河北省高碑店市人民法院民 事 判 决 书(2018)冀0684民初1292号原告：郭亚楠，男，1986年11月12日出生，汉族，住高碑店市。委托诉讼代理人：陈森、李雁，河北福衡律师事务所律师。被告：王宝刚，男，1964年4月19日出生，汉族，住高碑店市。委托诉讼代理人：刘廷国、窦立华，河北章海律师事务所律师。被告：高碑店市凯龙房地产开发有限公司。地址：高碑店市世纪东路6号。法定代表人：张晓苹，职务总经理。委托诉讼代理人：贾雪东，河北名鼎律师事务所律师。原告郭亚楠与被告王宝刚、高碑店市凯龙房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郭亚楠及其委托诉讼代理人、被告的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告郭亚楠向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告一给付工程款1365000元及逾期付款的利息损失；2、依法判令被告二在欠付工程款范围内承担连带给付责任；3、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由：2013年5月，被告一借用高碑店市建筑企业(集团)公司的资质承建被告二开发建设的高碑店市亿博豪轩(府惠园)小区的13#、14#住宅楼工程。2014年6月27日，被告一与原告就高碑店市亿博豪轩(府惠园)小区的13#、14#楼的消防工程签订专业分包合同，合同价款为170万元(不含税)。上述合同签订后，原告依约履行了全部合同义务。该两栋楼均已竣工并于2015年6月交付业主使用。被告一至今只支付了原告工程款25万元，仍有到期应付工程款1365000元未依约支付。被告二作为发包人应当对被告一所欠工程款承担连带支付责任。为维护原告合法权益诉至贵院，请依法支持原告诉求。被告王宝刚辩称：1、2014年6月27日，答辩人与原告签订亿博豪轩13号、14号楼及地下车库合同承包书，合同第17条约定，完工后支付总价款的80%，竣工验收合格支付95%，余款待保修期过后一次性付清，现在合同约定的支付合同价款的节点未到，原告无权要求被告支付工程款。2、合同约定2014年6月5日开工，2014年7月31日竣工，被告未按合同约定日期竣工，应承担违约责任。综上，请求法院依法驳回原告诉求。被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司辩称：同意第一被告答辩意见，另外涉案工程的备案消防单位是北京费尔消防技术工程有限公司保定分公司，原告只是该公司的经办人，故原告主体不适格。本院经审理认定事实如下：被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司是高碑店市府惠园(即亿博豪轩)1#-14#住宅楼工程的建设单位，高碑店市建筑企业(集团)公司是承包单位，高碑店市建筑企业(集团)公司将其中13#、14#楼工程转包给被告王宝刚。2014年6月27日，承包人王宝刚与分包人郭亚楠签订《亿博豪轩13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)消防工程分包合同书》，合同主要内容约定：第一部分协议书，第一条分包工程概况：分包工程名称为亿博豪轩13#、14#楼，分包工程地点为高碑店市团结东路，分包工程承保范围为亿博豪轩13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)工程范围内的消防自动报警、自动喷淋、排烟通风、消火栓、消防门所有附属配件的采购、运输、加工及安装调试并提供相应材料的材质单及项目部要求的其他关于本分项工程的资料；第二条分包合同价款：170万元；第三条工期：开工日期为2014年6月5日，竣工日期为2014年7月31日，总日历天数41天；第二部分通用条款，第17条工程款的支付：工程完工后支付工程款的80%，竣工验收合格后支付工程价款的95%，余款待保修期过后一次性付清；第19条竣工验收：分包工程具备竣工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收报告。承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告之日起3日内通知发包人进行验收，分包人应配合承包人进行验收。根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。发包人未能按照总包合同及时组织验收的，承包人应按照总包合同规定的发包人验收的期限及程序自行组织验收，并视为分包工程竣工验收通过。分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日，需要修复的，为提供修复后竣工报告之日；第20条竣工结算及移交：分包工程竣工验收报告经承包人认可后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工程竣工结算价款。分包人收到竣工结算价款之日起7天内，将竣工工程交付承包人。合同签订后，原告进行了亿博豪轩13#、14#楼及地下车库消防工程的施工，被告王宝刚陆续向原告支付工程款共计25万元，涉案消防工程完工后并未进行竣工验收，原告主张系因二被告不能先提供土建整体工程的验收报告，故无法进行涉案消防工程的验收。原告主张涉案工程业已于2015年6月交付业主使用，但其提交的业主缴纳物业管理费的收费票据显示最早一笔物业管理费缴费时间为2015年9月29日。2017年5月4日，被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司出具《消防设备委托保管函》，载明“为保证小区业主夏季高温防火需求，我建设单位同意由1#、2#、13#、14#号楼及地下车库消防施工单位或施工总包单位自行与物业公司协商保管消防设施、设备问题，并由施工总包单位或消防专业施工单位与物业公司协商签订保管协议或函。待正式验收取得消防验收报告后组织正式移交，并办理正式移交手续”。2017年5月6日，被告王宝刚为原告出具《消防设备委托保管涵》，载明“为保证小区业主夏季高温防火需求，我施工单位同意由13#、14#号楼及地下车库消防施工单位(郭亚楠)自行与物业公司协商保管消防设施、设备问题，并由消防专业施工单位与物业公司协商签订保管协议或函，待验收完取得消防验收报告后组织正式移交，并办理正式移交手续。具体保管内容及清单等事项均由消防专业施工单位与物业单位协调拟定。”被告王宝刚在施工总承包单位处签名，原告郭亚楠在专业施工单位处签名。本院认为：本案为建设工程施工合同纠纷，原告郭亚楠作为消防工程的实际施工人，其有权提起民事诉讼。高碑店市建筑企业(集团)公司承建亿博豪轩1#-14#住宅楼工程后，将其中13#、14#楼工程转包给不具备施工资质的被告王宝刚，被告王宝刚又将其中13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)消防工程分包给不具备施工资质的原告郭亚楠，上述转包行为及《亿博豪轩13#、14#楼及地下车库(1-8/9轴)消防工程分包合同书》均违反法律规定、应属无效。但涉案消防工程原告已施工完毕，被告拖延验收且已将工程交付业主使用，应视为涉案消防工程已经竣工验收合格，被告王宝刚应参照合同约定支付合同价款的95%即1615000元，减去已支付的250000元，尚欠1365000元。被告王宝刚逾期付款应承担违约责任，应按中国人民银行同期同类贷款利率向原告支付自2017年5月6日至实际付清之日的逾期付款利息。被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司作为发包人，应对上述款项在欠付工程价款范围内承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百零九条、第一百一十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、第十三条、第十七条、第十八条、第二十六条的规定，判决如下：一、被告王宝刚于本判决生效后十日内给付原告工程款1365000元，并支付逾期付款利息(自2017年5月6日起至实际付清之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算)；二、被告高碑店市凯龙房地产开发有限公司在欠付工程价款范围内，对上述款项承担连带责任。案件受理费8543元(已减半收取)，由被告王宝刚承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提交副本，上诉于河北省保定市中级人民法院。审判员  赵凤启二〇一八年八月二十三日书记员  李 颖