广东省广州市黄埔区人民法院民 事 判 决 书（2017）粤0112民初4559号原告：深圳潮阳建筑工程公司，住所地广东省汕头市潮阳区文光棉西路建委大楼。法定代表人：姚桂强，经理。委托诉讼代理人：沈晶莹，广东金领律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈俊茂，广东金领律师事务所律师。被告：韦蔚，女，1978年1月28日出生，彝族，住上海市杨浦区。被告：上海卓韦实业发展有限公司，住所地上海市虹口区汶水东路937号1幢479室。法定代表人：韦蔚，董事长。两被告的共同委托诉讼代理人：黄铁山，上海正源律师事务所律师。第三人：广州昊园园林景观工程有限公司，住所地广东省广州市黄埔区天泰一路1号317房。法定代表人：方俊城。原告深圳潮阳建筑工程公司（以下简称深潮公司）诉被告韦蔚、上海卓韦实业发展有限公司（以下简称卓韦公司）及第三人广州昊园园林景观工程有限公司（以下简称昊园公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2017年8月9日立案受理后，依法适用普通程序于2018年5月17日公开开庭进行了审理。深潮公司的委托诉讼代理人陈俊茂，韦蔚、卓韦公司的共同委托诉讼代理人黄铁山到庭参加诉讼。昊园公司经本院传票传唤，拒不出庭应诉，本院依法进行缺席审理。本案现已审理终结。原告深潮公司向本院提出诉讼请求：1.韦蔚、卓韦公司共同向深潮公司返还代付工程款110200.45元及利息，利息按银行同期贷款利率自2013年1月30日起算至韦蔚、卓韦公司实际清偿之日止；2.韦蔚、卓韦公司共同承担本案的诉讼费用。事实和理由：2011年10月5日，深潮公司与广州钢花机电有限公司（以下简称钢花公司）签订《建设工程施工合同》，由深潮公司承包建设钢花公司位于广州市经济技术开发区科学城内的新建厂房工程（以下简称该工程），合同价款5060万元。2011年10月5日，深潮公司与韦蔚签订《项目承包经营责任制合同书》，约定：由韦蔚以包工包料的方式承包该工程，并向深潮公司上缴工程造价1.5%的管理费。合同书签订后，韦蔚对外开展工程承建工作，并以深潮公司以及其实际控制的卓韦公司的名义与各工程分包商、材料商签订工程分包合同、供货合同。深潮公司按照该工程的进度向韦蔚、卓韦公司支付工程款共计42166396.27元。2012年6月中旬，韦蔚、卓韦公司未完工退场，且对外拖欠大量分包工程款、材料款。各工程分包商、材料商均纷纷上门要求深潮公司支付拖欠款项。深潮公司为推进工程完工，避免对钢花公司的违约损失进一步扩大，代韦蔚、卓韦公司垫付其拖欠的工程款、材料款。因韦蔚、卓韦公司长期拖欠深潮公司代付款项，深潮公司于2013年1月30日诉至原广州市萝岗区人民法院，要求韦蔚、卓韦公司共同向深潮公司返还代支付的共33项工程款合计9908959.32元及利息。原广州市萝岗区人民法院经审理后作出（2013）穗萝法民三初字第83号民事判决书，认定：1.韦蔚在施工过程中确存在拖欠分包、材料商的款项及其他相关工程款项的事实。2.深潮公司为推进工程完工，避免对钢花公司的违约损失进一步扩大垫付工程款项，韦蔚应当返还相关工程款项。3.韦蔚、卓韦公司实质上共同履行工程施工，应当对深潮公司垫付的款项承担共同偿还的义务。对于韦蔚、卓韦公司应当返还的33项工程款问题，原广州市萝岗区人民法院判决韦蔚、卓韦公司应当共同返还其已经确认的其中6项工程款及其中的第17项、29项、31项共计707594.21元及利息。对于其余的款项，原广州市萝岗区人民法院认为深潮公司在该案主张的款项涉及分项工程数量较大，且涉及多个分包、材料商的法律关系，法院在案件中无法一并处理。因此，告知深潮公司另行向韦蔚、卓韦公司主张权利。2015年8月4日，广州市中级人民法院作出（2015）穗中法民五终字第1763号民事判决书，维持原广州市萝岗区人民法院一审判决查明、认定的事实及判决。