广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）粤03民初191号原告（反诉被告）：小画智能科技有限公司，住所地：北京市海淀区中关村东路66号1号楼3层商业1-059，统一社会信用代码：91110108339747365H。法定代表人：钟山，该公司总经理。委托诉讼代理人：李剑锋，广东宝城律师事务所律师。被告（反诉原告）：深圳市墨者安全科技有限公司，住所地：深圳市南山区粤海街道高新北六道27号兰光科技大楼C718房，统一社会信用代码：91440300MA5EYKXC7W。法定代表人：舒镇，该公司执行董事。委托诉讼代理人：杨浩军，万商天勤（深圳）律师事务所律师。原告（反诉被告）小画智能科技有限公司（以下简称小画公司）诉被告（反诉原告）深圳市墨者安全科技有限公司（以下简称深圳墨者公司）技术合同纠纷一案，本院于2020年1月15日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）小画公司的委托诉讼代理人李剑锋，被告（反诉原告）深圳墨者公司的委托诉讼代理人杨浩军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。本诉原告小画公司向本院提出诉讼请求，请求判令：一、解除小画公司与深圳墨者公司于2019年6月27日签订的《微积分数字家庭项目软件开发合同》；二、深圳墨者公司立即向小画公司退还软件开发费用人民币824400元。本案诉讼费、保全费由深圳墨者公司承担。事实与理由：小画公司与深圳墨者公司于2019年6月27日签订《微积分数字家庭项目软件开发合同》，合同约定深圳墨者公司按附件《IPlamp微积分VI.0产品需求文档》及《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》的功能开发，开发时间自2019年6月26日开始至2019年9月30日结束，付款方式为分期付款，软件开发费用为人民币2748000元，按开发进度分五个阶段支付：合同正式签订后，5个工作日内首付合同总金额的30%，金额824400元，…。合同就开发的交付、验收、违约责任、合同终止及解除、争议解决（双方均有权向被告所在地法院提起诉讼）等事项进行了约定。另根据合同附件《项目计划里程碑表-20190627》约定，深圳墨者公司应于2019年7月24日完成项目VI.0.1版编码，7月26日完成VI.0.1版上架应用市场…。双方签订上述合同后，小画公司依约向深圳墨者公司支付首期款人民币824400元。但深圳墨者公司却迟迟未能完成VI.0.1版编码，在小画公司不断催促下，深圳墨者公司仍比原定时间推迟了15、16天才完成ios端VI.0.1版的上架，且深圳墨者公司也没有安排专业人员对小画公司进行软件安装和调试的培训，严重影响了小画公司产品的上线运营，给小画公司造成不可估量的商誉损失。为此，小画公司向深圳墨者公司多次提出严正交涉，深圳墨者公司亦承认无法按约定继续履行合同，同意退还首期款并解除合同。但经多次催讨未果，小画公司提起诉讼解决。本诉被告深圳墨者公司答辩称，一、开发期限推迟15、16天是因小画公司增加工作量所致，且已取得其同意，答辩人不存在违约行为，小画公司无权以答辩人违约为由解除软件开发合同。鉴于其执意单方解约，答辩人同意不再继续履行该合同但保留追索赔偿损失的权利。二、答辩人从未同意返还首期款，小画公司在起诉状中的陈述失实。三、合同解除的法律后果是不再继续履行，并非返还已付款项，小画公司要求退还软件开发费用没有法律和合同依据。四、答辩人已经超额完成V1.0.1版软件开发任务，为之投入大量人力物力财力，小画公司要求退还软件开发首期款没有事实依据。五、小画公司有计划、有预谋地在开发过程中增加工作量，制造答辩人延期交付的情形，并以此胁迫答辩人降价40%，因答辩人无法接受而恶意提起本案诉讼。反诉原告深圳墨者公司的反诉请求为：1、小画公司向深圳墨者公司支付软件开发费用人民币549,600元及逾期付款违约金（以549600元为基数，按日利率万分之五自2019年8月13日计至实际清偿之日，为计算诉讼费之便，暂计至2020年6月5日为82087元），以上本金及违约金共计631687元；2、案件受理费由小画公司承担。事实与理由：2019年6月27日，深圳墨者公司与小画公司签订了《微积分数字家庭项目软件开发合同》，约定：小画公司委托深圳墨者公司开发微积分数字家庭项目软件，总开发费用为2，748，000元，分五个阶段支付：1、合同签订后5日内支付总额的30%，即824,400元；2、2019年7月31日深圳墨者公司提交V1.0.1版本后支付合同总额的20%，即549,600元。