湖南省长沙市岳麓区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0104民初6010号原告：湖南一嘉生物医药有限公司，住所地长沙高新开发区谷苑路**海凭园****。法定代表人：李春生，执行董事。委托诉讼代理人：苏喜，湖南芙蓉（深圳）律师事务所律师。被告：湖南夏盛科技发展有限公司，住所地湖，住所地湖南省长沙市天心区友谊路**华铁佳苑**605-109v>法定代表人：叶伟，经理。委托诉讼代理人：席陶蕾，男，1986年1月6日出生，系该公司员工。被告：叶伟，男，1984年7月13日出生，汉族，住浙江省乐清市。委托诉讼代理人：席陶蕾，男，1986年1月6日出生，系叶伟所在公司员工。原告湖南一嘉生物医药有限公司（以下简称“一嘉生物公司”）与被告湖南夏盛科技发展有限公司（以下简称“夏盛公司”）、被告叶伟装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月12日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告一嘉生物公司向本院提出诉讼请求：1.判决确认原告与被告夏盛公司签订的《装饰工程施工合同》于2020年11月4日解除；2.判令二被告向原告退还装修款53800.88元；3.判令二被告向原告支付违约赔偿金31600元；4.判令被告夏盛公司向原告开具与原告应付装修款等额的增值税普通发票；5.判令二被告承担本案诉讼费、保全费及财产保全担保费。事实和理由：原告一嘉生物公司与被告夏盛公司于2020年8月23日签订了《装饰工程施工合同》，约定由夏盛公司以总价包干、包工包料方式承包原告位于长沙市岳麓区××路××号××栋××座××层××楼的装饰装修工程，合同总价为151800元，工期30日，夏盛公司指派席海权担任本工程的项目经理。2020年8月24日，原告向夏盛公司支付第一笔装修款76000元；8月26日夏盛公司进场施工；9月11日，原告向夏盛公司支付第二笔装修72000元；9月26日，席海权在工程逾期未完工、且未能预先与原告协商变更工程量的情况下，以工程量增加为由要求原告增加支付工程款，为使夏盛公司尽快完工，原告未经核查即在9月30日向夏盛公司预付了增量部分装修款10000元，用于解决席海权单方提出的工程增量问题；10月11日，原告与席海权核对并确认工程增量（扣除减量后）部分的价款为17772元；10月31日，由于工程逾期竣工已严重影响到原告的正常入住，故原告发送微信要求席海权说明其逾期竣工的原因，但席海权未给予任何答复；11月4日，席海权再次以工程量增加为由要求原告增付工程款，由于夏盛公司或席海权未就工程量的增加预先与原告协商一致，故原告对此未予认可，且对夏盛公司不守承诺、出尔反尔的做法极为愤怒，于当日发微信至席海权，要求其立即清理现场后退场，并就已完成的工程量与原告进行结算，但席海权对此无任何反应，且夏盛公司当天起也未再安排施工，项目自此停工；11月9日、11日，原告两次发送微信至席海权，要求其在11月13日与原告共同到项目现场对已完工程量进行结算，但席海权却于11月12日回复要求原告必须先认可其在11月4日提出的增量工程款后再行下一步处置，故未按原告要求到场结算。2020年11月13日，经原告组织夏盛公司分包的水电、油漆两个班组负责人对项目现场进行勘查，确认夏盛公司在合同内仅完成大约70%左右工程量。另根据席海权于微信反馈的证据显示，夏盛公司未完成工程量部分对应的价款合计为53800.88元。此外，由于夏盛公司逾期竣工已构成严重违约，经原告催告后竟擅自停工终止履行合同，故原告依法有权解除合同，并有权依据合同第9.1条及9.4条约定要求夏盛公司按工程总价的20%赔偿违约即31600元。又因叶伟系夏盛公司唯一股东，根据《公司法》有关规定，如叶伟不能证明夏盛公司之财产独立于叶伟，则应就夏盛公司之债务向原告承担连带责任。关于原告第四项诉讼请求，因合同第15条约定夏盛公司应提供装饰装修普通发票，而夏盛公司收款后至今未向原告开具任何发票，故夏盛公司有义务向原告开具与本案中原告应付装修款等额的增值税普通发票。综上所述，为维护原告合法权益，特具状至法院，恳请法院依法支持原告诉讼请求。被告夏盛公司、叶伟辩称：关于原告的第一项诉讼请求，被告并没有收到解除合同的通知，现在被告同意解除合同，解除合同时间为开庭当天。第二项诉讼请求，目前没有工程量的数据，案涉被告做了一大部分，然后原告请了其他人收尾，具体情况不知。关于原告的第三项诉讼请求，实际上是原告违约，原告没有通知被告就找了第三方施工，被告还要追究原告的违约责任。关于原告的第四项诉讼请求，是被告应当履行的责任，被告同意履行。关于原告的第五项诉讼请求，由法院依法判决。对于原告主张的事实与理由被告不认可以下内容：1、合同不是总价包干合同。2、9月30日预付的增量部分装修款10000元，是双方协商确定的衣柜、柜门的增项的工程款。3、11月4日被告给原告发送了一份工程量增加清单，增加费用45000元，这就是对原告10月31日及11月4日微信的答复。4、被告根据原告的要求在11月12日给业主发送了再次确认增加工程量的清单。5、2020年11月30日被告完成了工程量90%。