广西壮族自治区桂林市雁山区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）桂0311民初10号 原告：桂林市玉圭园房地产有限公司，住所地桂林市雁山区良丰农场度假村综合楼。 法定代表人：岑建忠，总经理。 委托代理人：岑延俊，广西桂强律师事务所律师。 被告：上海美意机电工程有限公司，住所地上海市闵行区金都路4299号D幢280号。 法定代表人：AlfredManKeungNG,董事长。 被告：广西金太阳现代能源设备有限公司，住所地南宁市良庆区月湖一里6号。 法定代表人：陈国中，总经理。 被告：美意（浙江）空调设备有限公司，住所地浙江省安吉县经济开发区灵峰南路818号。 法定代表人：AlfredNG（吴展豪），董事长。 原告桂林市玉圭园房地产有限公司和与被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司、美意（浙江）空调设备有限公司合同纠纷一案，本院于2018年1月3日立案受理后，依法组成由审判员黄黎燕担任审判长，人民陪审员余永富、苏久亮参加的合议庭，于2018年5月23日公开开庭审理了本案。书记员蒋勇芳担任法庭记录。原告桂林市玉圭园房地产有限公司委托代理人岑延俊到庭参加诉讼，被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司、美意（浙江）空调设备有限公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告桂林市玉圭园房地产有限公司向本院提出诉讼请求，1、判令被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司共同支付工程逾期完工违约金2274819.26元（自2015年12月1日暂计算至2018年1月2日，9938048.33元×0.03%×763天＝2274819.26元）；2、判令被告美意（浙江）空调设备有限公司对诉讼请求第1项费用承担连带支付；3、请依法判令被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司继续履行《水源热泵工程施工合同》、《合同补充协议书》，安装完成余下未完成的工程、并经调试验收合格（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程的制造、安装等）；4、本案诉讼费用由三被告共同承担。事实与理由：2013年7月22日，原告与三被告签订《水源热泵工程施工合同》（以下简称施工合同），施工合同约定由被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司为原告在桂林市玉圭园?环球名胜项目的水源热泵中央空调系统工程进行采购及安装；由被告美意（浙江）空调设备有限公司为本合同项下的被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司全部的责任和义务承担连带担保责任。《水源热泵工程施工合同》就工程承包范围、方式、工期、工程质量、竣工验收、竣工结算、工程付款方式、争议、违约等作出了明确约定。施工合同履行过程中，原告与被告上海美意机电工程有限公司于2015年10月16日签订《合同补充协议书》。《合同补充协议书》根据实际情况，变更施工合同的部分条款内容，取消部分设施的采购及安装，变更后的合同总金额为9938048.33元；由原告一次性补偿被告上海美意机电工程有限公司900000元；被告上海美意机电工程有限公司应在2015年11月30日前完成安装；被告上海美意机电工程有限公司逾期安装或验收不合格，原告有权按原合同约定的处理方式追究其责任。《合同补充协议书》签订后，因被告上海美意机电工程有限公司未达到《合同补充协议书》第三条第1项约定的补偿款付款条件，原告委托桂林市环胜文化旅游股份有限公司于2015年10月21日，2015年12月25日共转款90万元至被告上海美意机电工程有限公司银行账户。补偿款支付后，被告上海美意机电工程有限公司并未按照《合同补充协议书》第三条第4项约定，在2015年11月30日前完成余下工程的安装、调试及故障排除工作。被告广西金太阳现代能源设备有限公司作为“施工合同”的共同承包方，应与被告上海美意机电工程有限公司共同对原告承担逾期完工的违约、赔偿责任；被告美意（浙江）空调设备有限公司作为合同担保方及被告上海美意机电工程有限公司唯一的投资股东，应对被告上海美意机电工程有限公司的违约、赔偿责任承担连带共同支付责任。为维护原告的合法权益，故诉至法院，请求法院支持原告的诉讼请求。 原告桂林市玉圭园房地产有限公司对其陈述事实在举证期限内提供的证据有：1、《水源热泵工程施工合同》（合同编号：JM-GYF-WH0025），证明2013年7月22日，原告与上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司、美意（浙江）空调设备有限公司签订《水源热泵工程施工合同》；2、桂林市玉圭园水源热泵中央空调报价总价，证明合同上就上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司承包范围及方式、工期、工程质量等作出明确约定；3、《 被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司、美意（浙江）空调设备有限公司未出庭参加诉讼，未作书面答辩，亦未向本院提供证据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了开庭质证，本案被告经本院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为其已放弃质证的权利。