西安市莲湖区人民法院民事判决书 （2021）陕0104民初3298号原告：魏某某，男，1991年11月15日出生，汉族，住甘肃省甘谷县。委托诉讼代理人：王毅，陕西德伦律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘娟，陕西德伦律师事务所律师。被告：西安新杰尚置业有限公司，住所地西安市莲湖区红光路83号 。法定代表人：汪某 ，公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：邹颢，陕西增瑞律师事务所律师。委托诉讼代理人：何丽媛，陕西增瑞律师事务所实习律师。原告魏某某与被告西安新杰尚置业有限公司（以下简称“新杰尚公司”）商品房销售合同纠纷一案，本院于2021年2月1日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告魏某某的委托诉讼代理人王毅，被告新杰尚公司的委托诉讼代理人邹颢、何丽媛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。魏某某向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告出示房屋竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告、《建设工程竣工验收消防备案凭证》，提供《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》；2.判令被告按照合同约定履行供水、排水、供电、供暖基础设施设备义务；3.判令被告向原告支付2020年1月1日至2020年9月30日的违约金26208.22元（以总房款960008元为基数按每日万分之一计算），并支付2020年10月1日至符合合同约定条件的交房之日的违约金（以总房款960008元为基数按每日万分之二计算，暂计至起诉之日为3648.03元）；4.判令被告向原告交付《德杰·状元府邸学位协议》约定的北京师范大学基础教育实验学校学位；5.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年12月6日，原、被告签订《商品房买卖合同（预售）》，约定原告购买被告开发的位于西安市莲湖区XX路XX号XX幢XX单元XX层XX号房，总房款960008元，被告应于2020年1月1日前将已取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告以及具有《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》的房屋交付给原告。双方另签订《德杰·状元府邸学位协议》，就原告子女就读北京师范大学基础教育实验学校入学学位达成协议，约定原告购买房屋、签订购房合同、付清首付款且按揭贷款到达被告指定账户，原告直系子女可享受（限两名）小学或初中学位。原告支付了购房款，但被告未如期交房，未交付北京师范大学基础教育实验学校学位，故诉至法院。新杰尚公司辩称，原、被告双方已经就迟延交房的违约责任签订了赔付协议，原告认可和接受被告提出的172天赔付天数，并同意按照总房款的每日万分之一计算违约金，被告已经按照赔付协议向原告赔付，原告也于2021年2月实际收房并办理装修，因此，原告主张新的违约责任有违诚信原则。学位协议系被告向原告承诺未来赠与学位的从合同，未约定对价及具体开学时间，未约定学位无法交付的违约责任。目前小学已经开学，中学已经开工建设，但教育部门口头拒绝批准学校设立，属于不可抗力因素，中学学位无法交付。当事人围绕其诉讼请求依法向本院提交了证据。本院组织双方进行了证据交换和质证。对各方无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年12月6日，原、被告签订《商品房买卖合同（预售）》（合同备案号：Y17194176），约定原告购买被告开发建设的位于西安市莲湖区XX路XX号XX幢XX单元XX层XX号房，预测建筑面积97.99平方米，总房款960008元，原告应在2017年10月14日前支付首付款390008元，余款570000元申请银行贷款；被告应当在2020年1月1日前向原告交付商品房，该商品房达到合同第九条、第十条约定的交付条件即取得建设工程竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告、提供《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、供水及排水配套设施齐全并与城市公共管网连接、供电纳入城市供电网络并正式供电、供暖系统符合供热配建标准（使用城市集中供热的纳入城市集中供热管网、完成室内燃气管道敷设并与城市燃气管网连接保证燃气供应），被告应在交付日期届满前10日将查验房屋的时间、办理交付手续的地点以及应当携带证件资料的通知书面送达原告，原告未收到交付通知的，以合同约定的交付日期届满之日为准；除不可抗力外，被告未按照约定时间将商品房交付原告的，逾期90个工作日以内，被告按日计算向原告支付全部房价款日万分之一的违约金;逾期超过90个工作日后，原告有权解除合同，被告应当自解除合同通知送达之日起15日内退还购房款，并自原告付款之日起按照4.35%计算利息，同时按照总房款的0.1%支付违约金，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，被告按日计算向原告支付全部房价款万分之一的违约金。2017年10月14日，原告向被告支付首付款390008元。2017年12月19日，原告同中国建设银行股份有限公司陕西省分行签订贷款合同，从该行贷款570000元，支付了剩余房款。2018年6月14日，原告作为乙方、被告作为甲方，就“乙方子女就读北京师范大学基础教育实验学校（暂定名），乙方子女入学享有学位事宜”签订《德杰·状元府邸学位协议》，约定原告作为已在德杰·状元府邸成功购买了住宅、签订《商品房买卖合同》并付完首付款、办理完银行按揭手续、银行贷款到达被告指定账户的业主，其合法婚生直系子女可享受（限两名）小学或初中学位，名额在规定期限内一经使用，无论已使用一个或两个名额，无论是否持续上完小学至初中学段，均视为学位名额已使用完；房屋再次交易后，原名额没有使用的，新业主仍可享受入学名额；业主子女入学、初中转入均可免试入学，无需交赞助费、择校费和借读费，对户口所在地无要求，小升初同等条件下优先录取；德杰·状元府邸一期业主子女入学学费享受9折优惠；学位有效期十年，逾期未使用视为作废。