根据生效的（2015）穗中法民五终字第1763号民事判决书的指引，现深潮公司就各代付的款项分别提起诉讼。本案是针对深潮公司在前案诉讼请求中主张的第15项工程款。2012年6月1日，韦蔚、卓韦公司以项目部的名义，由项目经理徐建刚与昊园公司签订《园林景观工程施工合同》，委托昊园公司承包新建厂房的绿化工程施工事项，合同价款195610.77元。韦蔚、卓韦公司在退场前只向昊园公司支付工程款125000元。韦蔚、卓韦公司退场后不再对外支付工程款，且拒绝与深潮公司及各分包商、材料商进行结算，分包商、材料商停工闹事，深潮公司无奈只能进场完工收尾。深潮公司进场后，昊园公司多次找深潮公司催讨及要求进行结算工程款。2012年7月18日，韦蔚、卓韦公司委托的项目经理徐建刚向深潮公司出具《付款申请》，要求深潮公司向昊园公司支付3.5万元的工程款。深潮公司在收到韦蔚、卓韦公司出具的《付款申请》后，于2012年7月20日向昊园公司支付了3.5万元。因新建厂房绿化工程一直未结算，2012年8月22日，深潮公司通过公司邮箱ｓｈｅ×××＠163.ｃｏｍ向韦蔚、卓韦公司委托的现场一切业务联系人黄静澜发送《通知函》，明确要求韦蔚、卓韦公司在8月23日前对新建厂房项目绿化工程增加工程的现场签证进行确认，否则将按绿化公司提供的数据进行结算。2012年8月23日，深潮公司将昊园公司制作的工程款《现场签证单》发送给韦蔚、卓韦公司核实。2012年8月27日，黄静澜将项目经理徐建刚审核确认后的《现场签证单》转发给深潮公司。根据项目经理徐建刚确认的现场签证单，绿化工程共增加工程款43458元。2012年10月8日，深潮公司将韦蔚、卓韦公司拖欠的各个分包商、材料商的款项汇总制成excel表格《应付合同款项》通过公司邮箱发送给黄静澜，并附言数额有出入尽快回复。2012年10月9日，黄静澜将修改后确认的《应付合同款项》回复给深潮公司。在回复的邮件中，韦蔚、卓韦公司再次确认昊园公司增加工程款43458元，最终结算价为239068.77元。根据韦蔚、卓韦公司确认的工程款结算239068.77元，深潮公司与昊园公司进行结算时，将工程款核减为235200.45元，并付清了全部尾款。绿化工程项目，深潮公司总共代韦蔚、卓韦公司支付了110200.45元工程款。由于代韦蔚、卓韦公司支付款项，深潮公司承受了重大的资金压力，给公司运营带了极大负面影响。为维护自身合法权益，深潮公司特提起诉讼。韦蔚、卓韦公司共同辩称：深潮公司诉请的工程款及利息无事实依据。2011年10月5日，深潮公司与钢花公司签订了《建设工程施工合同》，约定由深潮公司作为承包人，对系争工程进行施工。同日，深潮公司又与韦蔚签订了《项目承包经营责任制合同书》，约定由韦蔚内部承包系争工程项目，并约定深潮公司不得以任何理由扣留或推迟付业主拨付的工程款。之后我方对工程项目进行了施工。在工程结束后，根据《项目承包经营责任制合同书》，理应由我方与分包单位和材料供应商进行结算，并向其支付工程款和材料款。但是，深潮公司却越俎代庖，在我方不知晓的情况下与分包单位进行结算，我方从深潮公司的证据中得知，该些结算金额极不合理，存在虚高的情况。另外，按照合同约定，深潮公司应直接向我方支付工程款，我方在收取工程款后会向分包单位和材料供应商支付，但是深潮公司却避开我方，扣留工程款后直接向分包单位和材料供应商支付，暂且不论这些付款是否真实，深潮公司的这种行为已严重违反了合同约定，给我方造成了损失。另外，在与业主方进行竣工验收结算时，深潮公司也未经我方同意擅自与业主方进行结算，并在结算中放弃了一些变更设计增加的工程款，使得我方的经济利益受到损害。根据双方均确认的金额，深潮公司实际向我方支付了4141.63万元工程款，即使根据合同价，深潮公司仍拖欠我方工程款545.94万元未予支付，其中包括5%的质保金。根据我方提交的证据，业主方已于2012年7月30日签发了《完工证明书》，质保期在2013年7月30日已届满一年，因此深潮公司在收到业主方支付的工程款和质保金后应及时向我方支付，不得以任何理由扣留或推迟，即使向分包单位和材料供应商支付款项，也应当事先取得我方的书面同意，否则即构成违约。