原告提交的证据符合《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条、第六十四条的规定，上述证据本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2013年7月22日，原告桂林市玉圭园房地产有限公司（甲方）与被告上海美意机电工程有限公司（乙方）、广西金太阳现代能源设备有限公司（丙方）、美意（浙江）空调设备有限公司（丁方）签订《水源热泵工程施工合同》（以下简称施工合同），施工合同约定：工程承包范围、方式：乙方、丙方负责水源热泵工程的设计配合、设备采购、施工安装、调试、验收、人员培训、协助办理政府补贴及其它相关工程的成套安装工程；工程付款方式：合同总造价：14197089元，其中水源热泵中央空调主机设备价款：5161190元、水源热泵中央空调系统安装价款：9035899元，甲方收到乙方的付款申请后在3个工作日复核，并在乙方提供发票的5个工作日将应付款汇至乙方账户；工程总工期：120天，机房设备及其它系统工程工期：90天；违约：若乙方、丙方逾期完工，超出的日期，乙方及丙方每天按照合同总额的0.03%向甲方支付从超过日算起的违约金；担保：丁方就本合同乙方及丙方项下的全部责任和义务与乙方及丙方承担连带担保责任。《水源热泵工程施工合同》就工程承包范围、方式、工期、工程质量、竣工验收、竣工结算、工程付款方式、争议、违约等作出了明确约定。施工合同履行过程中，原告（甲方）与被告上海美意机电工程有限公司（乙方）于2015年10月16日根据实际情况，就取消《水源热泵工程施工合同》中的造浪池热水供水系统和主机系统取消区江水用PE管道部分签订《合同补充协议书》。《合同补充协议书》约定：取消的设备安装工程总造价4250940.67元，变更后的合同总金额为9938048.33元（主机设备金额5161190元、设备安装工程金额4776858.33元）；由原告一次性补偿被告上海美意机电工程有限公司900000元，乙方不得再次主张；乙方进场施工人数满足工程全面施工所需之日起10日内，甲方支付补偿金额45万元，20日内支付剩余的45万元；在甲方按时给付补偿款的前提下，乙方应在2015年11月30日前完成安装；付款延迟的，则完成工时间顺延，如乙方逾期安装或验收不合格，甲方有权按原合同约定的处理方式追究乙方的责任；除明确所作修改的条款之外，原合同的其他部分应完全继续有效。2015年10月21日，2015年12月25日，桂林市环胜文化旅游股份有限公司受原告委托，向被告上海美意机电工程有限公司银行账户转款共计90万元。2017年7月9日，被告上海美意机电工程有限公司向原告提出《关于进场安装调试的申请》：桂林市玉圭园房地产有限公司在我公司订购的水源热泵机组还没安装，调试完毕，现特申请再入场安装，调试；调试期为10天。至庭审之日，被告未将原告订购的水源热泵工程（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程等）的制造、安装、调试完毕。2018年1月3日，原告持诉讼请求诉至法院，请求法院依法判决。 本院认为，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案中，原、被告签订的《水源热泵工程施工合同》、《合同补充协议书》系双方的真实意思表示，未违反法律、法规的禁止性规定，依法成立并生效，原、被告均应恪守。《水源热泵工程施工合同》约定,被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司为原告在桂林市玉圭园?环球名胜项目的水源热泵中央空调系统工程进行采购及安装；由被告美意（浙江）空调设备有限公司为该合同项下的被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司全部的责任和义务承担连带担保责任。《水源热泵工程施工合同》履行过程中，原告与被告上海美意机电工程有限公司（乙方）签订《合同补充协议书》,取消原合同中的造浪池热水供水系统和主机系统取消区江水用PE管道部分；由被告上海美意机电工程有限公司进场安装、调试；原告于10月25日前按时给付补偿款的，被告上海美意机电工程有限公司应在2015年11月30日前完成安装；付款延迟的，则完成工时间顺延，如被告上海美意机电工程有限公司逾期安装或验收不合格，原告有权按《水源热泵工程施工合同》约定的处理方式追究被告上海美意机电工程有限公司的责任。原告于2015年10月21日，2015年12月25日将补偿款共计90万元委托他人转至被告上海美意机电工程有限公司账户。