宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院   民事判决书   （2021）宁0104民初6232号   原告:黄燕，女，1982年10月22日出生，汉族，个体经营者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   被告：童涛涛，男，1991年2月6日出生，汉族，个体经营者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   委托诉讼代理人：童自君（系童涛涛父亲），1971年11月3日出生，汉族，个体经营者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   被告：童自君，男，1971年11月3日出生，汉族，个体经营者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。   原告黄燕与被告童涛涛、童自君装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月21日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告黄燕、被告童自君并作为被告童涛涛的委托诉讼代理人到庭参加诉讼，本案现已审理终结。   黄燕向本院提出诉讼请求：1.解除黄燕与童涛涛、童自君签订的《家庭装修施工承包合同》;2.被告童涛涛、童自君向黄燕退还装修工程款52000元，并支付利息532元[52000元×3.85%×97天（2020年12月24日至2021年3月31日）÷365天=532元]；3.依法判令被告童涛涛、童自君向黄燕退还材料费及安装费4570元;4.被告童涛涛、童自君向黄燕支付违约金10000元;5.本案诉讼费由被告童涛涛、童自君承担。事实和理由：童自君与童涛涛系父子关系。2020年11月20日，黄燕与童涛涛、童自君签订《家庭装修施工承包合同》，由童涛涛、童自君对黄燕所有的位于银川市兴庆区某室房屋进行装修，并对装修的价格、支付方式及双方的权利义务进行了约定。黄燕向童涛涛、童自君支付了全部了装修款，但童涛涛、童自君未全面及时履行合同义务，故黄燕诉至法院，请求判如所请。   童涛涛、童自君辩称，我方认可收到了黄燕支付的修款52532元的事实，也认可电视墙、窗台等的安装是黄燕找其他人安装的，并且当时交付石材定金是黄燕支付了2600元，我支付了2500元。房子现在大部分已经装修完成，就剩下门、喷漆、柜门以及一些小活。因为当时黄燕说的价格，实在装修不出来，我们也协商过协商不成。黄燕装修过程中多次威胁我们，改变设计方案，给我们也造成了损失。   黄燕为证明自己的主张提交以下证据：《家庭装修施工承包合同》一份、《补充协议》一份、微信转账流水三张、收款收据一张，证明：双方之间形成了装修的事实，黄燕按照合同约定支付了装修款52532元，并垫付了石材费用2600元。童涛涛、童自君对上述证据无异议。   童涛涛、童自君为证明其辩解意见向法庭提交以下证据：销货清单张、收据四张、收条三张、证明一张、汇总表一张，证明为装修涉案房屋，童涛涛、童自君已实际花费56000元。黄燕对上述不予认可。   经本院审查，针对黄燕提交的证据，童涛涛、童自君不表异议，且上述证据符合证据的真实性、合法性、关联性，能证明案件情况，故本院对上述证据予以确认。针对童涛涛、童自君提交的证据，黄燕不予认可，且真实性无法核实，故本院不予确认。   根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：   童涛涛与童自君系父子关系。2020年11月20日，黄燕（甲方）与童涛涛（乙方）签订了《家庭装修施工承包合同》，约定将甲方所有的位于宁夏回族自治区银川市兴庆区某室房屋交由乙方进行装修；总工期为48天，自2020年11月20日至2021年1月8日；施工项目全包内容为贴砖、改水电、打柜子和吊顶、安装三套烤漆门、卫生间、厨房、做防水、做油漆；付款方式为工程工总价54500元，先预付装修款25000元，中期验收后再支付22000元，工程完工后经检查合格无施工质量问题，支付尾款6500元，三个月后再付1000元；关于材料，乙方提供1.插座（公牛）、2.电线（金川）、3.板材（兔宝宝）、4.水管线管（日丰）、5.三套卧室烤漆门（带锁子）、6.两套卫生间厨房钛合金门……17.石材大板电视背景墙……22.软包床围（或护墙板）、23.全屋美缝；甲方提供1.地面瓷砖、2.灯具、3.卫浴、4.镜子、5.窗帘、6.拉杆、7.厨房柜门；若甲方拖欠工程款影响工程进度，给乙方造成损失，应甲方承担；乙方必须遵守安全施工，并按合同约定的工期开工……。合同签订后，童涛涛、童自君开始对涉案房屋进行装修。黄燕陆续向童涛涛、童自君支付装修款共计52532元，并垫付石材款2600元。2021年1月12日，黄燕与童涛涛、童自君签订《补充协议》，约定双方签订的大新家园某号房屋装修合同，合同约定的交工日期为2021年1月8日，目前乙方已违约，经双方协商同意交工日期更改为2021年3月12日。如不能按时交工，每逾期一天，支付违约金10000元/天。庭审过程中，双方均认可涉案装修合同系包工包料，且已履行大部分。同时，童涛涛、童自君自认涉案房屋的装修实际是由童涛涛、童自君共同实施，现因该合同约定的装修款不足以完成合同约定的全部装修项目，双方签订《家庭装修施工承包合同》不能继续履行，并自认按照涉案合同的约定完成剩余的装修工程还需22000元，黄燕对此不表异议。   本院认为，黄燕与童涛涛签订的《家庭装修施工承包合同》不违反法律规定，合法有效，双方均应严格按照合同约定履行。