河南省济源市人民法院民 事 判 决 书（2021）豫9001民初3384号原告：芜湖苏友劳务有限公司，住所地：安徽省芜湖市鸠江区南翔万商商贸物流一城一区2#楼D5034。法定代表人：于飞，该公司总经理。委托诉讼代理人：董玉洁，安徽徽瀚律师事务所律师。委托诉讼代理人：张显桐，安徽徽瀚律师事务所律师。被告：马鞍山金石护栏有限公司，住所地：安徽省马鞍山市当涂县太白镇新桥工业园。法定代表人：严家斌，该公司总经理。委托诉讼代理人：汤志娟，当涂县太白镇法律服务所法律工作者。原告芜湖苏友劳务有限公司与被告马鞍山金石护栏有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2021年4月25日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告芜湖苏友劳务有限公司委托诉讼代理人董玉洁、张显桐、被告马鞍山金石护栏有限公司委托诉讼代理人汤志娟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告芜湖苏友劳务有限公司向本院提出诉讼请求：1.确认原告与被告之间签订的《钢护栏安装工程劳务分包合同》于2020年11月3日解除；2.判令被告向原告支付安装费123600元，垫付及增项费用28395元，并赔偿原告损失96361.67元；3.本案的诉讼费用、保全费由被告承担。事实和理由：2020年9月9日，原告与被告签订《钢护栏安装工程劳务分包合同》，约定原告承包济洛西高速2标黄河桥钢护栏工程安装施工，合同单价50元/延米，总价229330元。开始工作日期2020年9月10日，结束工作日期2020年10月10日。合同签订后，原告即按照合同约定派遣工人积极安装施工，但被告护栏等材料经陆续送达部分至施工现场，截止2020年11月3日，被告仍未将全部安装材料送达施工现场，导致原告产生巨额窝工损失，因被告严重违约，导致合同目的无法实现，故原告于2020年11月3日通知被告解除双方签订的劳务分包合同。此后，经原告多次催要，被告至今未支付已完工安装费及相关费用，亦未赔偿原告损失。被告马鞍山金石护栏有限公司辩称，原、被告双方签订的合同仍然有效，且没有解除。2020年11月3日原告明确表示不履行合同，系单方违约行为。原告诉状中称被告护栏等材料仅仅陆续送达部分至施工现场，导致原告产生窝工损失的理由不属实，是原告管理不善造成，被告不存在违约行为，也没有违反合同的约定，原告的三项诉请均不能成立，法院应予以驳回。工程款金额不属实，本案是建设工程合同纠纷，原、被告双方就工程量应进行核算，原告应按照合同约定提供符合规定的增值税专用发票，按照合同约定的时间节点支付工程款，本案原告并没有完成工程，工程没有完工，双方没有进行最终的结算，不符合付款条件。原告诉请的垫付费用我方认可954元，其他费用无事实和法律依据，被告没有给原告造成任何损失，其诉称的损失不属实，综上所述应驳回原告诉请。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述及经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年9月9日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《钢护栏安装工程劳务分包合同》，约定，乙方在充分了解该工程的施工工期，这两标准与技术要求以及项目工程承包单价，甲方与业主承包合同的基础上，愿意与甲方合作，并承担甲方部分钢护栏安装工程施工，作为甲方施工力量的组成，接受甲方的统一安排。工程名称：济洛西高速2标黄河桥钢护栏工程安装施工，签约合同价229330元。承包方式单价承包，50元/延米,护栏工程量，韩外侧高护栏和内侧第一护栏割2293.3米，共4586.6延米，一次性包死，单价不再做任何调整，项目综合单价包含乙方施工，并完成该项目单位工程所需的一切费用（包括缺陷修复、税金、隐含的风险费用，其中税金包括增值税、附加税及其他所有相关税费）。开始工作日期：2020年9月10日，结束工作日期：2020年10月10日，总日历工作天数为30天，因业主要求提前工期的，乙方应无条件接受。2020年11月3日，原告向被告发出解除合同通知，载明“2020年9月9日，我司与贵司签订钢护栏安装工程劳务分包合同，约定我司承包济洛西高速2标黄河桥钢护栏工程安装施工，合同单价50元/延米，总价229330元。开始工作日期2020年9月10日，结束工作日期2020年10月10日。合同签订后我司即按照合同约定派遣工人积极安装施工，但贵司护栏等材料仅陆续送达部分至施工现场，截止本通知发出之日仍未将全部安装材料送达施工现场，导致我司产生巨额窝工损失（包括叉车使用费、工人工资、伙食费、住宿费等合计97130元），贵司严重违约导致合同目的无法实现。截止本通知发出之日我司已完成施工工程量2480延米，工程价款为124000元。鉴于此，我司现通知如下：1、本通知送达之日解除双方于2020年9月9日签订的钢护栏安装工程劳务分包合同；2、本通知送达之日起三日内贵司应向我司支付工程款124000元，并赔偿我司窝工损失97130元”。2020年12月26日济洛西高速2标黄河桥（一期建机段）钢护栏安装工程量及安装劳务费计算确认单显示安装劳务费为123600元，2020年12月28日济洛西高速2标黄河桥（一期建机段）钢护栏安装工程苏友劳务公司垫付及增项费用统计表显示费用为28395元。本院认为，原被告双方签订的《钢护栏安装工程劳务分包合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方当事人均应按照合同约定享有权利、履行义务。2020年11月3日，原告向被告发出解除合同通知，被告接受后未对该通知提出异议，且被告庭审中也明确同意解除合同，故双方签订的《钢护栏安装工程劳务分包合同》应为于2020年11月3日解除。原告要求被告按照2020年12月26日济洛西高速2标黄河桥（一期建机段）钢护栏安装工程量及安装劳务费计算确认单、2020年12月28日济洛西高速2标黄河桥（一期建机段）钢护栏安装工程苏友劳务公司垫付及增项费用统计表支付劳务费123600元及垫付及增项费用28395元，该两项费用已经由双方结算签字确认，被告辩称对该确认单及统计表真实性无异议，但不认可统计表中第八项费用，被告该辩称理由本院不予采信，故被告应支付原告劳务费123600元及垫付及增项费用28395元，共计151995元。原告要求被告赔偿巨额窝工损失包括叉车使用费、工人工资、伙食费、住宿费等合计97130元，因双方签订的合同对该损失内容未有明确约定，事后又未达成补充协议，原告未能提供该损失与被告之间存在因果关系、应由被告承担的有效证据，故对原告该诉讼请求，本院不予支持。综上，依照《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国合同法》第九十六条、第二百六十九条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、原告芜湖苏友劳务有限公司与被告马鞍山金石护栏有限公司于2020年9月9日签订的《钢护栏安装工程劳务分包合同》已于2020年11月3日解除；二、被告马鞍山金石护栏有限公司于本判决生效后十日内支付原告芜湖苏友劳务有限公司151995元；三、驳回原告芜湖苏友劳务有限公司其他诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2512.5元，已减半收取，保全费1762元，由原告芜湖苏友劳务有限公司负担975元，被告马鞍山金石护栏有限公司负担3299.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河南省济源中级人民法院。本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效文书为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行生效法律文书确定的义务，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，并具有责令报告财产、执行风险告知效力，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审判员  武建光二〇二一年七月二十一日书记员  李玉梅