陕西省陇县人民法院民 事 判 决 书 (2021)陕0327民初548号原告：王鹏，男，生于1980年11月5日。委托诉讼代理人：冯树义，陕西耀武律师事务所律师。    被告：陕西嘉力建设工程有限公司。 法定代表人：刘畅。委托诉讼代理人：姜海飞。委托诉讼代理人：丁路兵，陕西永佳律师事务所律师。被告:陕西省宝鸡市陇县天成镇关山村村民委员会。法定代表人：马定军。委托诉讼代理人：李小明。原告王鹏与被告陕西嘉力建设工程有限公司、陕西省宝鸡市陇县天成镇关山村村民委员会建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月9日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王鹏及其委托诉讼代理人冯树义，被告陕西嘉力建设工程有限公司的委托诉讼代理人姜海飞、丁路兵，被告陕西省宝鸡市陇县天成镇关山村村民委员会的法定代表人马定军及其委托诉讼代理人李小明均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告王鹏向本院提出诉讼请求：1、判令两被告支付原告民工工资及工程款318867.41元；2、支付欠款利息20000元(以318867.41元为基数，自2018年1月1日起至2021年3月20日止，按年利率5%计算)；3、诉讼费由两被告承担。事实及理由：2017年8月，被告陕西嘉力建设工程有限公司与陕西省宝鸡市陇县天成镇银科村村民委员会(现为关山村村民委员会)签订了承建陇县天成镇银科村2017年农村公路进村“最后一公里”项目第四标段的工程建设合同，后被告陕西嘉力建设工程有限公司将全部工程转包给原告，原告于2017年12月底完成了全部工程，现已经通车交付使用。工程总造价为368867.41元，期间被告嘉力公司仅支付民工工资50000元，尚欠318867.41元未付，原告遂诉至法院要求依法处理。原告王鹏向本院提交以下证据予以证明：《施工合同》、工程计量支付表复印件、施工现场签认单、银科村村委会验收单。被告陕西嘉力建设工程有限公司辩称，这个工程系原告王鹏实际施工，但工程质量太差，验收时无法取出完整样本，未验收通过，当时原告王鹏也在场。天成镇政府及嘉力公司多次通知王鹏维修整改，但王鹏一直未整修，被告便找其他工程队维修，并支付工程款227000元。第四标段工程建设中，嘉力公司垫付农民工工资50000元，支付维修费227000元，缴纳当地各种税款8401.76元，缴纳增值税30456.94元，缴纳企业所得税55330.11元，共计371188.81元，已超过了交通局对该工程的核定造价368867.41元，甚至还有亏损。因此，嘉力公司不欠王鹏任何工程款，应当驳回原告王鹏的诉讼请求。被告陕西嘉力建设工程有限公司向本院提交以下证据予以证明：催付函两份（2018年11月26日、2018年12月30日）；责令限期整改告知书；工程量计量清单；与曹少华签订的施工合同；给曹少华施工队支付工程款的转账记录、税款缴纳证明；聊天记录；情况说明；竣工验收表；证人曹少华、张超证言。 被告陕西省宝鸡市陇县天成镇关山村村民委员会答辩称，原告起诉关山村委会缺乏依据，原告和关山村委会之间没有任何合同契约关系，修建的道路虽然是关山村（原银科村）的，但所有工程款并不通过村上账户，都是交通局直接支付给嘉力公司的。据了解，交通局已支付了全部工程款，故应驳回原告王鹏的诉讼请求。另外，王鹏在施工过程中，对工程质量不负责任，导致工程重新维修，延误工期。被告陕西省宝鸡市陇县天成镇关山村村民委员会向本院提交问题清单予以证明。本院依法调取以下证据：中标通知书、工程计量表、限期整改通知书、现场签认单、清单、施工合同、拖欠农民工资登记发放表；与天成镇综治办主任张东伟的谈话笔录；与原天成镇银科村党支部书记李小明的谈话笔录；现场勘验照片。