该合同第十条约定，若小画公司未按约定支付软件开发费用，深圳墨者公司有权要求其就未支付部分每日万分之五承担违约责任。在开发过程中，因小画公司增加新的开发内容，双方同意将V1.0.1版的交付时间从原定的2019年7月31日延迟至2019年8月7日。2019年8月12日，深圳墨者公司交付的V1.0.1版软件完成IOS端上架，至此，深圳墨者公司完成了V1.0.1版软件的开发工作，依照委托开发合同约定，小画公司应当再支付合同总价款的20%。但至今，小画公司仅支付了30%首期款824400元，尚欠549600元未付。综上，深圳墨者公司已开发完成并交付V1.0.1版软件，小画公司未按合同约定支付开发费用，构成违约，请求法院支持深圳墨者公司的诉讼请求。反诉被告小画公司答辩称，一、因为深圳墨者公司没有按照合同约定时间交付委托开发产品，也没有安排专业人员对小画公司进行软件安装和调试的培训，小画公司根本无法使用这一产品。深圳墨者公司至今也没有向小画公司提出相应的验收申请，因此并不符合深圳墨者公司所主张的第二期合同款的付款条件。二、深圳墨者公司主张的违约金没有事实依据。根据双方当事人对证据的质证及庭审陈述，本院认定如下事实：一、涉案合同的签订及约定的主要内容2019年6月27日，小画公司（甲方）与深圳墨者公司（乙方）签订《微积分数字家庭项目软件开发合同》，双方约定的内容如下：1、技术目标。深圳墨者公司完成附件《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》、《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》的功能及开发。技术要求：以附件《技术规范要求说明文档》标准执行。合作开发时间自2019年6月26日开始至2019年9月30日。免费维护服务器：自产品验收合格之日起1年内（如因小画公司原因导致的缺陷或故障，深圳墨者公司维护后有权收取合理费用，深圳墨者公司发生的差旅费由小画公司承担）。2、合作方式。小画公司提供技术需求资料并支付开发费用，深圳墨者公司按合同约定独立完成项目软件开发工作。3、双方的权利义务。小画公司的主要权利义务：按照合同约定支付软件合作开发费用，保证软件合作开发费用及时到位；依合同约定及时检测、测试所开发的软件；在软件功能符合合同约定时，应当依照合同约定验收软件。深圳墨者公司的主要权利义务：按照《项目计划里程碑表-20190627》要求的期限完成开发工作；按合同约定及时、正确的完成软件的开发，及时向小画公司说明开发进度及情况；由于小画公司设计变更而导致系统的非主要框架的变更，若变更范围在本合同所规定的功能范围之内的，深圳墨者公司有义务免费为小画公司修改变更内容。深圳墨者公司在其开发内容验收完成后，深圳墨者公司有义务在开发的范围内为小画公司提供培训及维护的义务。深圳墨者公司在开发出符合合同约定的产品后有权要求小画公司依合同约定支付报酬。4、开发的交付。深圳墨者公司应当根据《项目计划里程碑表-20190627》要求期限内将软件产品陆续交付小画公司，深圳墨者公司若未按计划中要求期限交付，需在要求延期后的5个工作日内将软件产品进行交付，如因小画公司原因所造成的工期延迟，双方应友好重新协商交付时间。开发完毕，深圳墨者公司应将合同约定的功能要求的可执行软件、软件的源代码、软件的产品文档、开发计划文档、软件的设计文档、软件的质量保证计划、软件的确认测试计划、软件的使用说明书等交付给小画公司，交付形式为软件程序包。5、验收条款。开发阶段的验收：小画公司应当跟进每一个开发阶段的工作，对阶段性工作结合给予意见。小画公司有权按照开发计划在每一个开发阶段对深圳墨者公司所开发的产品进行检测和验收，在不符合开发计划时，小画公司有权要求修改，对项目的整体验收，以项目完成后的整体验收为准。产品交付的验收标准：验收标准为：项目按时完成，程序正常运行，方案中提到的功能全部实现，文档和源代码齐全，将系统架设到小画公司指定的服务器上。验收方式为：小画公司应在接到深圳墨者公司的验收通知后5个工作日内进行检测并验收，双方代表在验收测试报告上签字确定即视为验收合格，如小画公司无正当理由，怠于验收或超过约定期限未组织验收或提交验收报告，视为验收合格。6、付款方式。本协议采用付款方式为分期付款。软件开发总费用人民币2748000，小画公司按开发进度分五个阶段向深圳墨者公司支付。