江西省萍乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）赣03民终4号上诉人（原审原告）：江苏一同环保工程技术有限公司。法定代表人：赵海浩，该公司董事长。委托诉讼代理人：徐雪峰，江苏维一律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏庆安建设有限公司。法定代表人：李维安，该公司董事长。委托诉讼代理人：尹超，江苏时务律师事务所律师。上诉人江苏一同环保工程技术有限公司（以下简称江苏一同公司）与被上诉人江苏庆安建设有限公司（以下简称江苏庆安公司）建设工程合同纠纷一案，不服萍乡市安源区人民法院（2016）赣0302民初611号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人江苏一同公司的委托诉讼代理人徐雪峰，被上诉人江苏庆安公司的委托诉讼代理人尹超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人江苏一同公司上诉请求：撤销一审判决，改判江苏庆安公司向江苏一同公司赔偿损失1861841元。事实和理由：江苏庆安公司应当承担本案赔偿责任。一审法院举证责任分配不当导致判决结果错误。江苏庆安公司依据合同约定向江苏一同公司交付合格产品是其基本义务，发生质量事故时江苏庆安公司应当由其证明非制作原因才能免责。在江苏庆安公司制作的产品发生质量事故的情况下，江苏一同公司进行了修复，修复的成本及由此造成的损失应由江苏庆安公司承担。被上诉人江苏庆安公司辩称，上诉人江苏一同公司的上诉理由不能成立。施工地点是在萍钢公司院内，江苏庆安公司所有的施工均是在萍钢公司和江苏一同公司的监督指导下进行的。江苏庆安公司的所有工程、材料进场、分部分项，经一审法院依职权调取材料，均验收合格。江苏一同公司至案件结束，始终未向法院提供原始的设计图纸，该设计图纸与最后的完工现状相去甚远。正是由于江苏一同公司的设计存在严重缺陷，导致在江苏庆安公司施工全部合格的情况下，都无法避免事故的发生。江苏一同公司根本未提供事故发生原因的任何证据，其目的为拒付工程款。江苏庆安公司在施工过程中无任何过错，达到设计要求并通过验收，江苏一同公司要求江苏庆安公司承担责任无依据。因此，请求驳回上诉，维持原判。原审原告江苏一同公司向一审法院起诉请求：请求判令江苏庆安公司支付江苏一同公司抢修费用1054694元；判令江苏庆安公司赔偿江苏一同公司经济损失1255300元；两项共计2309994元，后在评估鉴定后将该两项诉请变更为1861841元。一审法院认定事实：2014年12月，江苏一同公司承包了安钢公司炼钢厂90m21#烧结机头除尘设施大修工程，并签订了《总承包合同》。同年12月22日，江苏一同公司与江苏庆安公司签订《钢结构及机电安装合同》,约定江苏一同公司将钢结构制作安装及机电设备的安装交由江苏庆安公司完成；合同还对安装合同范围、价格费用、付款方式、质量、违约条款等进行了约定。合同签订后，12月29日，江苏庆安公司组织人员开始施工。期间，江苏一同公司提供施工图纸并安排专人在现场监工检验施工质量，江苏一同公司人员就工程质量安装检查记录签字确认为合格。2015年3月30日，江苏一同公司出具《单位竣工验收报告》，注明安钢公司炼钢厂90m21#烧结机头除尘设施大修工程开工日期为2014年12月29日，完工日期为2015年3月30日，已完成设计及合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，特申请办理工程竣工验收手续。4月19日凌晨，安钢公司炼钢厂90m21#烧结机头除尘设施发生了烧结机机头除尘出口喇叭口吸瘪、除尘器本体被撕裂变形，出口补偿器损坏，烧结机停机的事故。事故发生后，江苏一同公司作为承包方组织人员对该工程进行了抢修恢复。5月14日，江苏一同公司申请萍乡市赣西公证处到安钢公司进行了拍照及现场测量，对钢材的厚度、钢管的直径及周长等做了测量，并由萍乡市赣西公证处出具了（2015）赣萍市证内第205号公证书。5月23日上午，安钢公司及江苏一同公司召开了安钢90m2烧结机1#机头除尘工程违约索赔会议，双方相关人员参加了本次会议，对工程承包方的违约、事故索赔进行了讨论，双方达成一致意见：确认事故造成江苏一同公司直接经济损失1191950元，给安钢公司造成间接经济损失1050300元，鉴于除尘设施已由江苏一同公司出资抢修恢复，故秉着公平公正原则，双方均同意放弃向对方索赔。此后江苏一同公司与江苏庆安公司多次就发生的事故协商处理，但均协商未果。江苏一同公司认为江苏庆安公司在项目施工过程中，存在偷工减料等严重违约行为从而导致事故发生，根据合同约定，江苏一同公司有权利要求江苏庆安公司赔偿损失。为维护其合法权益，江苏一同公司特诉至法院。