深潮公司主张的工程款分为两部分：即已替我方垫付的工程款和未付分包单位、供应商的保修金。对于已垫付的工程款很大部分是深潮公司未经过我方事先同意直接向分包单位、供应商支付的，这需要进一步确认。而对于未付部分款项，由于深潮公司目前尚未实际支付，我方也不同意深潮公司直接支付（因为有些分包单位存在施工质量等问题，而且结算也需要我方确认），因此该款项深潮公司无权在未支付的情况下向我方主张权利。本案中，涉案《园林景观工程施工合同》并非我方签订，且深潮公司并未提供结算单，结算价也未经我方确认，存在虚高。昊园公司是否已实际收到深潮公司支付的款项，我方不能确认。第三人昊园公司未出庭应诉，亦未发表书面答辩意见。经审理查明：已生效的（2015）穗中法民五终字第1763号民事判决查明以下事实：2011年10月5日，深潮公司与钢花公司签订《建设工程施工合同》，约定：深潮公司（承包人）承包钢花公司（发包人）位于广州市经济技术开发区科学城内的广州钢花机电有限公司新建厂房的厂房、警卫楼整体及室外工程，资金来源为自筹；第二条工程承包范围：1.承包范围：厂房、警卫楼、室外工程整体的建筑、装修及办理建筑完工等所需的各种工程手续，是交钥匙工程。承包人支援发包人在办理竣工过程中所需的各项资料；2.承包人完成第一项所叙所有工程，得到中国政府机关验收合格并得到发包人的完工验收无误时，发包人向承包人颁发工程完工证明书，承包人拿到发包人颁发的完工证明书后才视为工程完工。第三条合同工期：开工日期2011年10月5日，竣工日期2012年5月30日，合同工期总日历天数237天。第四条合同价款：1.金额5060万元；2.支付日期：（1）预付款（总工程款的10%）：发包人在合同签订15天内，向承包人支付总工程款的10%，同时承包人在发包人认可的金融机构向发包人出具工程履行保证书（保证金额：总造价的10%，保证期限：至完工日）。如完工日延期时，承包人的工程履行保证书的保证期限也要延期，已出具的工程履行保证书的保证期限终了前给发包人。（2）工程款（总工程款的85%）：承包人在每月月底前，把完工的工程量为准的工程进度款向发包人提出申请，发包人审核承包人提交的内容确认无异议时，次月10日前向承包人支付工程进度款。承包人申请的工程款中包括材料款时，材料为承包人所有权的正当证明材料（汇款单，税金结算书等）提交给发包人，并且施工中的建筑物及工程现场入场材料的所有权属发包人。（3）余款（总工程款的5%）：为了保证承包人的保修义务，余款（总工程款的5%）是在工程完工证明书颁发1年后15天内支付。3.在本条款1项中的合同价内包含了承包人根据建筑承包合同及附件（施工及政府有关建筑所需的各种资料等）履行所需工作中产生的费用。因此承包人不可向发包人提出合同以外提出其他费用，但须发包人应当承担的费用，由发包人除合同款外另行承担。第十二条合同生效：合同订立时间为2011年10月5日，双方签字盖章后生效。合同第二部分通用条款第八条工程变更：29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。同日，深潮公司（合同载明负责人为杨应斌）与韦蔚签订《项目承包经营责任制合同书》，约定：甲方为深潮公司、乙方为深圳潮阳建筑工程公司广州钢花机电有限公司新建厂房项目部。甲、乙双方经协商一致，甲方承建的广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目实行“项目经理承包，全面负责”的承包方式，由乙方承包经营。第一条项目概况：4.项目内容：施工图及工程量清单所有项目；5.项目造价5060万元。第二条承包范围和内容：厂房、警卫楼、室外工程整体的建筑、装修及办理建筑完工等所需的各种工程手续，是交钥匙工程（明细参照）。支援建设单位在办理竣工过程中所需的各项资料。第三条承包方式：乙方包工包料、包质量、包安全、包工期的方式承包本工程，并向甲方上缴工程造价1.5%的管理费，有关的税费按现行税局规定缴交。