合同正式签订后，5个工作日首付总额的30%，金额824400元；2019年7月31日深圳墨者公司提交V1.0.1版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；2019年9月4日深圳墨者公司提交V1.0.3版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；2019年9月27日深圳墨者公司V1.0.5版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；软件交由小画公司正式使用后，即软件交由小画公司正式使用三个月，软件已达到本合同约定的功能要求且正常运行，5个工作日内交付最后一笔，即总额的10%，金额274800元。7、培训及维护。深圳墨者公司必须派专员对小画公司进行软件安装和调试的培训，以确保深圳墨者公司能正确使用该软件。深圳墨者公司应协助小画公司的系统维护，深圳墨者公司有义务及时响应并认真服务，努力确保小画公司委托开发系统的正常使用。8、违约责任。任何一方有证据证明对方已严重违约或明确不再履行合同时，可以中止履行本合同，但应及时通知对方。若对方进行不履行、履行不当或违反本合同，该方可以解除本合同并要求对方按照合同总金额的20%作为赔偿违约金，但如工作成果进展发生争议，小画公司对深圳墨者公司承担符合合同约定成果核算相应费用的情况下，可以单方解除合同，而不需承担其他责任。如因深圳墨者公司原因，深圳墨者公司未按照约定的时间提交可交付成果物，每延迟交付一周，应向小画公司交付未按时交付成果部分金额的0.5%向深圳墨者公司支付违约金。9、合同终止及解除。在任何一方有严重违约行为时，另一方有权单方解除合同。除此之外，双方还就合同其他内容进行了约定。同时，合同约定《项目计划里程碑表-20190627》、《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》、《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》、《技术规范要求说明文档》作为合同附件，与合同具有同等效力。《项目计划里程碑表-20190627》需完成的事项如下：1、项目启动，2019年6月26日；2、完成V1.0.1版需求分析：提交原型、PRD、UI界面，2019年7月3日；3、完成V1.0.1版架构设计：提交设计说明书，2019年7月3日；4、完成V1.0.1（预览版）UI页面，2019年7月8日；5、完成V1.0.1（预览版）开发，2019年7月12日；6、完成V1.0.1版编码，2019年7月24日；7、完成V1.0.1版（上应用商店），2019年7月26日；8、完成V1.0.1版版本验收（完成接口测试、修改上架），2019年7月31日；10、V1.0.1版上线试运营，2019年8月1日；11、完成V1.0.3版需求分析：提交原型、PRD、UI界面，2019年7月23日；12、完成V1.0.3版架构设计：提交设计说明书，2019年7月23日；13、完成V1.0.3版编码，2019年8月23日；14、完成V1.0.3版测试（上应用商店），2019年8月30日；15、完成V1.0.3版版本验收（修改上架），2019年9月4日；16、V1.0.3版上线试运营，2019年9月9日。17、完成V1.0.5版需求分析：提交原型、PRD、UI界面，2019年8月12日；18、完成V1.0.5版架构设计：提交设计说明书，2019年8月12日；19、完成V1.0.5版编码，2019年9月12日；20、完成V1.0.5版测试（上应用商店），2019年9月21日；21、完成V1.0.5版版本验收（修改上架），2019年9月27日；21、V1.0.5版上线试运营，2019年9月30日。《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》显示，开发的内容包括产品功能需求：首页、社交模块、数字资产、个人中心、运营部分、外部资源、开发接口等。《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》包括app端和运营，其中app端包括社交、数字资产、个人中心等。二、双方往来邮件、微信记录等证明涉案合同的履行情况2019年7月4日，小画公司向深圳墨者公司通过银行转账824400元。小画公司称，根据合同附件《项目计划里程碑表-20190627》约定，深圳墨者公司已开发完成到第7项V1.0.1版的应用商店上架，但上架时间是在2019年8月12日，延后了15、16天，同时还存在技术问题，无法正常使用。2019年8月13日，小画公司从双方共建的微信朋友圈中退群，是因为2019年8月12日上架后委托产品存在多处技术问题，无法正常使用，小画公司曾口头向深圳墨者公司反映存在一处1级BUG、13处2级BUG、34处3、4级BUG，因此，小画公司2019年9月初与深圳墨者公司提出协商解决方案，同时，深圳墨者公司第6项也延误，实际完成时间为2019年8月8日。