浙江省余姚市人民法院民事判决书（2021）浙0281民初2067号        原告：罗丽，女，1988年10月5日出生，汉族，住贵州省大方县。公民身份号码：XXX。         委托诉讼代理人：鲁万安，浙江梦麟律师事务所律师。                被告：宁波方可装饰有限公司。住所地：浙江省宁波市鄞州区天高巷255号602-17室。统一社会信用代码：91330212MA2GR5TG1G。                法定代表人：王磊，该公司董事兼总经理。                原告罗丽诉被告宁波方可装饰有限公司（以下简称方可公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年3月1日立案后，依法适用简易程序进行审理。本院于2021年3月24日公开开庭进行了审理。后因案情复杂，本案转为普通程序采用独任制审理，于2021年6月9日公开开庭进行了第二次审理。原告罗丽、被告方可公司的法定代表人王磊到庭参加第一次诉讼，原告罗丽及其委托诉讼代理人鲁万安到庭参加第二次诉讼，被告方可公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。                原告罗丽向本院提出如下诉讼请求：1．判决解除双方签订的宁波市装饰装修施工合同；2．被告退还工程款76000元；3．被告赔偿原告20600元（上述款项合计96600元）；4．本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2020年7月25日，原被告签订了宁波市装饰装修施工合同。合同约定：1．装饰施工地址：余姚市星澜府7幢902室；2．承包方为包工包料；3．二期自2020年7月26日开工，至2020年11月16日竣工，工期100天；4．工程总价款为206000元；5．施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方书面形式提出，经双方同意办理清楚手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款10％赔偿，解除本合同。合同签订后，原告按照约定支付了工程款合计184200元。但被告按照合同约定在2020年11月15日完成施工，直至原告起诉时工程都没有完工。为此，原告多次与被告协商处理此纠纷，被告却以各种理由拖延，致使合同目的没有办法实现，为了维护原告的合法利益，特向贵院起诉，请求法院判决。                被告方可公司辩称，1．不知道原告主张的76000元是怎么组成的；2．按照合同约定原告应当支付被告195700元，但原告实际支付184200元，两者相差11500元。关于解除合同是原告微信中提出的，被告同意解除，被告把账单明细发给原告。现在原告要求解除合同被告也是同意的，但是应当把账算清楚，要不然签订预算书、合同都没什么用。                为证明自己的主张成立，原告向本院提交了以下证据，经质证，本院对证据作如下认定：1．宁波市住宅装饰装修施工合同、宁波方可装饰有限公司预算书各1份，拟证明原被告之间约定施工内容，但是被告有部分装饰内容没有做，应当退还原告76000元的事实。被告对装修施工合同、预算书的真实性没有异议，有被告盖章的，但是预算书206000元是明确的，冰箱、洗衣机、晾衣杆是工程结束送给原告的，是不能算钱的，原告陈述的部分项目被告已经做好了的，因为账没有算清，所以不能安装，按照合同约定到目前为止原告应当支付被告195700元（油漆进场前）。经审查，本院对该组证据的真实性、合法性予以采信，对于具体应当退还的金额在下文中予以论述。                2．支付宝转账凭证4份，拟证明原告已经支付被告184200元的事实。被告无异议。经审查，本院对该组证据予以采信。                3．照片1组，拟证明被告尚未施工的内容的事实。被告对现状无异议，2021年1月10日原告说终止合同开始被告就没有去做了，接下去就算账了。经审查，本院对该证据予以采信。                4．微信聊天记录截图3份，拟证明被告同意原告延期支付装修款的事实。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃相应的质证权利。经审查，本院对该组证据真实性予以采信，但是在双方聊天过程中被告也有提出同意原告延期支付装修款的条件是“工期延期了，后期你不能以这个理由扣尾款”，故本院认为双方对延期支付装修款及工程延期事项同时做了约定。                5．未做装修清单1份，拟证明涉案房屋装修未作明细，要求被告退款76569.80元的事实。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼，视为放弃相应的质证权利。经审查，结合原告提交的证据3，本院对未装修的明细项目予以认可，具体金额本院在下文中予以论述。                为证明自己的主张成立，被告向本院提交了以下证据，经审查，本院对证据作如下认定：微信聊天记录5页、明细1份，拟证明是原告要求解除合同，责任在原告，被告已经把账目清单发给原告了，但是原告不同意，原告让被告接着做，但是被告又不同意，以及涉案装修工程款增减项部分的事实。原告对微信聊天记录的真实性没有异议，原告是没有欠被告款项，关于付款都是与被告协商过的；关于被告提交的减项中马桶应当扣2000元，其他减项内容是对的，但是实际还有部分没有做的被告没有写进去。经审查，本院对微信聊天记录的真实性予以采信，具体金额本院在下文中予以论述。                经审理，本院查明如下事实：2020年7月25日，原告（甲方、委托方）与被告（乙方、施工方）签订《宁波市住宅装饰装修施工合同》一份，载明：工程概况：装饰施工地址：宁波市余姚区星澜府路（小区）7幢902室。房屋结构：框架结构。房型：3室2厅2卫，套内建筑面积80平方。承包方式包工包料方式承包。工期自2020年7月26日开工，至2020年11月15日竣工，工期100天。工程价款及结算方式：（一）工程总价款：206000元人民币。（二）付款方式：工程款付款按下列双方协商约定支付：第一期：合同生效日起三天内支付40％，支付金额82400元。第二期：木工进场前三天支付30％，支付金额61800元。第三期：油漆工进场前三天需要支付25％，支付金额51500元。第四期：验收合格后三天，结算工程款，支付金额10300元。（三）工程结算：详见《工程预算书》。违约责任：因乙方原因造成逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿甲方100元。