河北省石家庄市桥西区人民法院民 事 判 决 书（2018）冀0104民初2379号原告王翠，女，1989年7月20日出生，汉族，白求恩国际和平医院护士，住石家庄市桥**。原告刘亚彬，男，1988年1月6日出生，汉族，北京铁路局石家庄站职工，住址同上。委托代理人王翠（系原告刘亚彬之妻），基本情况同上。被告东胜房地产开发集团有限公司（原河北东丽房地产开发有限公司）,住所地石家庄市长安区平安北大街**紫晶苑**楼**。法定代表人李彦宽，执行董事。委托代理人张玉光、崔利华，河北党育律师事务所律师。原告王翠、刘亚彬诉被告东胜房地产开发集团有限公司（以下简称东胜房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2018年3月21日立案后，依法适用普通程序，于2018年7月30日公开开庭进行了审理。原告王翠（系原告刘亚彬的委托代理人）、被告东胜房地产公司的委托代理人张玉光、崔利华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王翠、刘亚彬诉称，2015年6月15日，原被告签订《商品房买卖合同》，原告以按揭贷款方式购买了被告开发的位于石家庄市桥西区胜紫御府（嘉苑）3号楼1单元3002室房产一套，总价款748022元（建筑面积88.76平米，单价8427.47元/平方米）。合同签订当日，原告支付被告购房款308022元，余款44万元整于2015年7月7日通过中国建设银行股份有限公司石家庄住房城建支行以按揭贷款形式支付完毕。该《商品房买卖合同》第10条及预售商品房备案书约定上述房产的交付期限为2016年3月31日。但被告因资金挪用其他项目，致使本案项目无法按期完工，直至2016年10月20日才勉强将本案房屋实际交付原告，即逾期203天交房。同时根据该买卖合同第11条之约定，出卖人未能按照合同规定的期限交付该商品房的，自买卖合同约定的2016年3月31日的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金。因此违约金计算为748022元*0.0001*203天=15184.84元。请求人民法院依法判令被告给付原告逾期交房的违约金15184.84元，案件受理费由被告承担。被告东胜房地产公司辩称，原告无权要求被告支付违约金。被告未能如约履行合同是不可预见的重度污染天气及响应政府政策原因导致，而该情况对被告来讲完全是不可预见，不可避免并不能克服的客观情况，属于不可抗力，并非被告的过错导致。被告在极端天气下及应政府的要求停止施工符合国家整体利益，是为了保障大气环境及全体民众的切身利益，依据公平原则及法律规定被告不应承担违约责任。2013年10月31日关于印发石家庄市重污染天气应急预案的规定，空气重污染时各部门应采取强制性污染防治加强措施，加强对建设单位扬尘控制，停止在建工程施工作业，本案涉案的房屋在建设过程中，2013年11月15日至2013年12月31日，重污染天数为23天，2014年为105天，2015年为48天，2016年1月及3月共计10天，以上合计186天。此外，2013年11月11日及2015年3月25日，为响应市政府一级天的号召，要求被告停工4天。2014、2015年中高考期间，政府要求予以停工，停工20天，2015年8月27日，为纪念反法西斯战争胜利70周年，政府要求被告停工8天，2016年1月6日至2016年2月1日，为迎接中央环保督察组检查，政府要求被告停工27天，合计59天。以上共计停工245天，因此被告不存在逾期交房的问题。综上，法院应当依法驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2015年6月15日，原告与河北东丽房地产开发有限公司签订《石家庄市商品房买卖合同》，合同约定，原告购买河北东丽房地产开发有限公司开发的位于石家庄市桥西区房屋一套，建筑面积88.76平方米，单价为每平方米8427.47元，总价款748022元。合同第十一条约定，出卖人应在2016年3月31日前向买受人交付该商品房。合同第十二条约定，除不可抗力外，出卖人如未按照第十一条约定的时间将该商品房交付原告，逾期在90日之内，自本合同第十一条规定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之一的违约金；逾期超过90日后，原告有权解除合同，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人应按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同签订后，原告于2015年5月31日支付定金10000元，6月6日支付房款298022元，7月7日贷款支付房款440000元，共计支付房款748022元。2016年10月20日，被告向原告交付了涉案房屋。另查明，根据石家庄市人民政府石政发（2013）34号文件规定，石家庄市出现重度污染天气时施工单位应停止施工。2013年石家庄市重污染天数自11月15日起至12月31日止为23天，2014年度重度污染天数为105天，2015年度重度污染天数为48天，其中2015年石家庄空气质量指数历史数据显示6月、7月、8月、9月、10月的重度以上污染天数均为0天，11月、12月的重度以上污染天数分别为8天、13天。