第四条甲方责任：3.全面掌握乙方的工程情况，加强对项目施工全过程的检查、指导、监督、管理。第五条乙方责任：2.负责项目施工全过程的组织实施和管理工作，认真履行甲方与建设单位签订的工程承包合同（包括补充合同），切实抓好文明施工、安全生产和工程质量，承担因工程安全、质量事故及其他有关工程材料购销等纠争而引起的一切损失，确保完成各项经济技术指标。5.及时缴纳国家和地方有关税费、企业管理费、利润、企业代收的上级管理费、所得税等。6.按照甲方与建设单位签订的工程承包合同保修条款规定组织保修并支付保修金。第六条违约责任：1.由于甲方违背本合同规定，造成乙方经济损失的，由甲方承担责任。2.由于乙方违背甲方与建设单位签订的工程承包合同及本合同规定，或因工作不负责任，经营管理不善，超越权限，且拒不整改，造成经济损失概由乙方负责，情节严重的，甲方有权终止承包合同，另行安排项目经理部负责，直到追究乙方项目经理的法律责任。第八条其他事项：1.本工程必须专款专用，甲方不得以任何理扣留或推迟付业主拨付的工程款；2.本工程承包人为韦蔚。深潮公司、韦蔚双方确认，《建设工程施工合同》中约定的深潮公司的承包工程范围与《项目承包经营责任制合同书》中约定的韦蔚的承包工程范围一致。2012年7月30日，钢花公司对深潮公司作出《完工证明书》，工程于2012年7月30日完工。2012年9月24日，深潮公司（乙方）与钢花公司（甲方）签订《完工协议书》，载明：5.协议内容：1）乙方履行以下义务事项时，甲方不会因乙方拖延合同工期，要求乙方支付工程延期索赔款；2）乙方按合同诚实履行保修义务至2013年7月30日时，甲方也按合同支付工程保修金253万元；3）乙方诚实履行保修义务，当甲方提出维修要求时，如属乙方保修范围内的义务，乙方在24小时以内提供保修方案及维修计划时间，按照提供的计划诚实履行保修义务；4）乙方已完成合同范围内的所有施工任务，交付甲方使用，今后在甲方无增项工程施工要求的情况下，乙方不会再对广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目提出增项工程款申请；5）乙方保证参与广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目的分包单位因工程款拖欠等问题，不会到甲方办公室闹事或找甲方索要等事件发生；6）乙方在甲方办理好施工许可证之后1个月之内完成工程竣工验收备案（环评验收、设备相关验收由甲方办理）手续后提交给甲方、如因乙方原因未能在1个月内完成，每拖延1个月乙方愿意放弃工程保修金中的10万元作为赔偿。2013年1月30日，该项目完成竣工验收备案并取得《竣工验收备案表》。该判决还查明：1.深潮公司提交落款日为2011年10月28日的《委托书》，载明：“上海卓韦实业发展有限公司总经理韦蔚，现委托梁俊伟，办理广州钢花机电新建厂房项目相关财务手续。”韦蔚、卓韦公司予以确认。2.深潮公司提交落款“法定代表签字”处有韦蔚签字、落款日期为2011年12月1日的《授权委托书》，载明：“致深圳潮阳建筑工程公司：兹有上海卓韦实业发展有限公司委托黄静澜同志负责办理我公司与贵公司的一切业务联系，请贵公司予以接纳，为感！授权有限期：2011年12月1日-2012年5月31日。”韦蔚、卓韦公司予以确认。3.韦蔚是卓韦公司的股东，持有股份为97.5%。4.（2013）穗萝法民三初字第83号案件的立案时间是2013年1月30日。该判决认定：1.关于深潮公司与韦蔚签订的《项目承包经营责任制合同书》的效力问题。深潮公司通过与韦蔚签订《项目承包经营责任制合同书》，将《建设工程施工合同》约定的全部承包工程内容交由没有施工资质的韦蔚施工，并对外以深潮公司的名义进行施工，深潮公司收取管理费。韦蔚实质上借用深潮公司的施工资质并以深潮公司的名义承揽涉案工程。