内蒙古自治区阿拉善左旗人民法院   民事判决书   （2021）内2921民初1120号   原告：阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司，住所地内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗。   法定代表人：徐家鑫，该公司总经理。   委托诉讼代理人：徐刚成，男，该公司项目经理。   委托诉讼代理人：任奕，内蒙古北杰律师事务所律师。   被告：内蒙古方贞陶瓷有限责任公司，住所地内蒙古自治区阿拉善盟腾格里经济技术开发区。   法定代表人：特木尔巴根，该公司董事长。   原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司与被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年4月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人任奕、徐刚成与被告的法定代表人特木尔巴根到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司立即支付拖欠原告的装修工程款647900元、逾期付款利息10393.4元（按照中国人民银行授权的全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，计算自2020年6月15日起至全部付清之日止的利息，现暂计算至起诉之日）；2.判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2020年5月13日，原告与被告签订《工程承包合同》，约定原告以包工包料的方式承包“方贞陶瓷厂营销中心”的装修工程，经原告预算、报价并经被告确认后，确定工程价款为258000元。施工过程中，因被告增加了352.6㎡“方贞陶瓷厂淋浴房”的施工内容，原、被告双方于2020年5月26日针对增加的工程内容签订《工程承包合同》，约定增加的“方贞陶瓷厂淋浴房”施工价款为623000元。在接下来的施工过程中，被告再一次增加了“方贞陶瓷厂雅间及公共卫生间”的施工内容，原、被告双方于2020年5月28日再一次签订《工程承包合同》，约定增加的“方贞陶瓷厂雅间及公共卫生间”施工价款为196700元，上述全部施工内容总价款为1077700元。合同约定按照工程进度支付工程款。截至2020年6月26日，原告基本完成了全部施工内容，被告未按合同约定支付工程款，且原告完成施工要求被告验收时，被告因公司运营存在问题无人验收或以其人员不齐全为由拖延验收。截至今日仅向原告支付了429800元，剩余装修工程款647900元未付，产生逾期付款利息10393.4元。原告多次向被告索要该款项，均未果。综上所述，原告特向贵院提起诉讼，恳请贵院依法维护原告的合法权益，判如所请。   被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司辩称，一、2020年5月13日、5月26日、5月28日，我公司将营销中心改建，餐厅雅间和公共卫生间修缮以及公共淋浴房装修装饰，根据不同的工程量，经与原告协商签订了三份《工程承包合同》，总标的额为1077700元。合同对工程施工期限、价款、付款办法、施工材料要求等均作了明确的约定，截至2020年6月营销中心、餐厅雅间、公共卫生间改建修缮装修工程基本完工，但没有交付验收。原告诉状反映的情况基本属实。二、原告承包的工程总价款1077700元，答辩人已付工程款429800元。原告表示其基本完成了全部工程，也就是说工程并没有全部完成，现在要求答辩人支付全部工程款这显然不当。答辩人将工程发包给原告施工是编制了预算书的，每个单项都有明确的价款，原告所承包工程没有经过双方验收，究竟完成了多少需要双方核对验收方能作为结算价款的依据。根据双方现场核对已经明确，原告有299999元的工程没有完成，双方签订了工程量清单。根据以上事实，答辩人由于多方面原因没有按其完成工程量及时支付工程款的情况存在，但需要对实际完成工程量经过验收核算才能作为付款的依据。工程没有验收，原告方主张的利息请求显然也是缺乏依据的，诉讼请求65万元存在事实依据不足。   本院经审理认定事实如下：原被告于2020年5月13日、5月26日、5月28日签订三份《工程承包合同》，工程总价款为1077700元。原告于2020年5月15日开始施工。根据《工程承包合同》约定，营销中心、淋浴房、雅间及公共卫生间工程竣工日期分别为2020年6月15日、6月26日、6月28日。原告认可施工期间被告支付工程款429800元。双方对上述事实无争议，本院予以确认。