广西壮族自治区柳州市鱼峰区人民法院 民 事 判 决 书 （2021）桂0203民初2676号 原告：杨华军，男，1976年12月24日出生，汉族，住广西壮族自治区柳州市柳北区。 委托诉讼代理人：邹文雄，广西五汇律师事务所律师。 被告：柳州市华悦装饰有限公司，住所：广西壮族自治区柳州市鱼峰区雒容镇，统一社会信用代码：91450200MA5KC4X43C。 法定代表人：黄梦华，该公司执行董事兼总经理。 原告杨华军与被告柳州市华悦装饰有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月18日立案后，依法适用简易（小额诉讼）程序，公开开庭进行了审理。原告杨华军到庭参加诉讼。被告柳州市华悦装饰有限公司经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 原告杨华军向本院提出诉讼请求：1.判令被告柳州市华悦装饰有限公司向原告杨华军支付违约金10816元；2.判令被告承担诉讼费用。 事实与理由：原告杨华军购买雒容镇阳光名苑7栋4-3房，经朋友介绍，于2020年1月16日与被告柳州市华悦装饰有限公司订立《预算书》及《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定，由被告为原告房屋进行装修，工期2020年2月10日至2020年5月10日，3个月。《预算书》的价款64525+53253=117778元。在《预算书》中写明“ -2- 被告赠送：全房灯、厨房三件套（价值约5000元）、厨房酒柜”。《家庭居室装饰装修工程施工合同》确定价款113000元。约定，工程款支付方式：第一次35000元，第二次50000元，第3次25000元，第四次工程完工7天内结清3000元。在被告的经营地雒容镇桂龙一巷1号，原告于2020年1月16日向被告给付现金1000元；于1月17日给付现金35000元；于3月31日给付51200元；于7月13日给付28584元，合计114584元。因疫情，被告于2020年3月19日通知原告开工，原告认可工期顺延，从3月19日至6月20日（3个月）。被告的工人进场施工后拖拉，到2020年10月20日基本完工，厨房三件套一直没有安装（赠送），原告催，对方明确要原告结清3000元尾款才安装（赠送），原告认为：按合同约定，工程完工7天内才是结清3000元的时间，被告要求提前结尾款不合理。被告的工人微信中答应帮原告装开关，多次叫，也不见来。让对方出具完工的《施工场地验收单》，也不出具。原告认为合同已履行不下去或结束，于2020年10月27日换锁。这期间，双方协商变更了4项装修项目：1拆除餐厅阳台扶手，2砌筑主卫、次卧室120红砖砌块墙，3拆除部位修复，人工费合计550元，总价1200元；4、餐厅墙装瓷砖。计增加4天人工。经比对检查《预算书》与实际工作，在水电及安装项目第2项“电箱”：材料150元，人工80元，收230元，实际只装一个插座，应减200元；第9项“空调下水”，收了225元，因没有装空调，所以没有做这项，应减225元，计扣减2天人工。在五金浴卫、门、其他项，第9项，入户门套制作，收了962.5元（实木材质、人工材料），第7项一个门才880元，被告做个门套，就收了962元，原告了解，被告是欺原告不懂，多收了，原告认为应减460元，合计减：200+225+460=885元。原告认为，从6月20日至10月20日是被告的违约日期，共4个月，120天。原告按118天计算，按合同第12.2条，由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支违约金工程总金额的0.8‰，实际工程总金额为114584元。误工118天×0.8‰×114584元=10816元。据此，原告诉至本院，请求判如所请。 被告柳州市华悦装饰有限公司未到庭，亦未向本院提交书面答辩意见及证据。 -3- 本院经审理认定事实如下：2020年1月16日，原告杨华军（甲方、发包方）与被告柳州市华悦装饰有限公司（乙方、承包方）签订一份《家庭居室装饰装修工程施工合同》，协议条款约定：乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程。第一条工程概况：工程地点为柳州市鱼峰区阳光茗苑7栋4-3房；工程建筑面积120㎡；工程内容及做法（见《工程报价单》及图纸）；工程承包方式为乙方包工、包基础施工材料、包部分（或全部）主材（详见《工程预算书》施工工艺及材料参考预算书）；工程期限为2020年2月10日至2020年5月10日；合同价款为113000元。第五条工程变更：工程项目或施工项目如需变更，双方应协商一致，签定装修工程变更单，同时列明调整的工程费用及工期的相应顺延后，乙方按装饰装修工程变更单执行施工（另按建筑装饰行业惯例，减项不缩减工期）。第七条工期延误：对于以下原因造成竣工日期延误，工期相应顺延：（1）工程量变化或设计变更；（2）不可抗力因素（如天气变化、自然灾害、政府禁令等）；（3）甲方同意工期顺延的其他情况。……甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因乙方责任不能按期完工，工期不能顺延……且每延误一日应向甲方支付基础装修工程造价的0.8‰违约金。第十条工程款支付方式：第一次首期款于签订合同即付，工程总造价×30%，金额为￥35000元；第二次中期款于水电安装完成即付，工程总造价×45%+变更全款，金额为￥50000元；第三次中期款于木工施工完成即付，工程总造价×20%+变更全款，金额为￥25000元；第四次尾款全款于工程完工7天内结清，工程总造价×5%+主材全款，金额为￥3000元。合同还对双方的其他权利、义务进行了约定。同日，原、被告对《工程预算书》及《主材报价单》进行了签字确认。该《工程预算书》及《主材报价单》中明确列明了工程总造价的构成，即：工程总造价（A+B）=基础工程造价A+管理费A×6%； 被告并在签章处承诺“赠送：全房灯、厨房三件套、含厨房酒柜”。 2020年3月31日，原、被告针对客厅、餐厅、厨房、卧室、卫生间等的开关、插座和大功率电器插布线，以及卫生间、厨房、餐厅阳台的排水布管的完工情况进行验收，并签订《施工场地验收单》（水电隐藏项）。