双方发生纠纷后，深圳墨者公司就没有再履行合同。小画公司2019年9月6日提出解除合同。深圳墨者公司反驳称，其已完成《项目计划里程碑表-20190627》约定的第7项，第6、7项也没有延误，由于小画公司增加了工作量，导致延期，但双方已实际重新商定交付和上线日期。实际上深圳墨者公司已完成到第11项。针对深圳墨者公司的反驳意见，小画公司称，深圳墨者公司只是提交了功能清单，并没有开展实际性工作。深圳墨者公司回应称，第8项验收义务是小画公司的义务，第10项约定的产品已经上线了（2019年8月12日上架，小画公司在起诉状中已承认），深圳墨者公司在微信群里发布了深圳墨者公司为证明其诉讼主张，向本院提交了双方往来邮件、微信聊天记录、财务统计表及差旅费票据，上述证据证明如下事实：2019年8月8日，深圳墨者公司的耿忠尧向小画公司的邵天雄发去邮件，请其查收交付文件，如有问题，请及时通知更新，邮件附件包括：IPlamp微积分V1.0.1开发（超大附件）、部署及用户文档（超大附件）、设计文档（超大附件）、UI图（超大附件）、测试文档（超大附件）、需求文档（超大附件）。《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》产品结构图显示，数字家庭终端（APP）有首页、个人中心、社交、数字资产等四项板块，不包括“社区共创”板块。合同履行期间，小画公司与深圳墨者公司共同建立“法智金开发（深圳）”微信聊天群。2019年6月14日，小画公司与深圳墨者公司发布的“会议纪要”显示，涉案委托开发项目每人每天工作8小时，1人1天1个页面。2019年7月16日，深圳墨者公司的陈宇龙在微信聊天群里发布信息，“针对目前出现的几个问题处理意见如下：针对增加链社区共创功能模块工作安排如下：由深圳墨者公司安全出产品功能描述及原型，然后双方确认。双方确认工作量及此功能独立开时间节点（原则上要求在原第一个大节点前启动开发，不影响最终整体交付时间，双方确认工作要加快）。针对柔性折叠屏的适配开发目前不做具体开发，仅限了解各厂商的规格参数。关于UI设计，原则先按现有高级灰基调往下开展后续工作，在适当时间再做一套完成UI设计确认后再做替换”。小画公司的钟总表示同意。2019年7月23日，小画公司的钟总在微信聊天群里，对委托开发项目的版式、风格、比例提出修改意见。2019年7月24日，深圳墨者公司的何雅专在微信聊天群里回应小画公司的钟总，“以下是需求调整UI界面的确认时间节点，你看一下明天上午是否有时间会议确认，如果没有的话，就在微信上跟你确认。剩下其他UI界面的确认时间有没有问题？”小画公司的钟总回答，“暂无”。2017年7月24日，小画公司钟总提出“社区共创模块”。同一天，深圳墨者公司的陈宇龙向小画公司的钟总发去延期说明文件，该文件提及涉及委托项目的非重大调整有3处，较重大调整有5处，重大调整有3处，新增功能为社区共创预览页面，预计为4-5个主页面，并同时对预计开发工作量、完成时间进行调整。2019年8月2日，小画公司的邵天雄在微信聊天群里提出要求深圳墨者公司对社区共创进行修改的要求。2019年8月5日，深圳墨者公司的耿忠尧在微信聊天群里发布信息，“邵总，周五的通报回复已经发给钟总了，时间上有调整”。2019年8月5日，小画公司的邵总在微信聊天群里发布信息，“按照12号验收时间，请于7号下午18点前提交全部验收文件（函封板app安装包），我们会在12号18点完成验收，不能再延期”。深圳墨者公司的耿忠尧回复，“7号24点前全部提交及更新好线上的服务器”。小画公司的邵总回复，可以。2019年8月8日，深圳墨者公司的杨莉莉在微信聊天群里发布信息，已经完成产品的发布测试，前天提交的ios包APPStore已通过审核，明天提交最新包上架。2019年8月13日，小画公司的钟总宣布成员退群。合同履行期间，小画公司与深圳墨者公司共同建立“微积分项目产品交流”微信聊天群，2019年8月16日，深圳墨者公司的杨莉莉向小画公司的邵天雄发微信，将《IPlamp微积分V1.0.2功能清单0816.xlsx》发给对方，2019年8月18日，将APPV1.0.2原型图链接地址和密码发给对方。2019年9月5日，小画公司的邵天雄向深圳墨者公司发去《关于墨者安全违约终止合作通知》，主要内容为：鉴于墨者安全2019年7月24日未按照合同约定时间完成编码，2019年7月26日未按时上架应用市场，2019年8月7日仍未完成APPStore上架，截止到2019年8月12日22点ios端1.0.1版才完成上架，严重影响2019年8月1日小画公司的上线运营，为我司造成客户流失和商誉损失。