6、被告没有终止履行合同。当事人围绕诉辩意见依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年8月23日，原告一嘉生物公司（甲方）与被告夏盛公司（乙方）签订《装饰工程施工合同》（以下简称《装饰合同》）一份，约定由夏盛公司承包一嘉生物公司位于长沙市岳麓区××路××号××栋××座××层××楼的装饰装修工程（以下简称“案涉工程”）。合同约定开工日期暂定自2020年8月26日起计算，总工期为30天；合同价款为151800元，本价款为包干价，不包含物业收取的押金，垃圾清运费，如甲方对清单项目有较大变更时则按实际的合同价款以双方确认的结算表为准；乙方指派席海权为驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同第6条对甲乙双方就设计方案变更、工程量增减的通知、确认等义务，以及由此产生的工期顺延、费用负担等进行了约定。合同第7条“工程价款及结算”中约定：第一期签订合同当日支付76000元；第二期拆除工程，水电预埋完成，泥工地面铺贴完成，木工进场之日起支付72000元；第三期竣工验收后三日内支付3800元。合同第9条“违约责任”中约定：合同签订后，一方擅自违约或毁约导致合同无法履行，违约或毁约方应向守约方承担相应的违约责任，包括向守约方支付合同总价20%的违约金，并赔偿因其违约给对方造成的其他损失；合同签订后，在履约过程中，因一方原因导致合同无法继续履行，另一方已经履行了部分合同义务的，违约方除了支付相应款项外，还应承担违约金责任和因此给对方造成的其他损失；由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失：每停工或窝工一天，甲方须支付给乙方总工程价的千分之零点五；甲方不按合同的约定拨付工程款，从拖欠之日起，按日加付应付款额的千分之五滞纳金给乙方；由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方须支付给甲方的千分之零点五。同日，一嘉生物公司向夏盛公司提交了《平面布置图》一份，并签署了“按双方沟通确定此方案施工”的意见。《装饰合同》签订后，夏盛公司进场施工，一嘉生物公司分别于2020年8月24日、2020年9月11日按《装饰合同》第7条的约定支付了第一、二期工程款76000元和72000元。2020年9月26日，夏盛公司指派的驻工地代表席海权向一嘉生物公司提出工程量增量及增费要求，一嘉生物公司于2020年9月30日向夏盛公司预付了增项装修款10000元，之后双方就工程量变更通过微信进行沟通。2020年10月11日，一嘉生物公司与夏盛公司在《平面布置图》上签字确认工程量的增减，并确认增加总价17772元。2020年10月31日，一嘉生物公司通过微信告知夏盛公司：10月12日，一嘉生物公司与夏盛公司双方加设计方、业务牵线方一起就装修工程量及增加工程款做了协商，双方已签字认可，夏盛公司承诺月底完工，但时至10月30日，装修工程施工进展特别缓慢，30天工期至今已67天尚未完工，请夏盛公司给个合理解释，否则一嘉生物公司将解除合同。2020年11月4日，夏盛公司向一嘉生物公司发送一份工程量增加清单，再次要求增加工程款。同日，一嘉生物公司回复夏盛公司，称因夏盛公司无故拖延工期，现告知如下：1、请夏盛公司两日内（2020.11.5）清理装修现场，如未清理，一嘉生物公司安排对现阶段现场进行清理，产生相关清理费用，由夏盛公司负责；2、请夏盛公司对未做完的工程量进行统计，按照已完成工程量结算装修款，没完成工程请夏盛公司退还一嘉生物公司已付装修款；3、一嘉生物公司将通过法律途径对因夏盛公司未按合同施工给一嘉生物公司造成的损失进行索赔，包括但不限于因夏盛公司现场施工保护未到位，对成品破坏及未按合同工期完工对一嘉生物公司造成的损失等。夏盛公司自认收到一嘉生物公司的上述告知信息后开始进行现场清理工作直至2020年11月13日。查，1、2020年11月9日、11日，一嘉生物公司先后两次通知夏盛公司，要求夏盛公司确认工程量、退还工程款。2020年11月12日，一嘉生物公司通知夏盛公司于次日到装修现场对已完工工程量进行确认，夏盛公司回复一嘉生物公司“先把增加工程量确认了再商议其他事情”，一嘉生物公司回复夏盛公司“增加工程量与减少工程量我们双方在第三方的见证下已进行多次确认，明天也可以议”。2、一嘉生物公司另行安排将案涉装饰工程施工完毕。本案诉讼过程中，经本院释明，一嘉生物公司称案涉工程量已不具备鉴定条件，故不申请鉴定；夏盛公司当庭口头申请根据双方当事人分别提交给对方《变更单》以及图纸进行案涉工程量的鉴定，但庭后未在本院指定期限内提交书面鉴定申请，视为其放弃申请。经查，在一嘉生物公司与夏盛公司就工程量进行核算的过程中，一嘉生物公司向夏盛公司提交《变更单》载明：原有预算整体减项合计76858.4元、施工队自己做的后期增项合计55808.3元，增减合计-21050.1元，按照70%做增减计算为-14735.07元，乙方（被告）需要退还甲方（原告）或甲方需另支付乙方金额为实际支付金额-（合同价-14735.07）元；夏盛公司在一嘉生物公司提交的上述《变更单》基础上回复《变更单》载明：原有预算整体减项合计22617.70元、施工队自己做的后期增项合计53035.45元，增减合计30417.75元还需一嘉生物公司支付给夏盛公司。