童自君虽未在该合同上签字，但其实际与童涛涛共同参与施工，并在《补充协议》上签字，认可其亦作为《家庭装修施工承包合同》的“乙方”，且自愿承担逾期交工的责任，故童自君应与童涛涛共同完成《家庭装修施工承包合同》的义务。童涛涛、童自君表示涉案合同约定的装修款项无法完成施工，以实际行为表明不再履行上述合同约定的义务，符合解除合同的条件，故对黄燕主张解除双方签订的《家庭装修施工承包合同》的诉讼请求，本院予以支持。双方签订的《家庭装修施工承包合同》约定工程总价为54500元，童涛涛、童自君包工包料完成合同项下的全部装修内容，即上述价格为“包干价”，是指双方约定的所有项目价格均包含在内，无论是否成功、是否足够、是否剩余，均不在为此次装修服务提供任何费用。结合本案实际情况，即便黄燕与童涛涛签订的合同价格不足以完成全部装修工程，但童涛涛、童自君也应设法完成装修。现黄燕已向童涛涛、童自君支付了装修款52532元并垫付了石材款2600元，共计55132元。童涛涛、童自君自认还剩余价值22000元的装修工程未完成，且其已无法完成，黄燕对此不表异议。综上，童涛涛、童自君应将不能完成装修工程的工程款项22000元及黄燕超付的工程款项632[52532元（已付装修款）+2600元（垫付石材款）-54500元（合同价）]，共计22632元（22000元+632元）退还给黄燕。对童涛涛、童自君辩称的因双方签订涉案合同的装修价格不足以完成全部的装修内容，导致无法完成装修项目的答辩意见，本院不予采纳。对于黄燕主张的退还材料费及安装费，本院已将双方无异议的石材款2600元在装修工程款里进行了扣减，其他费用因黄燕未提交证据予以证明，故本院对黄燕的该向诉讼请求不予支持。关于违约金及利息，童涛涛、童自君未按合同及补充协议约定完成房屋装修，违反了合同约定，但双方约定的违约金过高，本院酌情调整为6789.6元（22632元×30%），该违约金足以弥补黄燕的损失，本院对利息部分不再支持。童涛涛、童自君辩称，在装修过程中，黄燕有威胁童涛涛、童自君的行为，给其造成了损失，因童涛涛、童自君未向法庭提交相应的证据，也未因遭受胁迫报警或在合理期限内申请撤销涉案合同及补充协议，故本院对童涛涛、童自君的该项辩解理由不予采信。   综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款，《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百七十七条、第五百八十四条的规定，判决如下：   一、解除原告黄燕与被告童涛涛于2020年11月20日签订的《家庭装修施工承包合同》；   二、被告童涛涛、童自君于本判决生效之日起十日内退还原告黄燕装修工程款22632元，并支付违约金6789.6元，共计29421.6元；   三、驳回原告黄燕的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费1478元，已减半收取739元，由原告黄燕负担371元，被告童涛涛、童自君负担368元。   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。   审判员 鲁璐   二○二一年七月十三日   书记员 刘璐   附：相关法律条文   《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》   第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定。   民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。   民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。   《中华人民共和国民法典》   第五百零九条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   当事人在履行合同过程中，应当避免浪费资源、污染环境和破坏生态。   第五百六十三条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：   （一）因不可抗力致使不能实现合同目的；   （二）在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；   （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；   （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；   （五）法律规定的其他情形。   以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。   第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。   第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第十四条人民检察院有权对民事审诉讼实行法律监督。   第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   欠款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。   履行告知书   本法律文书生效后，负有履行义务的当事人必须依法按期履行本法律文书确定的义务。逾期未履行的，本案申请执行后，负有履行义务的当事人应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，人民法院将依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。