山东省定陶县人民法院民 事 判 决 书（2013）定民初字第644号原告（反诉被告）：中国路桥工程有限责任公司。法定代表人：张建初，总经理。委托代理人周成龙，男，28岁，该公司职员。特别授权。被告（反诉原告）：中铁三局集团第二工程有限公司。法定代表人：黄克学，董事长。委托代理人：樊岩磊，男，汉族，该公司法律顾问。特别授权。委托代理人：张健超，男，汉族，该公司法律顾问。特别授权。被告：中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司。法定代表人：龙伟，执行董事。委托代理人：顾广善，男，汉族，50岁，该公司职员。特别授权。委托代理人：石永强，男，汉族，44岁，该公司职员。特别授权。原告中国路桥工程有限责任公司（以下简称中国路桥）诉被告中铁三局集团第二工程有限公司（以下简称中铁三局）、中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司（以下简称德商高速）建设工程合同纠纷一案，由原告于2013年4月17日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年7月2日公开开庭进行了审理。原告委托代理人周成龙、被告中铁三局委托代理人樊岩磊、张健超，被告德商高速委托代理人顾广善、石永强到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：我公司下属德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部在第十一合同段施工，其中我标段内施工的劳务改河、改渠、改路为21.7万元。2008年8月31日，我标段的剩余工程16026998元由被告中铁三局下属项目部中铁三局集团二公司德商高速HCLM03合同段项目经理部施工，此后，我方多次向被告下属德商高速HCLM03合同段项目经理部索要欠款，被告以德商高速未审计完为由不给钱，现被告德商高速于2011年7月19日审计完毕，要求判令被告返回原告劳务欠款21.7万元。被告中铁三局辩称：欠款是事实，但本案已过诉讼时效。被告中铁三局提出反诉称：2006年5月14日，被反诉人与被告德商高速签订《合同协议书》，约定：第HCTJ11合同段自K327＋200至K334＋412.372由被反诉人施工。2007年2月12日，反诉人同被告德商高速签订《合同协议书》，约定：第HCLM03合同段自K302＋900至K334＋412.372，长31.51KM，由反诉人施工。被反诉人在施工过程中，由于部分路基未施工急流槽导致被雨水冲刷掏空，部分路基未修建排水沟导致雨水冲毁路基两侧农田等。后反诉人代被反诉人承担路基修复回填5%石灰土的费用133338元及赔偿农田损失的费用100160元，两项合计233498元，该修复和赔偿责任系因被反诉人施工遗留问题导致，应由被反诉人承担。另外，2009年和2010年曹县交通局两次起诉反诉人和本诉被告，被山东省高院于2011年、菏泽市中院于2012年终审判令反诉人按照10万元／公里的标准向其支付维修地方公路资金补偿款，该两案现已执行完毕。被反诉人作为土建施工单位应当与反诉人共同承担相应侵权责任，按照施工造价分劈，被反诉人应当承担357020.91元。反诉原告的反诉请求是：1、判令反诉被告赔偿路基修复回填石灰土费用及赔偿农田损失费用233498元；2、承担反诉原告向曹县交通局赔偿维修地方公路资金补偿款357020.91元。经审理查明：2006年5月14日，原告和被告德商高速就山东省德州至商丘干线公路菏泽至曹县高速公路工程第HCTJ11合同段签订合同协议书一份，由原告就该合同段的高速公路进行建设。在施工过程中，原告因故不能如约履行，原告、二被告及潍坊市华潍公路工程监理处四方于2008年8月3日在被告德商高速处达成共识，并形成《关于德商高速公路菏泽至曹县段土建十一标段合同履约相关问题的纪要》，纪要主要内容为：鉴于原告施工的德商高速公路菏曹段11标段工程工期滞后，原告提出不履约完成剩余工程，将剩余工程交由被告德商高速另行安排施工单位，被告德商高速同意原告提出的请求，将剩余工程交由被告中铁三局施工。自2008年8月4日开始，四方现场核认已完工工程数量，以现场监理确认合格的工程为已完工程；水沟及护坡预制构件可以按照半成品分劈单价，由原告运至现场交接。四方均在会谈纪要上签字。2008年8月31日，被告中铁三局（乙方）和被告德商高速（甲方）签订《山东省德州至商丘干线公路菏泽至曹县高速公路HCTJ11合同段剩余工程施工合同协议书》一份，约定：“……2、工程现场交接、工程量确认、乙方进场及接管工程等事宜，执行甲方、乙方、中国路桥工程有限责任公司、潍坊市华潍公路工程监理处签订的《关于德商高速公路菏泽至曹县段土建十一标段合同履约相关问题的纪要》。3、为保证菏泽至曹县高速公路工程建设顺利进行，甲方提出由中铁三局集团第二工程有限公司负责完成HCTJ11合同段剩余工程实施，乙方已经同意。……2、工程现场交接、工程量确认、乙方进场及接管工程等事宜，执行甲方、乙方、中国路桥工程有限责任公司、潍坊市华潍公路工程监理处签订的《关于德商高速公路菏泽至曹县段土建十一标合同履约相关问题的纪要》。3、工程内容主要为土建十一标剩余路基土方、护坡、排水沟、桥梁附属及隔离栅栏等工程。具体工程内容及数量以现场四方签认的工程数量表为准……”2009年11月20日，原告所属德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部和被告中铁三局所属德商高速HCLM03合同段项目经理部签订协议书一份，约定：“德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部所施工的改河、改渠、改路共计贰拾壹点柒亩，发生费用共计贰拾壹万柒仟元整，此费用由德商高速公路菏曹段工程路面三标直接付给德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部，德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部不再向业主提出关于改河、改渠、改路支付要求。”