湖南省郴州市北湖区人民法院民 事 判 决 书（2017）湘1002民初2212号原告：曹频平，男。原告：李秋月，女，系原告曹频平之妻。委托诉讼代理人：雷郴菊，北京大成（深圳）律师事务所律师。被告郴州市美世界房地产开发有限公司。法定代表人：曾楷峰，该公司总经理。委托诉讼代理人：张爱艳，女，1992年11月24日出生，汉族，该公司法务，住湖南省宜章县天塘乡林家排村10组。委托诉讼代理人：粟沙，湖南吟正律师事务所律师。原告曹频平、李秋月与被告郴州美世界房地产开发有限公司（以下简称美世界公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告曹频平、李秋月委托诉讼代理人雷郴菊，被告美世界公司委托诉讼代理人张爱艳、粟沙到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告请求判令：1、请求依法判令被告及时办理好房屋验收合格等相关手续，交付合格的郴州市美美世界城市商业广场楼盘B栋18B01住宅房给原告；2、请求判令被告支付逾期交付上述房屋的违约金76318元给原告（违约金暂时算至2017年6月12日，后续违约金算至实际交房之日止）；3、请求判令被告承担本案的诉讼费、保全费等费用。被告美世界公司答辩要点：没有如期交房是由于不可抗力导致，依据合同约定可以据实延期；诉请的违约金过高，请求予以核减。查明的事实根据双方诉辩主张和举证质证情况，本院确认如下法律事实：1、2015年10月1日，原告与被告美世界公司签订一份编号为2013020318B01的《郴州市商品房买卖合同》，原告购买被告美世界公司开发的位于郴州市人民西路郴州市美美世界城市商业广场项目中B栋18B01房，面积89.39平方米约定总房价614481元，并于合同签订日2015年10月1日缴纳全款614481元支付给了被告美世界公司。2、《郴州市商品房买卖合同》合同第九条“交房期限及条件”约定，出卖人应当于2015年10月1日前将验收合格的商品房交付给买受人，第十条中对逾期交房的违约责任作出约定：出卖人未能在合同约定的时间将商品房交付给买受人，逾期超过180日，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交房期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之二的违约金。3、至本案庭审时，诉争房屋的综合验收尚未通过，也未交房给买受人即原告，合同约定是2015年10月1日前交付，至原告起诉的2017年6月12日，已逾期620天。争议的认定被告美世界公司辩称其逾期交房主要是受施工期间恶劣天气、郴州市创建文明城市限制施工时间等不可抗力原因导致。原告认为，逾期交房主要是建设方资金不足所致。本院认为：美世界公司所称的施工期间天气状况和政府对城市的管理工作是工程建设中应当考虑的因素而非不可抗力，本案中，美世界公司提交的证据不足以证明其至今尚未交房是因为2012年11月至2014年11月天气状况不良所致，且并未提交任何因遭遇不可抗力曾告知买受人需延期的证据（商品房买卖合同第九条第二款第一项的约定），对被告美世界公司称逾期交房是不可抗力所致的抗辩理由，本院不予采信；原告要求被告美世界公司承担逾期交房违约责任的主张符合合同约定和法律规定，本院予以认定。判决的理由与结果本院认为：本案系房屋买卖合同纠纷中的商品房预售合同纠纷。庭审查明，原、被告签订的编号为2013020318B01的《郴州市商品房买卖合同》是双方真实意思表示，合同合法有效，双方均应依约履行。合同签订后，原告已经履行了全部付款义务，被告美世界公司未按照合同的约定按时交房，至本案庭审时，诉争房屋的综合验收尚未通过。《中华人民共和国合同法》第八条第一款规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同”；第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”；第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”。根据查明的事实，依照有关法律规定，本院对原告的诉讼请求作如下处分：1、本案中，双方当事人均未要求解除合同，对原告诉请被告美世界公司继续履行购房合同约定的义务，本院予以支持。现查明至庭审之日，被告美世界公司开发的郴州市美美世界城市商业广场项目中B栋18B01房尚未经有关部门综合验收合格，也无法确定何时将符合合同约定条件的房屋交付给买受人，本院对原告诉请按合同的约定及时交付该商品房不予支持；如交房条件成就后，被告美世界公司仍未交付商品房，原告可另行主张权利。2、违约金数额的确定。本案原、被告对双方在商品房买卖合同中约定的逾期交房违约金为已交付房价款每日万分之二无异议，被告美世界公司在庭审中称违约金过高请求减少一些，但并未提交违约金过高的证据，因双方在商品房买卖合同中对逾期交房违约金有明确的约定，依照法律规定，被告美世界公司应当按照双方合同的约定支付违约金，对原告请求被告美世界公司支付违约金76196元（614481元×620天×日万分之二，计算至2017年6月12日，之后违约金按相同标准计算至实际交房之日止）的诉讼请求，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下：一、被告郴州市美世界房地产开发有限公司继续履行与原告曹频平、李秋月签订的编号为2013020318B01的《郴州市商品房买卖合同》；二、被告郴州市美世界房地产开发有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告曹频平、李秋月逾期交房违约金76196元（614481元×620天×日万分之二，计算至2017年6月12日，之后违约金按相同标准计算至实际交房之日止）。三、驳回原告曹频平、李秋月的其他诉讼请求。如果被告郴州市美世界房地产开发有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费1708元，诉讼保全费820元，合计2528元，由被告郴州美世界房地产开发有限公司承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。审 判 长  郭 蓉人民陪审员  曾庆懂人民陪审员  赵会敏二〇一八年二月二十三日书 记 员  李亚奇附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。