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证，对原告提交的第四标段施工合同、工程计量支付表、施工现场签认单、银科村村委会验收单及被告陕西嘉力建设工程有限公司提交的催付农民工工资的函、妥善解决农民工工资的函、工程计量支付表、施工现场签认单、工程承包合同、陇县天成镇人民政府出具的情况说明、工程竣工验收表，双方均无异议，能够证实原告王鹏为陇县天成镇银科村2017年农村公路进村“最后一公里”项目第四标段的实际施工人及在施工过程中陕西嘉力建设工程有限公司垫付农民工工资50000元的事实；被告提供的证人证言(张超、曹少华)、限期整改告知书、工程款支付凭证、姜海飞与张超的短信聊天记录、姜海飞与王鹏的聊天记录，结合本院依法调取的现场照片、与张东伟及李小明的谈话笔录、中标通知书、工程计量支付表、限期整改通知书、施工现场签认单、施工合同、拖欠民工工资登记发放表，能够证实原告修建的工程质量发生问题后被告嘉力公司另找工程队进行维修的事实，以上证据予以认定，作为定案依据。对被告嘉力公司提交税款缴纳证明，结合案件实际情况综合进行认定。本院经审理认定事实如下：2017年8月，被告陕西嘉力建设工程有限公司与被告陕西省宝鸡市陇县天成镇银科村村民委员会（现为关山村村民委员会)签订了承建陇县天成镇银科村2017年农村公路进村“最后一公里”项目第四标段工程合同，原告王鹏进行修建。期间被告陕西嘉力建设工程有限公司支付农民工工资50000元。2017年12月底工程完工后，因质量问题第四标段工程未验收通过，对于存在的问题原告王鹏未及时整改。2019年6月21日陇县交通运输局出具的陇县天成镇水泥路标准问题清单中表明，该工程存在“起砂严重”，处理方案为“加铺12公分水泥混凝土”，且于当日向陇县天成镇政府发出了通知，陇县天成镇政府于2019年7月8日向被告陕西嘉力建设工程有限公司发出限期整改告知书，被告陕西嘉力建设工程有限公司与王鹏交涉修复问题未果后，于2019年9月26日与魏宁、曹少华工队签订了工程承包合同，由曹少华工队对该工程的路面缺陷进行修复。2019年9月29日该工程验收通过，总造价为368867.41元。被告陕西嘉力建设工程有限公司缴纳了相应税款。2021年2月8日，被告陕西嘉力建设工程有限公司向曹少华工队支付工程款227000元。现王鹏认为，其完成了全部工程，要求被告支付剩余工程款318867.41元并承担利息20000元。本院认为，依法成立的合同对当事人具有法律约束力。合同双方当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，原告王鹏承建了陇县天成镇银科村2017年农村公路进村“最后一公里”项目第四标段工程建设，但未通过验收，被告王鹏未积极采取继续履行或其他补救措施，构成违约。被告陕西嘉力建设工程有限公司垫付的维修费用227000元及垫付的农民工工资50000元，应从总工程款368867.41元里扣除，对于王鹏主张的利息不符合法律规定，本院不予认可；对于被告陕西嘉力建设工程有限公司主张应由王鹏承担其代为缴纳的当地各种税款8401.76元、增值税30456.94元，本院认为，应当由原告王鹏承担其取得工程款部分的税款14945.16元；被告陕西嘉力建设工程有限公司要求原告王鹏承担企业所得税未提供证据，本院不予支持；关于原告要求被告陕西省宝鸡市陇县关山村村民委员会在未付工程款范围内承担责任，因该工程全部款项已支付至被告陕西嘉力建设工程有限公司，故本案中被告陕西省宝鸡市陇县关山村村民委员会不承担责任。综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九、第五百七十七条，第七百八十八条、第八百零一条之规定，判决如下：一、由陕西嘉力建设工程有限公司于判决生效后15日内支付王鹏剩余工程款76922.25元；二、驳回王鹏的其他诉讼请求。如果陕西嘉力建设工程有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费6383元，依法收取3192元，由王鹏负担1773元(系超诉部分)，由陕西嘉力建设工程有限公司负担1419元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省宝鸡市中级人民法院。  审  判  员     王    琼 二〇二一年七月二十九日                         法 官助 理     吕 苏 妮                       书  记  员     刘 小 娟 1