同日，双方还签订了增加工程项目的《工程签证单》，约定增加工程项目：1、拆除餐厅阳台 -4- 扶手；2、砌筑主卫、次卧室120红砖砌块墙；3、拆除部位修复，合计1212.6元，工程管理费6%即72.76元，工程总造价（基础工程造价+管理费）即1285.36元，优惠总价为1200元。后原告认为，因被告的工作拖拉导致工期延误，故诉至本院，提出前述请求。 另查明，被告于2020年1月16日向原告出具收据，确认收到案涉工程装修款订金1000元；于2020年1月17日向原告出具收据，确认收到案涉工程装修费35000元；于2020年3月31日向原告出具收据，确认案涉工程第二次装修费50000元、增项1200元，合计51200元，欠900元；于2020年7月13日向原告出具收据，确认案涉工程第三次装修费25000元、增项900元，补增项2984元，合计28584元。 又查明，2020年1月24日，广西壮族自治区新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组发布《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎防控工作的通告》，决定于2020年1月24日23时起启动重大突发公共卫生事件一级响应。2020年2月24日，广西壮族自治区新冠肺炎疫情防控工作领导小组发布《广西壮族自治区关于调整新冠肺炎疫情防控应急响应级别的公告》，决定自2020年2月24日20时起将广西新冠肺炎疫情防控应急响应级别由自治区重大突发公共卫生事件一级响应调整为三级响应。同日，柳州市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控工作领导小组指挥部发布公告将柳州市新冠肺炎疫情防控应急响应级别由重大突发公共卫生事件I级响应调整为Ⅲ级响应。 本院审理过程中，原告当庭自认除双方在《工程签证单》上列明的增加工程项目外，还增加了一项工程，即：餐厅墙装瓷砖，该工程总造价为2984元，故案涉工程实际总造价为117184元(原合同约定的113000元+增项1200元+增项2984元）。原告并陈述被告于2020年10月20日实际完工。 本院认为，原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》以及《工程预算书》、《主材报价单》，系双方真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效,双方均应按合同约定履行各自义务。本案中，原、被告在合同中约定了工程期限为三个月，即从2020年2月10日起至2020年5 -5- 月10日止,被告于2020年10月20日实际完工（因被告未就原告的主张提出抗辩，故本院采纳原告陈述的实际完工时间），工期逾期162天。但合同亦约定了工期可以相应顺延的条件（包括不可抗力、工程量变化等因素）。因上述期间出现新冠肺炎疫情和增加了工程量，故工期应依约相应顺延。关于因不可抗力导致的工期顺延天数，原告在诉状中陈述“因疫情（新冠肺炎疫情），被告于2020年3月19日开工，原告认可工期顺延，即从2020年3月19日起至6月20日止（3个月）”，系原告对自己权利的处分，且该顺延天数（40天）合情合理，本院予以确认。关于因工程量变化导致的工期顺延天数，因双方在增加工程项目时，未对工期的顺延天数进行明确约定，故本院在综合考虑实际增加的工程项目、数量以及难易程度等因素后，酌情确定因工程量变化导致的工期顺延天数为30天。综上，本案认定，案涉工程工期可以顺延的天数为70天（40天+30天），该期间被告的违约责任予以免除。 关于逾期违约金的计算，依据《家庭居室装饰装修工程施工合同》第七条关于工期逾期违约责任的约定，因实际工程总造价为117184元（含6%的管理费），故基础装修工程造价为110152.96元（117184元-117184元×6%），故被告应支付原告违约金8107.25元[基础装修工程造价110152.96元×0.8‰/天×（162天-70天）]。原告主张超出部分，本院不予支持。 此外，被告柳州市华悦装饰有限公司经本院依法传票传唤，无正当理由，拒不到庭参加诉讼，本院可依法缺席判决。 综上，根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款关于“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外”的规定，民法典于2021年1月1日施行，本案装饰装修行为发生在民法典施行前，故应适用《中华人民共和国合同法》的相关规定，故依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条、第一百六十二条的规定，判决如下： -6- 一、被告柳州市华悦装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告杨华军支付违约金8107.25元； 二、驳回原告杨华军的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院申请执行。 案件受理费70元，减半收取35元（原告杨华军已向本院预交），由原告杨华军负担10元，由被告柳州市华悦装饰有限公司负担25元。 本判决为终审判决。 审判员  伍艳丽 二〇二一年七月六日 书记员  杨 柳 附相关法律条文： 《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》 第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。 -7- 民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。 民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 第一百六十二条基层人民法院和它派出的法庭审理符合本法第一百五十七条第一款规定的简单的民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资百分之三十以下的，实行一审终审。 -8-