一审法院认为，民事诉讼证据的一般规则是谁主张，谁举证，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中江苏一同公司与江苏庆安公司签订《钢结构及机电安装合同》，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，故该合同应认定为有效合同。江苏庆安公司关于本案《钢结构及机电安装合同》违反了发包人安钢公司与江苏一同公司签订的总承包合同中约定的不得转包的规定，属无效合同的意见不能成立，不予采纳。江苏一同公司起诉要求江苏庆安公司承担赔偿损失的违约责任是以江苏庆安公司存在违约行为即施工质量不达标为前提，违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。根据违约责任的构成要件，首先江苏庆安公司要有不履行或者不完全履行合同义务的违约行为；其次江苏庆安公司的违约行为造成了损害事实；最后是违约行为和损害结果之间存在着因果关系，因此江苏一同公司首先必须提供证据证实其所依据的事实，即江苏庆安公司制作安装的钢结构及机电设备不合格，焊接质量达不到设计要求、内部管撑与壁板连接筋板没有按图施工、进出喇叭口侧板与立柱连的接板未达到合同要求的厚度，造成安钢公司炼钢厂90m21#烧结机头除尘设施发生除尘出口喇叭口吸瘪、除尘器本体被撕裂变形、出口补偿器损坏、烧结机停机的事故，对此江苏一同公司提供了双方签订的合同、施工图纸及萍乡市赣西公证处出具的公证书，以证实江苏庆安公司施工使用的承重钢材厚度仅为4.58mm，未达到施工图纸设计的承重钢材厚度为8mm的要求，认为江苏庆安公司存在违约的事实。江苏庆安公司对安钢公司炼钢厂90m21#烧结机头除尘设施发生除尘出口喇叭口吸瘪、除尘器本体被撕裂变形、出口补偿器损坏、烧结机停机事故的事实不否认，但提出本案事故的发生原因是江苏一同公司的设计不合理，江苏一同公司在江苏庆安公司施工过程中多次变更图纸，江苏一同公司庭审时提供的图纸不是实际施工图纸，且该图纸不符合施工图纸的形式要件。故江苏一同公司现有证据不能证实4.19事故是江苏庆安公司施工质量不达标造成的。经庭审双方举证质证，审理查明钢结构及机电安装工程系由江苏一同公司设计并在现场监工由江苏庆安公司安装施工的，在江苏庆安公司施工过程中江苏一同公司还对分项工程出具了质量验收合格的书面材料，根据现有证据无法认定本案所涉事故，是江苏一同公司设计不合理或江苏庆安公司施工不达标的单一原因造成，还是多因一果的事故。目前江苏一同公司提供的证据未能达到民事诉讼证据证明标准所要求的高度盖然性，即其现有证据不能证实事故发生的责任在江苏庆安公司方。江苏一同公司在其提供的证据证明力不强的情况下，放弃对事故发生原因的司法鉴定，且在法庭释明后仍放弃对事故发生原因进行鉴定，故依法应认定江苏一同公司对其提出的诉请所依据的事实没有合法有效的证据予以证明。因此江苏一同公司作为负有举证责任的当事人应当承担举证不能的不利后果，即江苏一同公司的诉讼请求不能支持，依法应予驳回。对江苏庆安公司关于江苏一同公司的诉讼请求应予驳回的答辩意见予以采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第五条、第六条、第五十二条、第二百六十九条以及《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条规定，判决：驳回江苏一同公司的诉讼请求。案件受理费25279元、鉴定费20000元，共计45279元，由江苏一同公司负担。本案二审期间，上诉人江苏一同公司，被上诉人江苏庆安公司均未向本院提交证据。江苏一同公司在一审中放弃对事故发生原因的司法鉴定，在一审法院法庭释明后仍予以放弃，在二审中又提出对事故发生原因的鉴定申请，本院不予准许。二审经开庭审理及审查一审案卷材料，查明的事实与一审法院查明的事实一致，本院予以确认。本院认为，本案的争议焦点为：江苏一同公司要求江苏庆安公司承担赔偿责任的主张能否成立。根据“谁主张，谁举证”的举证规则，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，江苏一同公司要求江苏庆安公司承担本案赔偿责任，应举证证明系江苏庆安公司方的原因造成了本案所涉事故。一审法院对举证责任的分配并无不当。江苏庆安公司在施工期间，江苏一同公司提供图纸并现场监工检验施工质量，并确认工程质量合格。事故发生后，江苏一同公司诉至法院，其提供的证据亦不能证明本案所涉事故发生的责任在江苏庆安公司方，并放弃对事故发生原因的司法鉴定。故江苏一同公司应承担举证不能的不利后果，上诉人江苏一同公司提出江苏庆安公司应承担赔偿责任的上诉理由不能成立，本院不予支持。综上所述，江苏一同公司的上诉请求不能成立，应不予支持；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费25279元，由上诉人江苏一同环保工程技术有限公司负担。审判长  缪德敏审判员  张 健审判员  王 娟二〇一八年二月九日书记员朱郭萍