基于你司的情况，我司本着双方友好协商的原则，对你司从宽处理。请你司三日内退还我司已支付的824400元费用中的40%，即329760元。在退还40%费用的基础上并按照交付标准交付代码，达到我司可以二次研发的标准，校准参考附件，最终交付标准2019年9月10日前我司邮件通知，该邮件附上小画公司的银行账号信息。在你司退款并完成交付验收后，双方终止合作并协议说明。因履行合作期间获得的或收到的我司的商务、财务、技术、产品、用户资料或其他任何信息，未经我司书面许可，不得向任何第三方披露，同时你司雇员也应遵守保密及不披露义务。2019年9月26日，深圳墨者公司给小画公司发去《对退回微积分数字家庭项目软件开发合同工程款的函的回复》，主要内容为：关于小画公司在微信群于2019年9月21日发来退还《微积分数字家庭项目软件开发合同工程款的函》，并于2019年9月25日发来该盖章版的函，对此，我司回复：我司不存在任何违约行为，亦从未承诺退还贵司款项。《微积分数字家庭项目软件开发合同》签署后，我司为了履行该合同，调配大量人力物力并派员赴北京驻点与贵司对接开发需求，我司于2019年8月3日向贵司发送了《回复微积分VEKFEN合同执行情况》，提交了验收工作时间表，并且经贵司项目负责人邵总确认同意。我司项目负责人于2019年8月7日完成部署发布测试后，由产品人员在联合项目群中发布了测试完成通知。2019年8月9日，我司完成了AppStore上架，2019年8月12日完成了修正版本上架，且在联合项目群中发布了上架审核通过通知。2019年8月13日双方会议上，贵司邵总明确说微积分V1.0.1验收已通过，需要说明的是，实际开发进度较原约定稍有延迟的原因是贵公司增加和修改开发需求，并非我司原因所导致。上述过程和相关文件，有微信群和会议记录为证。因此，你司称我司违约不符合事实。你司因我司不接受无理要求而解除开发合同，无权要求我司返还开发费用，且应赔偿因此给我司造成的损失。在开发过程中，你司不断提出新增及修改要求，涉及工作量已经远远超过正常开发量，沟通确认过程都有相关记录，属于对项目的重大调整，不仅导致开发进度延后，亦大大增加我司的开发成本，超出了原开发合同约定的开发范围，因我司无法接受你司的要求，你司即以解除合同相威胁，并停止项目的履行，但我司考虑到你司有意投资我司，本着合作共赢，友好协商的原则与你司进行沟通协商，但双方未能达成一致意见，我司亦从未同意返还费用。如果解除合同，双方均将蒙受损失，且作为一家技术开发公司，我司尽量避免与客户发生纠纷，因此，希望协商解决纠纷，继续合作，但需强调，我司并不存在任何违约行为，亦无义务退还任何款项，鉴于你司作为委托方，已发出解除合同通知，我司要求你司赔偿解除合同给我司造成的损失。深圳墨者公司提交自制的财务统计表格，统计其投入人工费总共787308元。深圳墨者公司提供差旅费、住所费及设备费票据，总共156293元，以证明其项目支出。上述事实有《微积分数字家庭项目软件开发合同》及附件、付款凭证、邮件往来、微信聊天记录、当事人陈述、庭审笔录等证据在卷佐证。本院认为，2019年6月27日，小画公司与深圳墨者公司之间签订的《微积分数字家庭项目软件开发合同》及附件《项目计划里程碑表-20190627》、《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》、《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》、《技术规范要求说明文档》是双方真实意思表示，且不违反法律的规定，依法为有效合同，双方均应依约全面履行该合同。根据双方合同的约定，小画公司委托深圳墨者公司完成附件《IPlamp微积分V1.0产品需求文档》、《IPlamp微积分功能清单及版本计划-20190621》的功能及开发，并按附件《技术规范要求说明文档》标准执行，合作开发时间自2019年6月26日开始至2019年9月30日，软件开发总费用为人民币2748000。小画公司按开发进度分五个阶段向深圳墨者公司支付，即合同正式签订后，5个工作日首付总额的30%，金额824400元；2019年7月31日深圳墨者公司提交V1.0.1版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；2019年9月4日深圳墨者公司提交V1.0.3版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；2019年9月27日深圳墨者公司V1.0.5版验收后，5个工作日内支付合同总额的20%，金额549600元；软件交由小画公司正式使用三个月，软件达到合同约定的功能要求且正常运行，5个工作日内交付最后一笔，即总额的10%，金额274800元。