上述事实有当事人陈述及经庭审质证的《装饰工程施工合同》、《平面布置图》、聊天记录、《变更单》、电子回单等证据予以佐证，本院予以确认。本院认为，首先，被告夏盛公司同意原告的诉讼请求部分，不违反法律规定，本院予以支持。其次，原告一嘉生物公司与夏盛公司签订的《装饰合同》系双方的真实意思表示，其内容不违反法律的效力性强制性规定，本院确认其真实、合法、有效。现双方当事人均同意解除合同，本院予以确认。本案争议焦点为：一、合同解除的时间；二、案涉工程量及价款计算问题；三、关于违约责任问题。一、关于合同解除的时间。根据《中华人民共和国合同法》第九十四条的规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。又根据《中华人民共和国合同法》第九十六条规定的规定，当事人一方依照本法第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除。本案中，夏盛公司自认其于2020年11月4日收到了一嘉生物公司要求其清场退出的告知信息并开始进行清理工作，故本院对一嘉生物公司主张确认合同于2020年11月4日的诉请予以支持。二、关于案涉工程量及价款的计算问题。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条的规定，当事人对自己主张的诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，首先，根据夏盛公司在一嘉生物公司向其发送的《变更单》所回复的《变更单》，载明其认可未完成案涉工程金额为22617.7元，构成其对未完成工程量及价款的自认。其次，双方对增项工程价款17772元已签字确认。第三，双方就有争议部分均未提交充分证据佐证自己的主张，应各自承担举证不能的不利后果。综上，本院确认：案涉合同总价款为169572元（151800元＋17772元），扣除一嘉生物公司已支付金额158000元，再扣除夏盛公司自认的未完成的工程量价款22617元，夏盛公司应向一嘉生物公司返还的工程价款11045.7元（169572元-158000元-22617.7元）。同时，根据《中华人民共和国公司法》第六十三条的规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的,应当对公司债务承担连带责任。本案中，夏盛公司为自然人独资公司，叶伟为夏盛公司唯一股东，且无证据证明叶伟自己的财产独立于夏盛公司的财产,故对于一嘉生物公司要求叶伟承担连带返还装修款责任的主张,本院予以支持。三、关于违约责任问题。根据《中华人民共和国合同法》第七十七条的规定，当事人协商一致，可以变更合同。又根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，首先，根据一嘉生物公司与夏盛公司签订的《装饰合同》第6条的约定，在设计方案、工程量等发生变更的情况下，工期可以顺延。其次，根据一嘉生物公司与夏盛公司在合同履行过程中的关于工程量增减的沟通情况，以及一嘉生物公司预付增量工程款、双方于2020年10月11日在《平面布置图》上的签字确认增量工程等行为，可以认定双方在合同履行过程中就合同约定的原施工工程量进行了变更。第三，一嘉生物公司与夏盛公司就其主张的对方违约事实均未能提交直接且充分的证据予以佐证。综上，本院对一嘉生物公司关于违约责任的诉讼请求不予支持。综上所述,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条,《中华人民共和国公司法》第五十九条、第六十三条之规定，判决如下:一、确认原告湖南一嘉生物医药有限公司与被告湖南夏盛科技发展有限公司于2020年8月23日签订的《装饰工程施工合同》于2020年11月4日解除；二、限被告湖南夏盛科技发展有限公司于判决生效之日起十日内向原告湖南一嘉生物医药有限公司返还工程价款11045.7元，被告叶伟承担连带支付责任；三、限被告湖南夏盛科技发展有限公司于判决生效之日起十日内向原告湖南一嘉生物医药有限公司开具与原告湖南一嘉生物医药有限公司应付装修款金额等额的增值税普通发票；四、驳回原告湖南一嘉生物医药有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费968元，由被告湖南夏盛科技发展有限公司负担。如不服本判决，可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审 判 员  刘 群二〇二一年七月十二日法官助理  付承千书 记 员  刘 彬附相关法条：《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国公司法》第五十九条一人有限责任公司应当在公司登记中注明自然人独资或者法人独资，并在公司营业执照中载明。第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。