由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方100元。此工程为全包，沙发、餐桌、茶几、窗帘……原告在甲方处签名，被告在乙方处签名盖章。                根据原被告之间的预算书显示：一、进门、客厅、餐厅、过道工程造价为15725.80元。二、南北次卧4710.10元。三、主卧5634.20元。四、书房7332.80元。五、厨房3666.50元。六、客卫及干洗区6917.50元。七、主卫0元。八、南阳台5164.20元。九、小五金工种自购1829.60元。十、水电工程11322.50元。十一、动拆搬运清理部分6435.60元。十二、乳胶漆砌墙及其它工程15332.40元。直接费84071.10元、主材代购费用129228元，合计213299.10元，双方协定总价为206000元。                合同签订后，原告向被告法定代表人王磊转账如下：2020年7月29日转账80000元、2020年9月27日转账30000元、2020年10月17日转账34200元、2020年11月4日转账40000元，合计支付184200元。                在施工过程中，原被告协商付款延期事宜，被告提出工期延期不能以这个理由扣尾款。2021年1月10日，原告提出要求解除装饰装修合同，被告表示同意并要求将账目算清。因装修金额无法达成一致意见，进而成讼诉至法院。                涉案装修工程并未完工，本院经过两次现场勘查，结合原被告提交的证据以及陈述，可确认以下项目尚未施工完成：                1．电视机背景墙仅仅有瓷砖没有其他装饰，预算价格3150元。                2．北卧室无门衣柜制作预算价格2908.90元、电脑桌预算价格629.50元（被告在庭审中也自认的减项）。                3．次卫生间洗漱台柜、烤漆板、人造石台板预算价格分别647.70元、420元、512.80元。                4．生活阳台储物柜、烤漆板、人造石台板预算价格分别为480元、420元、380元。                5．小五金工种自购家具门铰链、不锈钢挂衣杆预算价格分别是1140元、216元。                6．水电工程坐便器安装、浴房龙头安装、水池（槽、洗脸盆）安装、卫生间五金件安装的预算价格分别为91.70元、57元、95.80元、45元。                7．动拆搬运清理部分垃圾清理预算价格406.20元，原告主张未完成203.10元。装潢垃圾搬下楼预算价格为338.50元，原告主张169.30元。装潢材料搬上楼预算价格677元，原告主张241.80元。家政卫生服务预算价格435.20元。泥工零星修补预算价格299.80元，原告主张230元。                8．橱柜下柜及配套五金预算价格4200元，原告主张未完成部分是2818元。橱柜台面石英石预算价格1260元。橱柜吊柜及配套五金预算价格1000元，原告主张未完成部分为312元。水槽一套预算价格为400元。三角阀、软管预算价格为375元。                9．卫生间坐便器及配套五金预算价格1000元。卫生间淋浴房及配套五金预算价格936元。四件套五金预算价格300元。花洒400元。龙头、下水、软管、三角阀预算价格195＋120=315元。洗衣龙头预算价格为25元。                10．实木门预算价格4200元。锁五金预算价格800元。门套预算价格1800元。橱柜、酒柜、大衣门柜预算价格5760元。厨房钛合金移门预算价格1280元。阳台移门预算价格1120元。把手预算价格84元。                11．房间墙布预算价格4290元。窗帘预算价格2000元。集成灶预算价格13000元。热水器预算价格2200元。茶几、沙发、餐桌预算价格8000元。床预算价格4500元。                结合本案实际情况及经过本院现场勘查，上述系为未施工总价格为69648.80元，又根据预算书预算价格与原被告协议价格之间的比例，本院酌情认定尚未完成的装修工程金额应为67265元。关于美缝项目，被告主张美缝2000元，全屋美缝3000元，但没有提交相应的证据，本院酌情认定为1000元。                本院认为，当事人协商一致，可以解除合同。本案中，原被告在2021年1月10日协商一致，要求解除合同，故本院认为涉案装饰装修合同已经解除，无需再由本院判决解除，故对原告要求解除涉案装饰装修合同的诉讼请求，本院不予支持。合同解除后尚未履行的，终止履行，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，涉案装饰装修合同履行了部分，故原告要求被告返还多支付的装饰装修款的主张依法有据，本院予以支持，但具体金额应当予以核算。整个工程款为206000元，尚未做的工程量金额为67265元，故已做工程量金额为138735元，因原告已经支付184200元，被告应当退还原告工程款为45465元。关于增加的美缝项目，本院酌情认定为1000元，应当予以扣除，故被告实际需返还原告装修工程款金额为44465元。关于原告要求被告支付违约金，本院认为双方在合同履行过程中，付款金额及时间等有所变更，原告也有延期付款的行为出现，被告予以认可但也要求不能因工期延期扣尾款，故本院对原告要求被告支付违约金的诉讼请求不予支持。被告经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加第二次诉讼，不影响本院依法审理和判决。据此，依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：                一、被告宁波方可装饰有限公司退还原告罗丽装修工程款金额44465元，款项于本判决发生法律效力后十日内付清；                如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。                二、驳回原告罗丽的其他诉讼请求。                案件受理费2215元，由原告罗丽承担1195.40元，被告宁波方可装饰有限公司承担1019.60元。                如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。汇款时一律注明原审案号，逾期不交，作自动撤回上诉处理。                    审判员丁金琴    二〇二一年七月五日            代书记员柯倩女