从合同的履行情况来看，双方均确认，至2019年8月12日，深圳墨者公司已完成小画公司受托软件V1.0.1版在应用商店的上架任务，该项任务属于双方合同附件《项目计划里程碑表-20190627》中的第7项任务，原定完成该项任务的时间为2019年7月26日，但从反映双方合同履行情况的邮件和微信沟通过程来看，小画公司和深圳墨者公司为完成委托任务，对委托软件的开发需求进行磋商，小画公司对委托开发内容提出需求，深圳墨者公司予以不断改进。同时，小画公司在合同履行过程中，提出了原合同未曾约定的“社区共创”新的委托事项。双方合同约定是对未来完成事项的时间安排，但在实际履行合同时，出现超出双方预期时间安排的情况，这是由技术委托开发合同的性质决定的。在这种情况下，深圳墨者公司与小画公司协商变更延迟合同履行期限，小画公司表示同意。基于以上事实，小画公司认为深圳墨者公司迟延15、16天才完成到第7项任务，本院不予支持。另，小画公司认为即使深圳墨者公司完成了第7项任务，但存在多处技术问题，无法正常使用，因小画公司并未举证证明该事实，对该主张本院不予采信。2019年8月13日，小画公司的钟总宣布小画公司成员退出双方合作沟通的微信聊天群。2019年9月5日，小画公司的邵总向深圳墨者公司发去《关于墨者安全违约终止合作通知》，以上事实证明，是小画公司的原因导致双方合同无法继续履行，构成违约。本案小画公司未提供证据证明深圳墨者公司存在违约行为。由于小画公司与深圳墨者公司已无法继续履行合同，因此，小画公司请求本院判决双方解除合同，本院予以支持。但小画公司请求深圳墨者公司退还合同款824400元，缺乏事实及法律依据，本院不予支持。双方合同约定的软件开发总费用为人民币2748000，根据深圳墨者公司完成的工作任务及工作量，大约占双方约定《项目计划里程碑表-20190627》的三分之一的工作任务；同时，考虑到小画公司在合同履行过程中增加了“社区共创”新的委托事项，因此，根据深圳墨者公司完成的工作任务及工作量，以及为完成“社区共创”新的委托事项的付出，并考虑到小画公司存在违约的过错，本院酌定小画公司应支付给深圳墨者公司的合同款为100万元，由于小画公司已支付给深圳墨者公司合同款824400，还需向深圳墨者公司支付合同款175600元。由于本院通过判决就小画公司向深圳墨者公司支付的合同款数额进行了确定，因此，小画公司向深圳墨者公司支付合同款的时间以本院判决确定的时间为准，故深圳墨者公司要求小画公司支付自2019年8月13日起逾期付款违约金的请求，本院不予支持。综上，依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、一百零九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、解除本诉原告、反诉被告小画智能科技有限公司与本诉被告、反诉原告深圳市墨者安全科技有限公司于2019年6月27日签订的《微积分数字家庭项目软件开发合同》；二、本诉原告、反诉被告小画智能科技有限公司自本判决生效之日起十日内向本诉被告、反诉原告深圳市墨者安全科技有限公司支付合同款人民币175600元；三、驳回本诉原告、反诉被告小画智能科技有限公司要求本诉被告、反诉原告深圳市墨者安全科技有限公司返还合同款的诉讼请求；四、驳回本诉被告、反诉原告深圳市墨者安全科技有限公司要求本诉原告、反诉被告小画智能科技有限公司支付逾期付款违约金的诉讼请求。本诉原告、反诉被告小画智能科技有限公司如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案本诉案件受理费12044元，保全费4642元，均由本诉原告小画智能科技有限公司负担，本诉原告小画智能科技有限公司已预交诉讼费12044元、保全费4642元，不予退还。本案反诉案件受理费10116.87元，由反诉被告小画智能科技有限公司负担，反诉被告小画智能科技有限公司应在本判决生效之日起十日内迳付反诉原告深圳市墨者安全科技有限公司。如不服本判决，双方可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于广东省高级人民法院。审判长 祝  建  军审判员 杨  馥  维审判员 张  苏  柳二〇二一年七月十六日书记员 姜黎珊（兼）吴晓娜（兼）附相关法条：《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。