根据《合同补充协议书》的约定，安装调试的工作时间为37天，被告上海美意机电工程有限公司应该在收到原告补偿款90万元的37天之内（2016年1月31日之前）将原告订购的水源热泵工程（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程等）的制造、安装、调试完毕。经庭审查明，至庭审之日，被告未将原告订购的水源热泵工程的制造、安装、调试完毕。原告诉请要求判令被告上海美意机电工程有限公司继续履行《水源热泵工程施工合同》、《合同补充协议书》，安装完成余下未完成的工程、并经调试验收合格（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程的制造、安装等）的诉讼请求依法有据，本院予以支持。原告与被告上海美意机电工程有限公司签订的《合同补充协议书》，合同总合同造价由14197089元变更为9938048.33元，取消的设备安装工程总造价4250940.67元；安装、调试工程的施工方由被告上海美意机电工程有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司共同施工变更为由被告上海美意机电工程有限公司进场施工。因被告美意（浙江）空调设备有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司并未在《合同补充协议书》签字、盖章予以认可，《合同补充协议书》对被告美意（浙江）空调设备有限公司、广西金太阳现代能源设备有限公司并不具备约束力，故原告诉请要求被告广西金太阳现代能源设备有限公司继续履行《水源热泵工程施工合同》、《合同补充协议书》，安装完成余下未完成的工程、并经调试验收合格的诉讼请求，本院不予支持。根据《合同补充协议书》的约定，被告上海美意机电工程有限公司应在2016年1月31日之前将原告订购的水源热泵工程的制造、安装、调试完毕；如被告上海美意机电工程有限公司逾期安装或验收不合格，原告有权按《水源热泵工程施工合同》约定的处理方式追究被告上海美意机电工程有限公司的违约责任，即被告上海美意机电工程有限公司每天按照合同总额（9938048.33元）的0.03%向原告支付违约金。原告诉请要求判令被告上海美意机电工程有限公司支付工程逾期完工违约金的诉讼请求本院予以支持，从2016年2月1日计算至付清9938048.33元之日止。《合同补充协议书》对被告美意（浙江）空调设备有限公司并不具备约束力，且根据《中华人民共和国担保法》第二十六条规定”连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。”原告未提供证据证实向被告美意（浙江）空调设备有限公司主张保证责任，本院对原告诉请被告美意（浙江）空调设备有限公司对被告上海美意机电工程有限公司应支付工程逾期完工违约金承担连带支付的诉讼请求，不予支持。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国担保法》第二十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下： 一、被告上海美意机电工程有限公司继续履行与原告桂林市玉圭园房地产有限公司于2013年7月22日签订的《水源热泵工程施工合同》、于2015年10月16日签订的《合同补充协议书》，安装完成余下未完成的工程（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程的制造、安装等），并经调试验收合格； 二、被告上海美意机电工程有限公司向原告桂林市玉圭园房地产有限公司支付工程逾期完工违约金，以9938048.33元从2016年2月1日起，按每日0.03%计至实际付清9938048.33元之日止； 三、驳回原告桂林市玉圭园房地产有限公司要求被告广西金太阳现代能源设备有限公司继续履行《水源热泵工程施工合同》、《合同补充协议书》，安装完成余下未完成的工程、并经调试验收合格（包括管道联接工程、阀门安装工程、水箱制造工程、阀门自动体统工程、保暖工程等工程的安装，1号机、2号机房的电动阀自动联接工程的制造、安装等）的诉讼请求； 四、驳回原告桂林市玉圭园房地产有限公司要求被告广西金太阳现代能源设备有限公司支付工程逾期完工违约金的诉讼请求； 五、驳回原告桂林市玉圭园房地产有限公司要求被告美意（浙江）空调设备有限公司承担连带支付责任的诉讼请求； 六、驳回原告桂林市玉圭园房地产有限公司的其他诉讼请求。 案件受理费人民币24212元，公告费700元，合计24912元，由被告上海美意机电工程有限公司承担。 上述应付款项，义务人应于判决生效之日起十五日内履行完毕，逾期则依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院或桂林市中级人民法院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，预交上诉案件受理费24212元（收款单位：桂林市中级人民法院，账号：20×××16，开户行：桂林农行高新支行）上诉于桂林市中级人民法院。递交上诉状后七天内未预交上诉费的，按自动撤回上诉处理，本判决即发生法律效力。 审 判 长  黄黎燕 人民陪审员  余永富 人民陪审员  苏久亮 二〇一八年八月十二日 法官助理刘克政 书记员蒋勇芳