2016年1月重污染天数为9天，2016年3月重污染天数为5天。2016年8月19日，石家庄市桥西区苑东街道办事处出具四份证明，证实该辖区内东胜房地产公司开发建设的紫御府项目，在2013年11月1日至2013年12月31日期间、2014年度、2015年度、2016年1月1日至2016年3月31日期间重度污染以上等级天气里，按照该办事处相关通知要求在建工程停止施工作业。2013年11月11日，石家庄市桥西区苑东街道办事处出具通知，证实为争创一级天，辖区内在建工程于2013年11月11日、12日一律停止施工。2015年3月25日，石家庄市桥西区苑东街道办事处出具通知，证实根据上级紧急通知要求，决定3月25日、3月26日两天争创一级天，所有工地一律停止施工。石家庄桥西区苑东街道办事处分别于2014年6月4日、2015年6月4日及2014年6月18日、2015年6月18日出具通知，证实根据上级通知，6月4日-6月8日高考期间、6月18日-6月22日中考期间，相关单位一律停止工程机械施工等产生噪音的施工行为。2015年8月27日，石家庄市桥西区苑东街道办事处出具“苑东街道办事处关于建设工程工地全面停工的通知”，为作好中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动空气质量保障工作，该辖区所有建设工程于2015年8月28日0时至9月4日24时（共8天）期间，全面启动施工工地停工和其他重点控制措施，以及除重大民生抢险工程外，土方挖掘、拆除工程、渣土清运及市政道路工程等一律停止施工作业。2016年1月6日，石家庄市桥西区苑东街道办事处出具《苑东街道办事处关于迎接中央环保督察组检查的通知》，该辖区各项目建设、施工、监理单位在中央环保督查组自2016年1月6日至2016年2月1日检查期间，一律停止施工。2015年6月15日原被告签订合同后至原被告双方约定交房日期2016年3月31日期间因重度污染天气及考试、检查等原因被要求停止施工作业天数共计73天。再查明，2015年4月14日，河北东丽房地产开发有限公司更名为东胜房地产开发集团有限公司。以上事实，有原告提交的商品房买卖合同、收据及被告提交的2014年、2015年、2016年石家庄空气质量指数历史数据等证据予以证实。本院认为，原告、被告签订的《商品房买卖合同》是当事人真实意思表示且未违反法律和行政法规的强制性规定，应认定有效，原告、被告应按照合同约定享受权利并承担义务。原告按合同约定履行了向被告支付购房款的义务，被告应按合同约定在2016年3月31日前交付房屋，但被告于2016年10月20日将涉案房屋交付原告，被告属于逾期交房。被告主张2013年11月15日起至原被告双方约定交房日期期间因重度污染天气及中高考、检查等原因被政府要求停止施工作业天数共计245天。上述停工原因属于因国家、省、市政府政策调整造成的逾期，是被告不能预见、不能避免、也是不能克服的，应予扣除。但原被告签订的《商品房买卖合同》日期是2015年6月15日，因此，被告主张应扣除2015年6月15日签约前的雾霾天气等天数，该天数不在双方签订的合同履行期间内，不应扣除，故被告该主张不予支持，不能成立。2015年6月15日之后至原被告双方约定交房日期2016年3月31日期间重度污染天气及考试、检查等原因被要求停止施工作业天数共计73天，虽不属于合同约定的不可抗力，但该停止施工行为符合国家整体利益，也是为保障大气环境及民众的切身利益而为，因此停工天数应予免责扣除。被告交房逾期天数为202天，应扣除天数为73天，被告逾期交房129天。根据合同第十二条的规定，出卖人（被告）未按照第十一条的时间将该商品房交付买受人（原告）的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人应按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。故被告应向原告支付的违约金为748022*0.0001*129=9649.5元。依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、被告东胜房地产开发集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告王翠、刘亚彬支付逾期交房违约金9649.5元。二、驳回原告王翠、刘亚彬的其他诉讼请求。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，被执行人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费180元，由被告东胜房地产开发集团有限公司负担114元，原告王翠、刘亚彬负担66元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并于上诉期届满之日起七日内预交上诉费180元（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院诉讼费专户，账号：62×××47，开户行：河北银行华兴支行）逾期不交也不提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。审 判 长  吴宏丽人民陪审员  马双喜人民陪审员  吴青青二〇一八年八月一日代书 记员  赵倩梅