2020年1月1日，合同约定的交房期限届满，被告未能如约向原告交房。2020年7月1日，被告发布《公告》称，按照2020年6月30日业主代表在协调会上提出的诉求，被告答复项目延期交付至2020年9月30日，9月30日前解决正式用水、采用国家电网、天然气管道入户，7月31日前完成热力交换站建设，正式交付前完成室内管道安装，正式交房前被告将取得建设工程竣工验收备案证明文件，同时提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》，被告将严格按照合同约定进行赔付，按总房款日万分之一计算，届时将提供现金、物业费折抵、后期销售优惠等多种赔付方式，由业主选择；如出现9月30日以后再次延期，被告将按照合同约定的两倍标准进行赔付，并提供现金、物业费折抵、后期销售优惠等多种赔付方式，由业主选择；关于教育入学问题，小学计划于2020年9月1日正常开学，初中学段暂缓办学，符合条件的学生可按照教育部门学区划分至西安市远东一中就读。2020年8月22日，被告再次发布《补充公告》称，按照2020年8月22日业主在协调会上提出的诉求，结合其在7月1日的公告作补充答复：东区定于9月30日交付，9月20日前达到正式用水、电力设备进场，9月25日完成电力备案，9月20日达到天然气公司规定的交房标准并同时进行验收，正式交房前公司将取得建设工程竣工验收备案证明文件，同时提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》；关于违约金赔付，9月30日交房时按照合同约定的标准计算延期交房违约金，如9月30日以后再次延期交房，从10月份开始产生的违约金将按合同约定的两倍标准进行计算。《公告》发布后，被告仍未能按照承诺的时间交房。小区业主通过媒体、信访等多种方式反映被告逾期交房的问题。2021年2月15日，原、被告签订《德杰·状元府邸项目延期交房违约赔付》，记载被告对延期交房向原告表示歉意并提供现金补偿、物业管理费折抵和车位优惠三种补偿方案供原告选择，原告选择现金补偿，补偿金额为16512.14元。被告表示该赔偿金额是以总房款为基数，按每日万分之一，从逾期交房之日计算至2020年9月30日，扣除了重度雾霾天气和新冠肺炎疫情影响的101天后所得。原告认为赔付协议未说明天数，且2020年9月30日之后未再赔偿，仍应继续支付违约金。赔付协议签订后，原告实际收房。另查，至2021年6月，涉案小区未取得竣工验收备案证明文件，也未申报消防验收。据部分业主反映，小区仅接通了临时的水、电。双方《学位协议》记载的“北京师范大学基础教育实验学校”未能获批，被告现仅能为原告子女提供“莲湖区德杰实验小学”的上学资格，中学现正在建设中且未通过莲湖区教育局批准，无法交付。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的禁止性规定，合法有效，对双方均有约束力。合同第九条对房屋交付条件进行了约定,原告在被告未达到约定条件的情况下，有权按照合同约定拒绝交接房屋。房屋交接过程中,移交钥匙是社会公众普遍认可和接受的方式，买受人领取钥匙即取得了合法占有、使用房屋的权利。原告作为完全民事行为能力人,在知晓涉案房屋不符合约定的交付条件时，与被告签订赔付协议并领取房屋钥匙,视为其同意接受涉案房屋现状交付并放弃拒绝收房权利,由此产生的法律后果应由原告承担，原告收房后的逾期交房违约金，本院不予支持。双方签订的赔付协议是就2020年1月1日至2020年9月30日期间被告逾期交房的违约责任重新达成的协议，变更了原合同关于逾期交房违约责任的内容，原告不认可赔付协议的金额并继续主张该期间的违约金，本院不予支持。2020年10月1日后至原告收房之日，被告逾期交房的违约事实继续存续，双方未对该期间的违约责任达成新的合意，故被告仍应根据合同约定向原告支付违约金，以总房款每日万分之一计算，自2020年10月1日至2021年2月15日原告收房之日，共计13248元。涉案项目暂未取得竣工验收备案证明文件、未申报消防验收，且竣工验收和消防验收均需相关行政部门审批，故原告主张被告出示竣工验收备案证明文件、房屋测绘报告、《建设工程竣工验收消防备案凭证》、提供《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》的诉讼请求，本案不予处理。对原告主张的满足供水、排水、供电、供暖基础设施设备以及交付学位等请求，不属于人民法院民事诉讼的受案范围，本案不予处理。依照《中华人民共和国民法典》第五百四十三条、第五百七十七条、第五百八十五条、《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百一十九条之规定，判决如下：一、本判决生效后十日内，被告西安新杰尚置业有限公司向原告魏某某支付2020年10月1月至实际收房之日的逾期交房违约金13248元；二、驳回原告魏某某要求被告西安新杰尚置业有限公司支付其余逾期交房违约金的诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息（加倍支付的迟延履行期间的债务利息，包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息，一般债务利息根据本判决确定的方法计算；加倍部分债务利息＝债务人尚未清偿的生效法律文书确定的除一般债务利息之外的金钱债务本金×日万分之一点七五×迟延履行期间）。 案件受理费546元，由原告魏某某负担415元，被告西安新杰尚置业有限公司负担131元（原告已预交，被告应在履行本判决时一并支付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省西安市中级人民法院。   审    判    长      周  强  审    判    员      王伟瑜  审    判    员      赵海涛   二○二一年六月三十日 书    记    员      浦鑫玫  1