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定，没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的，建设工程施工合同应当认定无效。故深潮公司与韦蔚签订的《项目承包经营责任制合同书》无效。2.韦蔚在施工过程中确存在拖欠分包、材料商的款项及其他相关工程款项的事实。深潮公司主张为推进工程完工，避免对钢花公司的违约损失进一步扩大，垫付工程款项，并要求韦蔚返还有理，因此，韦蔚应当返还相关工程款项。3.韦蔚是卓韦公司的股东，持有卓韦公司达97.5%的股份，且在工程施工中，韦蔚多次以卓韦公司的名义与分包、材料商订立合同或进行结算，可见，韦蔚及卓韦公司实质上共同履行工程施工，其应当对深潮公司垫付的款项承担共同偿还的义务。该判决对双方无争议的垫付款项进行了处理，对于有争议的垫付款项由于深潮公司未在法院指定的期限内通知第三方到庭接受调查故该案中不予处理，故引发本案诉讼。本案涉及双方在该案中争议的第（十五）项款项。2012年6月1日，发包方、甲方深潮公司[合同签约代表徐建刚，加盖深圳潮阳建筑工程公司广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目部（以下简称工程项目部）公章]与承包方、乙方昊园公司签订《园林景观工程施工合同》，约定由昊园公司承包位于广州市科学城新瑞路的广州钢花机电有限公司新建厂房绿化工程，工程内容为场地细化平整、苗木栽植、草坪铺植、含东西两侧种植土人工回填、路沿石铺设等。第二条开竣工日期约定：工期日历天数12天，开工日由甲方签署工程开工报告之日为准。第三条质量标准约定：达到《城市绿化施工及验收规范》和工程施工图标准。第四条合同价款约定：报价单费用为193610.77元，另增加2000元整为厂房东西两侧人工回填土，合同总价为195610.77元。本合同为总价包干合同。第五条双方责任约定：1.甲方驻现场全权代表人姓名：徐建刚，如代表人变动，甲方应提前七天通知乙方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。3.乙方驻现场全权代表人姓名：方向，如代表人变动，乙方应提前七天通知甲方，后任继续承担前任应负的责任和承诺。第八条支付方式约定：1.本工程结算方式为按总价包干。2.工程款支付：（1）乙方进场开工六天内，甲方向乙方支付合同价60%的工程款。（2）竣工验收合格后，结算审计完毕后七天内，甲方向乙方支付合同价35%的工程款；剩余合同价5%作为保修金，满六个月后一次性付清给乙方。韦蔚、卓韦公司主张徐建刚不是其项目经理，该合同工程内容为绿化工程，与业主和深潮公司、深潮公司与韦蔚签订的施工合同内容不符，施工合同中没有涉及该绿化工程，且该合同签订时间已临近其退场时间，加盖的公章也不是卓韦公司的印章，故对该合同的真实性不予确认。2012年7月18日，徐建刚（加盖工程项目部公章）向深潮公司发出《付款申请》，载明：2012年7月20日前，需支付以下款项：3.广州昊园园林景观工程有限公司绿地工程人工费35000元，请开具支票。韦蔚、卓韦公司主张该《付款申请》的出具时间在其退场时间之后，故对其真实性不予确认。深潮公司主张韦蔚、卓韦公司接手钢花公司新建厂房工程后就自行刻制工程项目部的章并使用，涉案合同是工程项目部的项目经理徐建刚签字，徐建刚曾代表韦蔚、卓韦公司从深潮公司处领取工程款，其在涉案工程中都是作为项目经理出现。