陕西省大荔县人民法院 陕西省大荔县人民法院民事判决书 （2021）陕0523民初2273号 原告：大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司，住所地大荔县南大街。统一社会信用代码：91610523MA6Y3EA74J法定代表人：王伟，系该公司总经理。委托诉讼代理人：胡蕊，女，1986年5月8日出生，汉族，住所大荔县，身份证号：610XXXXXXXXXXXXXXX，系该公司员工。被告：党军军，男，1983年10月29日出生，汉族，农民，住所澄城县，身份证号：610XXXXXXXXXXXXXXX原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司与被告党军军承揽合同纠纷一案，本院于2021年4月26日立案受理后，依法适用简易程序于2021年6月2日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人胡蕊与被告党军军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即向原告支付全部赔偿款人民币85000元；2.判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由：原、被告于2020年11月30日签订承包工合同，XX镇XX村XX镇XX村，三个单体隧道大棚，共计10.23亩，合同约定大棚搭建横平竖直,钢材进工地15日交工。原告承诺支付被告工程款每亩人民币5200元，总计人民币53190元。被告于2020年12月1日进地开始施工，至2021年元月仍未完工，期间客户多次反映施工质量不过关，原告公司亦多次派遣技术人员前往指导，但被告拒不听劝，导致大棚搭建不合格。为尽快完成工程，减少损失，原告公司另找其他施工人员重新改建，花费人民币35000元。另因大棚延迟加工，给客户造成损失50000元。故原告提起诉讼。被告党军军辩称，1.他与原告签订合同安仁镇李某某家及双泉镇南太奇杨某某家搭建大棚承包工合同属实，根据合同约定：钢材进地15日内交工属实，但他带领工人施工完工后，原告未给付剩余报酬约3万余元；2.2020年12月1日，他安排工人同时在两家开始施工，XX镇XX村杨某某家大棚施工工期约有20余天，导致延期的理由为原告未及时将施工材料送达到现场，加之被告送的架子大需要修改，也增加了两米栽一个立杆的工程量（原来约定的为4米栽一个立杆），完工后2021年1月1日，原告厂长安红强与他一同交工，并现场录制视频，杨某某家提出卡膜槽有些扭，不端正，上膜时将卡膜槽修正就行；3.2021年1月4、5日，他在安仁镇李某某家施工时，李某某家认为大棚立柱不直，云梯有波浪，要求重新换人，他才离场的。但是李某某家仅剩余打混凝土一天的工程量，事后经他查看，原告并未返工。综上，延迟交工并非由他导致，而是因原告派送材料不及时、工程量加大导致的，不符合交工标准原告可以要求他进行整改，故他不承担赔偿损失的义务，应驳回原告的诉讼请求。                                                                                                  庭审中，原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司为证明其诉讼主张，向本院提交如下证据： 1.2020年11月30日，原、被告签订两份承包工合同，证明原、被告之间形成承揽关系；2.2021年1月1日，原告拍摄原、被告在杨某某家不符合交工标准的视频；3.2021年1月3日，原告拍摄张某某返工视频资料，证明因被告未按照标准交工致使返工，原告另行雇佣张某某工队进行返工，花费35000元；4.2020年8月13日原告与杨某某签订的腾龙伟业大棚承包合同、2020年10月11日原告与李某某签订的腾龙伟业大棚承包合同，证明原告与李某某、杨某某之间签订大棚承包合同；5.原告与张某某签订的承包工合同、张某某证明一份、棉被承包合同，证明因被告施工质量不合格，张某某工队返工花费35000元。因原告与张某某有债务关系，35000元是用来折抵张某某在原告处的债务；6.原告与李某某签订的协议一份，证明因工期延误，李某某在剩余尾款中扣除了35500元。经质证，被告党军军对原告提供的证据，发表如下质证意见：对证据1-2真实性无异议；对证据3的真实性无异议，但证明目的有异议；对证据4与被告无关联性；对证据5，事后他去李某某地里查看与他离场时大棚现状基本一致，证明目的有异议；对证据6，是原告与李某某之间的事情，与他无关。本院对原告提供的证据1-4的真实性、合法性、关联性予以确认。对证据5结合本院查明的事实综合认定；对证据6因该证据系复印件，故本院不予确认。庭审中，被告党军军向本院提交如下证据：证人孙某某的证言，证明他与被告一同在李某某家及杨某某家干活的事实，其中杨某某家的大棚已经交工验收，虽然延期交工，但延期交工的理由系原告材料未及时给付及增加工作量造成的；李某某家虽然让他们离场，但在施工过程中，原告曾派技术员指导施工，他们按照技术员的要求施工，事后经他查看，李某某家并未返工，也没有发生实际损失。