原告主张其于2020年6月15日向被告申请对营销中心、雅间及公共卫生间、客房工程验收，但被告没有验收，并提交一份《竣工验收申请表》、一份《成品安装验收单》予以证明，被告对营销中心、雅间、客房工程已完工予以认可，本院对原告的主张的该部分事实予以确认。原被告于2021年5月24日对施工项目完成情况等进行核实，确认淋浴房、公共卫生间工程尚有299999元的工程未完成，淋浴房工程增加施工项目金额为24980元。故对原告所述公共卫生间工程已完工可以进行验收，本院依法不予确认。后因被告不能依约支付雅间及公共卫生间工程的首付款和进度款，淋浴房、公共卫生间工程于2020年6月23日停工。原告陈述于2020年6月15日向某卫浴订购80套花洒，支付定金25000元。于2020年6月18日向某装饰材料批发部订购浴霸32台，支付定金10000元，并提交了《销货清单》一份、《福源装饰材料批发部》一份、《收据》两份予以证明。被告认为原告未提交相应付款记录，对该证据的真实性不予认可。依据原告提交的订购凭证，和《工程承包合同》及其附件所载明的内容，本院对原告的陈述依法予以确认。   本院认为，原被告经协商一致签订的三份《工程承包合同》，系双方真实意思的表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，本院依法确认具有法律效力。原告按照约定进行施工，被告按照约定支付了营销中心工程前两次应付工程款180600元及淋浴房工程第一次工程款249200元，未依约支付雅间及公共卫生间工程前两期工程款。因被告不能按期支付工程款，双方同意于2020年6月23日停止了淋浴房、公共卫生间等工程的施工，被告就应当对原告已完成的施工项目进行验收、结算。被告不仅未进行验收、结算，且至原告提起诉讼之日，该工程仍然不能恢复施工，原告要求被告支付已完工施工项目剩余工程款的请求，符合法律规定，本院予以支持。依据2021年5月24日原被告对施工情况的确认，增加施工项目金额为24980元，尚有299999元的工程未完成，即已完工施工项目尚有工程款372881元（1077700+24980-299999-180600-249200）未付。自2020年6月23日至今，停工期间已超过12个月，原告已完工的施工项目的质保期已经届满。即由于被告怠于行使对已完工施工项目进行验收的权利，其应向原告支付372881元中的质保金107770元。原告要求被告支付逾期付款利息的请求，依照双方的约定，以及原告已完工项目和被告付款实际，被告未依约给付工程款为雅间及公共卫生间工程的前两期的付款额度，即原告应当就137690元，依照2020年5月20日全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率3.85%/年，承担自2020年6月15日起至付清之日止的利息，其中截至2021年6月14日的利息为5301.07元（137690元×3.85%×1年）。其他应付款，因截至本案诉讼时尚未确定，故依法不予支持。因《工程承包合同》所约定的施工项目尚未完成，且《工程承包合同》没有依法解除，故对原告提出的应由被告承担未完成施工项目25%的相关费用及订购损失，依法不予支持。   综上，被告不能依约履行付款义务，原被告协商一致停止施工，被告未及时对原告已完成施工项目进行验收、结算，应承担向原告给付已完成施工项目工程款，并偿付未依约给付预付款、进度款的逾期付款利息。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，判决如下：   一、被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司于本判决生效之日向原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司支付工程款372881元。   二、被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司就137690元向原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司偿付自2020年6月15日起至付清之日止的逾期付款利息（利率3.85%/年），其中至2021年6月14日的利息为5301.07元。   三、驳回原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司的其他诉讼请求。   案件受理费10382元，减半收取计5191元，由被告内蒙古方贞陶瓷有限责任公司负担3486元，原告阿拉善盟晟世龙腾装饰有限公司负担1705元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院。   审判员 马建军   二〇二一年七月一日   法官助理 赵 蕊   书记员 田 杨