黑龙江省肇东市人民法院民 事 判 决 书（2021）黑1282民初1343号原告：肇东市龙腾劳务服务部。个体工商户：李云凤，职务：负责人。委托诉讼代理人：李淑艳，女，1981年9月29日出生，汉族，职务该服务部员工。委托诉讼代理人：苏丽霞，黑龙江君昌律师事务所律师。被告：许晓明，男，1983年11月24日出生，汉族，现住黑龙江省肇东市。原告肇东市龙腾劳务服务部与被告许晓明劳务合同纠纷一案，本院于2021年5月6日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告肇东市龙腾劳务服务部委托诉讼代理人李淑艳、苏丽霞到庭参加诉讼；被告许晓明经本院合法传唤无正当理由未到庭参加诉讼，按缺席，本案现已审理终结。原告肇东市龙腾劳务服务部向本院提出诉讼请求：1、要求被告立即返还多支付的木工人工费83,399.00元；2、要求被告立即返还沾灰面积内多处未完成工程量人工费及丢失的材料款145,100.00元，1项和2项合计金额为人民币228,499.00元；3、诉讼费用由被告承担。事实与理由：2020年8月10日，被告许晓明在通过冯影承包了肇东市外滩首府7号楼木工人工费，双方签订了《模板单项工程劳务分包合同》，合同约定按沾灰面积地库每平方米60元，主楼每平方米33元。截止2020年10月30日，被告已完成地库沾灰面积7710.91平方米，夹层沾灰面积2377.70平方米，一、二层沾灰面积3372.28平方米，截止2020年10月末，原告已给付被告7号楼的木工人工费80万元，按照被告已完工的沾灰面积的人工费为716,601.00元，原告多付被告人工费83,399.00元。在被告施工期间，被告未按照要求施工，沾灰面积内有多处未完成工程量，其中包括地库没有拆除的架子管、油拖、大头管、步步紧、十字等；地上一层二层架子管、油拖、大头管、步步紧、十字、两头接、盒子板、木方等。因被告迟迟拖延施工，为了保障2021年该项目工程能顺利进行，原告于2021年2月多次口头通知被告将上述未完工程完工，因被告仍拖延施工，原告被迫于2021年3月5日给被告下达了书面的《通知书》，要求被告在2021年3月20日前将上述未完工程完工，如逾期原告方将根据双方签订的《模板单项工程劳务分包合同》与许晓明解除合同。因被告许晓明拒绝施工，故根据双方签订的《模板单项工程劳务分包合同》已经解除。外滩首府7号楼逾期施工，给原告造成了巨大的经济损失和极坏的影响。经计算以上未完成工程量尚需要力工约550个工、木工约为170个工，尚需人工费为130,100.00元，加上丢失的物品15000元（有丢失监控录像），合计人民币145,100.00元。《模板单项工程劳务分包合同》第十一项第4条规定：“乙方在工程质量、进度、安全管理方面达不到要求的，甲方即有权不结算劳务费，并终止本合同更换施工班组，其造成的一切损失由乙方承担。”因被告延误施工的行为已经构成了严重违约，并给原告造成了巨大的经济损失，因原、被告双方对于解除合同一事无法达成一致意见，迫于无奈，原告只能向贵院提出诉讼，请贵院依法支持原告的诉讼请求，以维护原告的合法权益。被告许晓明在答辩期内未进行答辩。当事人围绕诉讼请求和主张，依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年8月10日，原告肇东市龙腾劳务服务部委托代理人冯影、肇东市外滩首府7号楼工长张龙与被告许晓明签订了《模板单项工程劳务分包合同》，合同约定：“三、承包内容及范围1、工程梁、板、墙、柱、基础地梁，二次结构等图纸范围内及设计变更、签证所增加、修改工程的模板工程、后浇带钢丝网模板。三线一钉，水泥支棍、穿墙套管、发泡胶等都包括在平米包干内；2、模板单项施工制作、安装、拆除、满堂钢管架搭设和拆除、施工现场清理，并参加隐蔽工程验收和浇筑混凝土时的守护、整修、完工后模板和各种材料清理并按指定地点归类、堆放整齐等，包括工地进场的临时设施建设所用的杂工和施工现场的所有文明施工所用的杂工。四、承包单价及结算按沾灰面积地库60元/平方米，主楼33元/平方米（基础地梁、二次结构设计变更、坡屋顶包括在内，不单独计量）”。合同签订后被告许晓明开始进行施工，施工期间原告肇东市龙腾劳务服务部委托代理人冯影陆续给付被告许晓明支付工程人工费78.9万元（此款被告许晓明在2020年11月17日肇东市劳动保障监察局询问笔录中予以认可）。2020年10月30日，被告许晓明按合同约定已完成大部分工程量，剩余部分工程没有完成。原告肇东市龙腾劳务服务部于2021年3月5日给被告许晓明下达了书面《通知书》，要求被告许晓明在2021年3月20日前将未完工程完工，如逾期原告肇东市龙腾劳务服务部将根据双方签订的《模板单项工程劳务分包合同》与被告许晓明解除合同。但被告许晓明仍未继续施工，双方亦未对已完成的工程量及未完成的工程量进行结算。肇东市人民法院依法委托黑龙江**圣工程造价咨询有限公司对被告许晓明施工的肇东市外滩首府7号已完成施工面积及已施工面积内的未完成工作的价值进行鉴定，鉴定意见为：1、肇东市外滩首府7号楼已完成工程面积共计：13892.91平方米，其中：地库及设备层完成沾灰面积：10541.33平方米；一、二层完成沾灰面积：3351.58平方米。2、肇东市外滩首府7号楼被告已施工面积内的未完成工程造价：132,712.53元。本院认为，依法成立的合同，合法有效，原告肇东市龙腾劳务服务部委托代理人冯影、张龙与被告许晓明签订《模板单项工程劳务分包合同》系双方当事人真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，是合法有效的。原告肇东市龙腾劳务服务部依工程进度超额支付工程劳务费，被告许晓明未按合同约定完成全部工程量，属于违约行为，应承担违约责任。故原告肇东市龙腾劳务服务部要求被告许晓明返还多支付人工费45,918.06元（789,000.00元-10541.33平方米×60元/平方米-3351.59平方米×33元/平方米），给付已施工面积内的未完成工程造价132,712.53元，合计178,630.59元的诉讼请求合理，应予支持。原告肇东市龙腾劳务服务部要求被告许晓明给付丢失材料款15,000.00元的诉讼请求，未提供充分有效的证据予以证实，本院不予支持。综上所述，原告肇东市龙腾劳务服务部要求被告许晓明返还多支付的木工人工费45,918.06元，要求被告许晓明给付已施工面积内的未完成工程造价132,712.53元，合计178,630.59元的诉讼请求有理，应予支持；驳回原告肇东市龙腾劳务服务部的其它部分诉讼请求。依据《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零二条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告许晓明于本判决生效之日起十日内返还原告肇东市龙腾劳务服务部多支付的人工费45,918.06元。二、被告许晓明于本判决生效之日起十日内给付原告肇东市龙腾劳务服务部未完成工程人工费132,712.53元。三、驳回原告肇东市龙腾劳务服务部的其它诉讼请求。如果未按判决书指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2,364.00元，鉴定费35,000.00元，由原告肇东市龙腾劳务服务部负担428.00元，由被告许晓明负担36,936.00元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省绥化市中级人民法院。审判员  景永慧二〇二一年七月二十日书记员  段玖杭