经质证，原告对被告提供的证据发表以下意见：因原、被告第一次合作，原告确实曾叫技术员赵万民在工地待了半日属实，但证人所述施工造成延期的原因系材料不及时及张某某工队未返工不属实。本院对被告党军军提供的证人证言结合本案事实综合认定。经审理查明，2020年8月13日原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司（乙方）与杨某某（甲方）签订腾龙伟业大棚承包合同，合同约定：“原告以包工包料的形式承建位于大荔县南太奇的单体隧道棚，每亩地价格41500元，共计2.32亩，总预算约为96280元，工程完工后以最终测量亩数计算；付款方式：签合同之日付总金额50%，架子进入工地开始施工后付总金额30%，完工后付清尾款；本工程架子进入工地后合理安装期限为40个工作日，阴雨天气时间顺延”。2020年10月11日原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司（乙方）与李某某（甲方）签订腾龙伟业大棚承包合同，合同约定：“原告以包工包料的形式承建位于大荔县XX镇XX村的单体隧道棚，每亩地价格为42000元，共计7.93亩，总预算为333060元，工程完工后以最终测量亩数计算。2020年11月30日，原、被告签订了两份承包工合同，合同约定：“经甲方大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司、乙方党军军友好协商就伟业大棚厂内的单体隧道大棚（李某某）XX道XX室XX栋（杨某某）加工交付乙方承建；一、在施工中严格按照甲方提供的大棚数据及要求进行施工；二、在施工中应保证焊接点牢固，外表处理过关，横平竖直；三、在施工中所用的工程及耗材（切割片、焊条）由乙方提供；四、在施工期间一切人员与设备的安全问题全部由乙方负责，与甲方没有任何连带责任；五、施工材料送到工地后，由乙方协同主人清点；六、付款方式：乙方进场后付总工资的百分之二十，骨架立完付工资的百分之四十，完工后检验合格，结清剩余部分，以实际土地面积结算；七、工程地点：XX镇XX村李某某XX镇XX村杨某某；八、施工方案：如附件；九、要求：横竖平直，钢材进工地15日交工；十、工程造价：每亩5200元整,共计7.93亩+2.3亩,合计（李某某家）金额41230元整/（杨某某家）11960元整。2020年12月1日，被告带领工人同时在两个工地开工进行搭建大棚，期间原告曾派技术员现场指导被告施工。经过施工后， 2021年1月1日，原告工作人员及被告一同在对杨某某家大棚进行验收，杨某某在验收过程中提出钢架卡膜槽不端正的质量问题，原告并在现场拍摄了视频；被告党军军于2021年元月4、5日，因李某某反映大棚架子不端正的问题要求更换施工人员，被告遂退出工地，双方对被告报酬未结算。原告称其对两处大棚进行了返工修复，并因此造成损失，故原告要求被告赔偿损失85000元。本院认为，原、被告签订的承包工合同系双方真实意思表示，内容也不违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。故原、被告之间为承揽法律关系。本案争议的焦点问题是：被告是否存在违约行为，是否应对原告的损失承担赔偿责任。原、被告对被告延迟交工的事实均无异议，但双方对延迟交工的原因各执一词，且均无证据证明，故对延迟交工的造成的原因本院不予确认。现双方均认可被告给杨某某家施工已经完工，但施工存在卡槽不端正的问题。同时被告给李某某家施工也造成大棚立柱不直等问题，以致李某某要求更换人施工的事实，本院予以确认。故被告的行为已构成违约，由此给原告造成的损失应予赔偿。但原告主张杨某某家大棚扣减1.5万元款项未支付，无证据证明，本院不予采信；原告主张张某某工队返工损失3.5万元及李某某家扣减3.5万元款项未支付，因双方未约定违约责任条款，且被告对原告返工的事实及扣减的款项提出异议，故原告提供的证据不能证明其实际损失状况。但被告实际未完工属于客观事实，故参照原告主张的损失及承揽大棚总价值的比例确定为宜，为(41230元+11960元)×[（35000元+35500元）÷（333060元+96280元）]=8734元。依据《中华人民共和国民法典》第七百七十条、第七百七十一条、第七百七十二条、第七百七十八条、第七百八十一条之规定，判决如下:一、被告党军军于本判决生效之日起十日内向原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司支付违约金8734元；二、驳回原告大荔县腾龙伟业现代农业综合开发有限公司其他诉讼请求。案件受理费1925元,减半收取计962.5元，由原告负担762.5元，被告党军军负担200元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于渭南市中级人民法院。     审    判    员      田     妍              二〇二一年七月十三日                      书    记    员      张     欣  1