此后，原告向被告催要未果，于2012年8月23日以该公司所属德商高速公路菏曹段工程第十一合同段项目经理部的名义提起诉讼，因该项目经理部不具有主体资格，被菏泽市中级人民法院裁定驳回起诉，原告变更诉讼主体后重新提起诉讼。另查明：2008年8月至11月，因雨水冲毁路基，给施工路段临近农田造成损失，被告中铁三局共补偿土地损失100160元，回填5%石灰土费用133338元，两项合计233498元。2008年12月13日，被告中铁三局向被告德商高速出具报告，要求其支付处理路基水毁及农田补偿费用233498元。2011年7月19日，经山东德勤招标评估造价咨询有限公司审核并出具鲁德勤咨字（2011）第0024号审核报告，认为路基水毁工程在质保金中扣除，不单独计量，核减金额133338元及核减土地补偿费100160元。再查明：本案被告中铁三局对德商高速公路HCLM03合同段K302＋900-K318＋500段、K318＋500-K334＋412.372段施工，造成相关地方道路严重损坏，曹县交通局以中铁三局和德商高速为被告提起侵权诉讼，经曹县人民法院（2009）曹民初字第810号、（2010）曹民初字第1031号民事判决书判决中铁三局支付曹县交通局维修地方公路资金补偿款2871200元（中铁三局另已支付25万元），德商高速承担连带清偿责任。以上事实，有原、被告提供的证据及双方在庭审中的陈述记录在卷为凭。在本案中，双方争执焦点有三个：1、关于本诉部分原告要求被告中铁三局支付其劳务欠款21.7万元是否是否已过诉讼时效；2、反诉原告中铁三局所提要求反诉被告支付其土地损失补偿和回填石灰土费用的反诉请求是否成立；3、反诉原告中铁三局要求反诉被告中国路桥承担共同侵权所支出的维修地方公路资金补偿款中的357020.91元是否成立。关于争执焦点1，《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条规定：“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另有规定的除外。”第一百三十七条规定：“诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。”《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条规定：“未约定履行期限的合同，依照合同法第六十一条、第六十二条的规定，可以确定履行期限的，诉讼时效期间从履行期限届满之日起计算；不能确定履行期限的，诉讼时效期间从债权人要求债务人履行义务的宽限期届满之日起计算，但债务人在债权人第一次向其主张权利之时明确表示不履行义务的，诉讼时效期间从债务人明确表示不履行义务之日起计算。”在本案中，原告和被告中铁三局于2009年11月20日签订协议书，被告同意原由被告德商高速支付的改河、改渠、改路费用21.7万元直接由被告支付给原告，但双方并未约定何时向原告支付，属于未约定履行期限的合同，诉讼时效期间应从原告要求债务人履行义务的宽限期届满或被告中铁三局明确表示不履行义务之日起计算。被告中铁三局称从2009年11月20日至2012年8月23日原告向本院提起诉讼，已过诉讼时效的辩解本院不予采信，原告要求被告中铁三局支付改河、改渠、改路费用21.7万元的诉讼请求应予支持。关于争执焦点2，本院认为：在本案中，反诉被告承包被告德商高速的的工程，因不能如期完工，双方遂于2008年8月3日签订《纪要》，终止了双方之间的建筑工程承包合同，由被告德商高速另行交由他人施工。2008年8月31日，二被告签订《施工合同协议书》，由反诉原告对剩余工程继续施工，因此，反诉原告所承包的工程系被告德商高速向其发包，反诉被告和反诉原告之间并未存在工程承包或转包关系，反诉原告所提反诉请求无事实根据和法律依据，反诉原告要求反诉被告承担路基修复回填5%石灰土的费用和赔偿农田损失的费用233498元的诉讼请求本院不予支持。关于争执焦点3，反诉原告在其与曹县交通局的两件案件中，主张另有中铁六局集团有限公司和反诉被告进行了路基施工，因中铁六局集团有限公司不是本案当事人，本院无法核实各方的责任，在本案中不宜一并审理，反诉原告可另行主张权利。综上，本院根据《中华人民共和国民法通则》第一百三十五条、第一百三十七条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第六十二条、第一百零七条，《最高人民法院关于审理民事案件适用诉讼时效制度若干问题的规定》第六条之规定，判决如下：一、被告中铁三局集团第二工程有限公司支付原告中国路桥工程有限责任公司工程款21.7万元；二、驳回反诉原告中铁三局集团第二工程有限公司的反诉请求。上述款项限自本判决生效后十日内一次性付清，逾期依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；案件受理费4555元、反诉费4853元由被告中铁三局集团第二工程有限公司负担，限自本判决生效后七日内缴纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院提出上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省菏泽市中级人民法院。审 判 长  吴福柱审 判 员  姚永军人民陪审员  薛方安二〇一三年九月十八日书 记 员  张 影