深潮公司拟证实其代垫款项情况，提交了以下证据：1.2012年7月20日，深潮公司向昊园公司开具35000元绿化工程款的支票，昊园公司出具收到深潮公司交来的广州钢花机电项目绿化工程进度款35000元的收款收据；2.2012年7月27日，深潮公司向昊园公司开具20000元工程款的支票，昊园公司出具收到深潮公司交来的广州钢花机电有限公司项目绿化工程进度款20000元的收款收据；3.2012年8月7日，深潮公司向昊园公司开具30000元工程款的支票，昊园公司出具收到深潮公司交来的广州钢花机电有限公司项目绿化工程进度款30000元的收款收据；4.2012年8月21日，深潮公司向昊园公司开具3000元工程款的支票，昊园公司出具收到深潮公司交来的广州钢花机电有限公司项目部边坡植草砖植草、东面富美斯围墙修复草皮款3000元的收款收据；5.2012年11月13日，深潮公司向昊园公司开具12420.45元工程款的支票，昊园公司出具收到深潮公司交来的广州钢花机电项目部绿化工程尾款12420.45元的收款收据，及收款确认人方向出具的书面《收款》，载明：收到深潮公司涉案工程尾款10420.45元，补人为因素造成的细叶榕、茶花等工程款2000元；6.2013年9月24日，深潮公司向昊园公司开具9780元工程款的支票，昊园公司收款人方俊城出具收到深潮公司广州钢花机电新建厂房园林绿化保修款9780元的收款证明；7.昊园公司于2014年3月5日出具的《证明》称：该司于2012年6月1日与广州钢花机电有限公司新建厂房项目部、项目部经理徐建刚签订《园林景观工程施工合同》，承包“广州钢花机电有限公司新建厂房”园林绿化工程施工事项，合同标的额为195610.77元，最终核算额为235200.45元。项目部已向该司支付部分合同价款125000元，深潮公司已向该司支付剩余工程款110200.45元，工程款已经全部结清。深潮公司拟证实涉案工程增加工程量及其垫付款项的金额曾与韦蔚、卓韦公司委托的受托人黄静澜发邮件确认，提交了以下证据：1.落款日期为2011年10月28日的《委托书》，载明：梁俊伟授权黄静澜办理广州钢花机电新建厂房工程项目相关财务手续。韦蔚、卓韦公司对其真实性予以确认。2.深潮公司委托公证处对其员工使用的电子邮箱ｓｈｅ×××＠163.ｃｏｍ内的部分电子邮件办理保全证据公证，广州公证处于2016年5月26日出具（2016）粤广广州第082016号《公证书》。《公证书》载明：2012年8月23日，深潮公司工作人员通过电子邮箱ｓｈｅ×××＠163.ｃｏｍ发送邮件给177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（深潮公司主张该邮箱是黄静澜的邮箱），要求其核对附件中昊园公司关于绿化的现场签证单《钢花签证23》，金额共计50256.72元（深潮公司主张该现场签证单为施工过程中增加的工程量）。2012年8月27日，电子邮箱177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ回复邮件给深潮公司，邮件内容载明：“这是徐经理发给我的，现在转发给你，如有什么问题请电话联系”，在附件《钢花签证23》确认了昊园公司现场签证单增加的工程量金额为43458元。2012年10月8日，深潮公司工作人员通过电子邮箱ｓｈｅ×××＠163.ｃｏｍ发送邮件给177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，要求其核对附件中的《应付合同款项》。2012年10月9日，电子邮箱177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ回复邮件给深潮公司，在附件《应付合同款项》中确认了昊园公司绿化工程结算金额为239068.77元，增项金额为43458元。韦蔚、卓韦公司对该《公证书》的真实性予以确认，韦蔚、卓韦公司还在关联案件中[（2017）粤0112民初4561号案件]确认《公证书》中的邮件是卓韦公司财务人员黄静澜邮箱177×××＠ｑｑ.ｃｏｍ发出的邮件。庭审中，韦蔚、卓韦公司、深潮公司确认，韦蔚、卓韦公司于2012年6月中旬未完工撤场，双方之间的工程款尚未结算，深潮公司已经支付给韦蔚、卓韦公司工程款共计41416396.27元。以上事实，有（2015）穗中法民五终字第1763号民事判决书、《园林景观工程施工合同》《委托书》《公证书》《证明》、付款申请、支票、收款收据、《收款》、收款证明及当事人的陈述等证据予以佐证。