告支付20000元，2011年8月14日原告核准支付15000元；2012年5月2日廉江四建梧州分公司称工程进度款为194484.44元，并按80%的标准申请原告支付155587.55元，2012年5月23日原告核准扣除B13工程款60500元的80%后其余于当日支付。被告同意向原告支付建筑材料费230000元，并同意在原告拖欠的劳务费中予以扣除。被告称因原告没有支付资料费故被告没有向原告提供资料，同时原告的工程属于违章建筑故不存在验收；原告则称资料费与工程款同时约定，因此应该按照工程款的方式支付，同时工程是否违章与资料无关。本院认为：原告逸仙公司与廉江四建梧州分公司签订了《工程建设项目劳务承包合同》、《梧州市逸仙电器有限公司B14宿舍化粪池施工合同》，是双方当事人真实意思表示，内容也未违反我国法律、法规的强制性规定，依法应属有效，当事人应当按照合同的约定，全面履行合同义务。本案争议的焦点是原告实际支付的工程款数额及被告是否存在违约？关于原告支付的工程款数额，根据被告出具的2011年8月14日至2012年12月27日期间共17张收据/收条载明的内容，可知该期间原告共向被告支付工程款3187415.49元（含化粪池25000元进度款）；梧州市住房和城乡建设委员会与梧州市人力资源和社会保障局向梧州市建设工程交易中心发出《关于紧急动用梧州工业园区逸仙电器有限公司民工工资保障金的通知》显示此两单位于2013年2月7日同意动用原告保证金110000元；2013年2月8日廉江四建梧州分公司确认梧州工业园发放逸仙公司厂房及宿舍楼工人工资款460000元，庭审中廉江四建梧州分公司确认该款公司含原告保证金110000元，因此可认定原告用其存放在梧州市建设工程交易中心保障金110000元代为支付工资；故原告共计向被告支付工程款3297415.49元。关于本案工程总造价。双方共同委托的梧州市天盛工程造价咨询有限公司出具的结算汇总表显示厂房和宿舍部分已完成工程造价共计3943192.3元，同时《梧州市逸仙电器有限公司B14宿舍化粪池施工合同》约定该项工程固定价为25000元，因此已完成部分工程总造价为3968192.3元。根据双方的约定原告应于“竣工综合验收合格后双方办理竣工结算后两个月内”按实际结算价款全部支付给廉江四建梧州分公司，同时在一年后向被告支付质保金，由于原告与廉江四建梧州分公司已于2013年9月12日共同委托评估公司对工程造价进行结算并实际终止合同，故尚欠的工程款含质保金已达到约定支付条件，因此原告尚应当向被告廉江四建梧州分公司支付工程款670776.81元（3968192.3元-3297415.49元）。据此，原告要求被告返还多支付的劳务费没有事实依据，故本院不予支持。由于原告支付的工程款已超过约定进度款的80%，因此廉江四建梧州分公司要求原告支付逾期利息损失，没有事实与法律依据，本院不予支持。关于被告是否违约问题。双方在合同中明确约定宿舍楼B13、厂房C5、厂房C7、厂房C8等四栋厂房工程的完工时间为2011年12月31日；2012年9月29日廉江四及按梧州分公司向原告出具承诺书称于2012年12月31日完成工程，对此原告未提异议，因此应视为双方已协议变更工期至2012年12月31日止，故原告要求被告支付2012年1月1日至同年12月31日期间违约金，没有事实依据，本院不予支持。由于庭审中双方均确认2013年1月廉江四建梧州分公司未完成全部工程即已停止施工，因此被告廉江四建梧州分公司的行为已经构成违约，应当向原告支付违约金。关于原告要求被告支付的延期违约金1270000元（自2013年1月1日起按每日5000元的标准支付至2013年9月12日止）、中途退场补偿金100000元、未及时完成工程资料导致验收迟延赔偿金50000元三项诉讼请求，本院认为此三项均属于针对廉江四建梧州分公司违约所主张的赔偿，但本案中原告并未提供任何证据证明其因被告违约所致使的实际损失情况，因此原告要求被告赔偿的各项损失过高，本院根据合同总价酌定被告廉江四建梧州分公司向原告支付违约金953924元（合同总价4769620元×20%）。关于原告要求被告支付聚众闹事赔偿金300000元，原告并未提供任何证据证明员工聚众闹事导致其损失情况，也未提供任何证据证明被告对此存在过错，故原告的该主张没有事实与法律依据，故本院不予支持。关于原告要求被告支付的材料款230000元，对此被告并无异议，故被告应当予以支付。综上，原告应当向被告支付工程款670776.81元，而被告廉江四建梧州分公司应当向原告支付违约金953924元、材料款230000元，由于双方互负债务，核减后被告廉江四建梧州分公司尚应向原告支付513147.19元（953924元+230000元-670776.81元）。又因廉江四建梧州分公司系九州建设公司所设立的分公司，因此九州建设公司应当对其分公司的应付债务承担共同清偿责任。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十四，《中华人民共和国公司法》第十四条的规定，判决如下：一、被告广东九州建设集团有限公司、廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司于本判决生效之日立即共同向原告梧州市逸仙电器有限公司支付违约金953924元、材料款23000元，合计976924元；二、驳回原告梧州市逸仙电器有限公司其他诉讼请求；三、原告梧州市逸仙电器有限公司于本判决生效之日立即向被告廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司支付工程款670776.81元；四、驳回被告廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费26962元，由原告负担13962元、二被告共同负担14000元；反诉案件受理费5804元，原告负担5000元，被告廉江市第四建筑工程有限公司梧州分公司负担804元（该款被告于本判决生效之日起7日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审判长  文国盛审判员  卢钊洪审判员  马孟秋二〇一五年十月十九日书记员  苏嘉俊