湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）湘12民终978号上诉人（原审被告）：怀化市金地圆房地产开发有限公司，住所地湖南省怀化市鹤城区正清路（湖天开发区香洲水郡14栋5楼）。法定代表人：刘南官，系该公司董事长。委托诉讼代理人：肖焰壕，湖南金州（怀化）律师事务所律师。委托诉讼代理人：唐梅，湖南金州（怀化）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：段静，男，汉族，1989年9月7日出生，住湖南省洪江市。上诉人怀化市金地圆房地产开发有限公司（以下简称金地圆公司）因与被上诉人段静商品房预售合同纠纷一案，不服湖南省怀化市鹤城区人民法院（2021）湘1202民初201号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年4月27日立案后，依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。上诉人金地圆公司上诉请求：撤销原判决，改判逾期交房违约金为24673.45元，并由被上诉人承担本案诉讼费用。事实和理由：1、因××疫情的影响，上诉人取得竣工验收及备案的日期延长，应免除相应的逾期交房责任。2、因优化调整规划,致使上诉人取得竣工验收及备案的日期延后,恳请二审法院免除相应的逾期交房责任。3、在签订合同到约定交房期间，怀化中雨以上有10天，应当予以免除相应的逾期交房责任。被上诉人段静答辩称，上诉人的上诉理由都不成立，请求驳回上诉，维持原判。段静向一审法院起诉请求：1、依法判定被告向原告支付延期交房违约金人民币49535.74元；2、本案诉讼费由被告承担。一审法院认定事实：2017年10月30日，原告段静作为买受人与出卖人被告怀化市金地圆房地产开发有限公司签订《商品房买卖合同》。合同约定：原告购买被告开发的“南郡新干线”项目中第9幢13层1302号房屋，总购房款629425元；（第十一条）被告应当在2018年3月30日前，按照国家和地方人民政府的有关规定，将本合同约定的商品房交付买受人使用，交付时该商品房必须经竣工验收合格并在当地建设主管部门备案，取得《竣工验收备案表》，遭遇不可抗力且出卖人在事实发生之日起30日内告知原告的可据实予以延期交房；（第十二条）商品房达到交付条件后，原告人在收到被告书面交房通知之日起3日内验收交接房屋，被告应出示《竣工验收备案表》并提供《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》，否则，买受人可拒绝收房，由于被告的原因，未按本合同第十一条约定的期限交付商品房，逾期超过90日，原告有权解除合同，若原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第十一条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之一的违约金（第十三条）被告承诺按批准的规划、设计建设该商品房项目，不擅自变更建筑设计，确需变更且经相关部门批准的规划设计变更影响到“1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；2、该商品房所在小区的平面布局或公建配套设施”，被告应在有关部门批准同意之日起10日内书面通知买受人，原告有权在收到通知之日起15日内做出是否解除合同的书面答复，逾期未做书面答复的，视同接受变更。合同签订后，原告依约交清了全部购房款。本案所涉“南郡新干线”项目中第9幢于2020年4月10日取得竣工验收合格，于2020年5月25日取得《竣工验收备案表》。被告于2020年5月26日向原告邮寄了《入伙通知书》，于2020年6月3日在怀化日报刊登公告通知“南郡新干线”项目8、9、10、11栋业主在2020年6月4日-2020年6月18日期间办理房屋交接手续。原告收到被告邮寄的《入伙通知书》，但未办理收房手续。因××疫情，2020年1月23日至2020年3月10日期间湖南省启动重大突发公共卫生事件一级响应。2017年11月18日，被告调整小区建筑规划设计，怀化市规划局在小区内予以了方案公示，2018年6月16日《怀化市城乡规划技术审查会议纪要》（2018）第10次，同意“南郡新干线”项目规划设计调整内容为“1、优化7#楼立面设计，并在建筑的北侧增设2台观光电梯，并对前广场及周围景观进行深化设计；2、对1-5号住宅楼户型进行优化；3、取消小区入口大门”，2018年8月17日制订了“南郡新干线”1-7号楼优化方案总平面图，怀化市规划局同意按该图实施。被告没有将批准后的建筑规划变更设计内容告知原告。另，案外人蒋晶作为案涉《商品房买卖合同》共有人在该合同买受人处签字。其向一审法院出具书面陈述称其不参与本案诉讼，案涉的相关权利归段静。一审法院认为：原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方当事人真实意思的表示，也不违反法律法规强调性规定，故该合同合法有效。原、被告双方当事人均应按合同约定履行相关义务。现被告未能依约在2018年3月30日前向原告交付符合合同约定条件的商品房，应依合同约定支付逾期交房违约金49535.74元（2018年3月31日至2020年5月25日逾期787天，629425元×787天×0.0001＝49535.74元）。因××疫情，2020年1月23日至2020年3月10日期间湖南省启动重大突发公共卫生事件一级响应，但被告本应依约于2018年3月30日前交付原告符合合同约定条件的商品房，本次××疫情重大突发公共卫生事件与被告的逾期交房违约行为之间不具有因果关系之原因力，且被告在已经逾期交房违约的情况下，却未积极采取措施防止损失的扩大，存在主观懈怠的过失，其对违约损失扩大有可归责的过错原因力，因此，依照《最高人民法院关于依法妥善审理涉××疫情民事案件若干问题的指导意见（一）》第二条、第三条第（一）项及《湖南省高级人民法院》第二条问题4的解答，被告以××疫情抗辩免除其相应期间逾期交房违约责任的理由不充分，一审法院不予支持。依照合同约定，被告不得擅自变更小区建筑规划设计，而被告调整小区建筑规划设计时，原告等业主并未入住小区，被告事先没有采取确保原告等业主知晓的切实可行的方法征求原告等业主的意见，也没有事后将规划设计变更结果告知于原告等业主，违反了《商品房买卖合同》第十三条的约定，因此，被告据此抗辩免除其因小区规划设计变更期间的逾期交房违约责任，一审法院不予支持。2017年7月至2018年3月期间10天中雨以上的天气，属于当事人应予承担的商业风险范畴，被告据此抗辩延期交房没有法律依据，一审法院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条，《最高人民法院适于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决：被告怀化市金地圆房地产开发有限公司支付原告段静逾期交房违约金49535.74元，于本判决生效后7日内付清。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1038元，减半收取519元，由被告怀化市金地圆房地产开发有限公司承担。二审中，双方当事人没有提交新证据，本院对一审查明的事实予以确认。本院认为，上诉人与被上诉人签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方当事人均应严格履行合同约定的义务。上诉人怀化市金地圆房地产开发有限公司未在合同约定期限内交房，属于违约，依法应当承担违约责任。怀化市金地圆房地产开发有限公司上诉提出由于“一、××的影响、二、优化调整规划、三、中雨天气”原因，应当免除其相应的逾期交房责任，上述事项一审法院已作评析和认定。现经本院审查，原判决对上诉人的该三项主张所作出的认定，符合法律规定和本案实际，并无不当，故上诉人的上诉主张不能成立，对其上诉请求本院依法亦不予支持，理由与原判决一致。综上，上诉人的上诉请求不成立，本院不予支持。原判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费421元，由怀化市金地圆房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长  武春毅审判员  刘士平审判员  黄丽霞二〇二一年七月二日书记员  周 燕