本院认为：（2015）穗中法民五终字第1763号民事判决已经认定《项目承包经营责任制合同书》无效以及韦蔚作为承包人在广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目施工过程中拖欠的分包、材料款项及其他相关工程款项，深潮公司代为垫付的，由实质上共同履行工程施工的卓韦公司承担共同偿还的义务，对此本院亦予以确认。本案的争议焦点为：一、韦蔚及卓韦公司是否是涉案《园林景观工程施工合同》的签订和实际履行主体；二、韦蔚及卓韦公司是否应当向深潮公司支付代垫款项以及支付的具体金额。第一个争议焦点。本院认为，第一，深潮公司与韦蔚签订的《项目承包经营责任制合同书》约定的承包范围和内容是厂房、警卫楼、室外工程整体的建筑、装修及办理建筑完工等所需的各种工程手续，是交钥匙工程。《园林景观工程施工合同》所涉工程为园林绿化工程，属于韦蔚所承包的交钥匙工程范围内。第二，由于深潮公司与钢花公司签订的《建设工程施工合同》的承包范围与《项目承包经营责任制合同书》约定的承包范围一致，也是交钥匙工程，根据日常生活常理，深潮公司在将全部工程发包给韦蔚后，根本无需再就园林绿化工程与昊园公司签订分包合同。第三，《园林景观工程施工合同》签订时间为2012年6月1日，是在深潮公司与韦蔚签订的《项目承包经营责任制合同书》后、韦蔚与卓韦公司中途撤场前签订。第四，《园林景观工程施工合同》虽然是徐建刚个人签名，加盖的是深圳潮阳建筑工程公司广州钢花机电有限公司新建厂房工程项目部公章，韦蔚在与深潮公司签订《项目承包经营责任制合同书》时抬头也是采用“深圳潮阳建筑工程公司广州钢花机电有限公司新建厂房项目部”。第五，韦蔚委托梁俊伟、梁俊伟再转委托黄静澜办理广州钢花机电新建厂房项目相关财务手续，黄静澜在电子邮件的附件中确认《应付合同款项》中包含了昊园公司施工的园林绿化项目，韦蔚、卓韦公司对该邮件的真实性也予以确认。综上，本院认定《园林景观工程施工合同》是韦蔚、卓韦公司以工程项目部的名义与昊园公司签订，韦蔚、卓韦公司为该合同的实际履行主体。第二个争议焦点。韦蔚、卓韦公司在施工过程中中途退场，并且确实存在拖欠分包、材料商的款项及其他相关工程款项的事实。深潮公司为推进工程完工，避免对钢花公司的违约损失进一步扩大，垫付工程款项，要求韦蔚、卓韦公司返还有理。深潮公司主张返还垫付款项110200.45元，该款项有支票予以证实，昊园公司也出具了收款收据和证明予以确认，并且增加的工程量也经黄静澜在电子邮件中予以确认，深潮公司与昊园公司结算的最终金额还少于黄静澜在电子邮件中确认的合同价款与增加工程量的总额，故本院对深潮公司诉请的垫付款项110200.45元予以支持。深潮公司还主张按银行同期贷款利率自2013年1月30日起计算逾期付款的利息，该时间是深潮公司在（2013）穗萝法民三初字第83号案件中的起诉时间，该主张合法合理，本院亦予以支持，同时将计算利息的标准明确为按照中国人民银行同期同类贷款利率计付。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：被告韦蔚、上海卓韦实业发展有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内共同向原告深圳潮阳建筑工程公司支付代付工程款共计110200.45元及利息（利息以110200.45元为本金，按照中国人民银行同期同类贷款利率自2013年1月30日起计至实际清偿之日止）。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2504元，全部由被告韦蔚、上海卓韦实业发展有限公司共同负担。负担缴费义务的当事人在本判决书生效之日起七日内向本院缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审 判 长  李 娜审 判 员  李小伟人民陪审员  潘新标二〇一八年八月十五日书 记 员  黄曼玲陈婷玉