湖南省长沙市芙蓉区人民法院民 事 判 决 书（2021）湘0102民初2382号原告：汪豪，男，1985年12月18日出生，汉族，住长沙市芙蓉区。原告：龚容芳，女，1987年6月19日出生，汉族，住湖南省长沙县。两原告均委托诉讼代理人：何甜甜，湖南见田律师事务所律师，特别授权。被告：彭计明，男，1980年7月10日出生，汉族，住长沙市芙蓉区。原告汪豪、龚容芳与被告彭计明装饰装修合同纠纷一案，本院于2021年2月1日立案受理后，依法适用简易程序，于2021年3月19日公开开庭进行了审理。原告汪豪、龚容芳的委托诉讼代理人何甜甜到庭参加了诉讼。被告彭计明经本院合法传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告汪豪、龚容芳向本院提出诉讼请求：1、请求依法确认原被告签订的《设计合同》《住宅装饰装修工程施工合同》于2020年7月3日解除；2、请求判令被告向原告返还全部已付工程款153000元，赔偿原告因维权产生的律师费10000元；3、请求判令被告承担本案的诉讼费用。4、请求判令被告承担鉴定费6000元。事实和理由：汪豪和龚容芳为夫妻关系。2019年9月21日，龚容芳与彭计明签订《设计合同》《住宅装饰装修工程施工合同》，约定由彭计明为汪豪和龚容芳位于长沙市芙蓉区××栋××的房屋进行设计及装修施工，由原被告各负责提供部分建材，彭计明负责全部施工，工期为120天（2019年9月24日至2020年1月23日），合同金额为155000元。合同签订后，汪豪依约先后向彭计明支付了153000元的费用，但彭计明一直怠于履行合同义务，原告多次催告彭计明，均以各种理由推脱拒不履行，导致案涉房屋至今仍未竣工，原告迟迟不能入住新房并影响了原告小孩的就学。原告遂于2020年7月5日，在彭计明逾期完成案涉房屋的装修尽7个月后，向彭计明发出解除合同的通知。为维护合法权益，特诉诸法院，望判如所请。被告彭计明经本院合法传唤未到庭参加诉讼，但庭后向本院提出如下辩称：案涉工程已完工95%，且当时疫情无法开工，这是不可抗力。原告的主张没有事实和法律依据，请求法院依法驳回原告的诉求。经审理查明：汪豪和龚容芳为夫妻关系。2019年，龚容芳（甲方）与彭计明（乙方）签订《设计合同》，约定设计费总计12000元，委托施工优惠后价格6000元，实收3000元，效果图确认后再付3000元。2019年9月7日，汪豪向彭计明支付设计定金3000元。9月15日，汪豪又向彭计明支付设计定金3000元。2019年9月21日，双方又签订《住宅装饰装修工程施工合同》（以下简称《装修合同》），约定：1、由彭计明为汪豪和龚容芳位于长沙市芙蓉区××栋××的房屋进行设计及装修施工。2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。3、工期为120天（2019年9月24日至2020年1月23日），合同金额为155000元。4、工程款支付条件：工程款按工程进度分次支付。……签订合同后付30%工程款，水电完成后再另外付30%的首付款。5、乙方所包含基础材料如下：板材、水管、电线、水泥、防水、墙漆。2019年12月2日，汪豪向彭计明支付工程款20000元。期间，汪豪通过手机银行向彭计明转账127000元。故汪豪向彭计明支付工程款共计147000元。2020年7月6日，汪豪、龚容芳与湖南见田律师事务所定了一份《委托代理合同》，委托湖南见田律师事务所律师代理该起纠纷的诉讼活动，双方约定的代理费为10000元。本案在审理过程中，汪豪、龚容芳向本院申请对彭计明负责装修施工的长沙市芙蓉区万国城17栋401房已完成的工程量及相应造价进行鉴定。本院审查后，委托湖南格瑞工程建设集团有限公司进行鉴定。2021年1月4日，湖南格瑞工程建设集团有限公司作出造司鉴[2021-1]第2号建设工程造价咨询报告意见书，载明：……2、水电改造工程由于未全部完工且无法判断已完成的工程量该项金额已放入争议部分，3、墙体拆除、及修整、重砌该项金额原被告双方存在争议。鉴定意见为：无争议部分金额为97144.38元，争议部分金额为38803.6元。用去鉴定费及勘验费共计6000元。同日，湖南格瑞工程建设集团有限公司作出《关于对汪豪、龚容芳诉彭计明装饰装修合同纠纷一案异议的回复》（以下简称《异议回复》），载明：1、由于彭计明中途退出施工，异议人于2020年9月开始自行采购建材、组织人员进行装修施工……故异议人自行施工的工程部分对应的造价为49730.34元的回复：……异议人后续产生的装修费用49730.34元该项金额应交由法院判处决定。2、材料采保、运输、材料上楼该项金额应作为彭计明未施工的部分退还给异议人的回复：材料运输、材料上楼现场勘验时均已完成，理应放在无争议部分。3、彭计明在施工期间损坏的防盗窗、大门钥匙等物件应折损向异议人赔偿1000元的回复：该项金额交由法院判处决定。另查明，汪豪提交微信聊天记录，已证实汪豪多次催告彭计明履行合同义务，并告知2020年7月3日未履行完合同义务，将解除合同。汪豪提交涉案房屋的现场图、收据、防水涂料收据，以证实彭计明防水质量不合格，汪豪修补渗水处用去8952元。汪豪还提交劳务费收据及建材费凭证，以证实评估异议之后，汪豪产生的人工费和建材费用45209.4元。以上事实，有《设计合同》、《装修合同》、收条、转账凭证、造司鉴[2021-1]第2号建设工程造价咨询报告意见书、《异议回复》、微信聊天记录、现场图、收据、《委托代理合同》及代理费发票证实；有本院的法庭审理笔录及当事人陈述附卷佐证，经庭审逐一质证，足以认定。本院认为，《设计合同》及《装修合同》均系双方自愿达成，未违反法律规定，具有法律效力。缔约双方均应按照合同约定履行各自的合同义务。双方的争议焦点为：1、案涉合同能否解除；2、违约责任问题；3、律师费能否得以支持。1、案涉合同能否解除的问题，本案中，一方面，《设计合同》约定彭计明负责设计，汪豪一方负责给付设计款，双方均已实际履行该合同义务，故不存在合同解除的问题。另一方面，《装修合同》签订后，双方伊始按阶段履行各自义务，期间经历新冠疫情，待疫情缓和之后，虽经汪豪多次催促彭计明履行合同义务，并于2020年7月3日发出正式催告，但案涉装修工程最终存在未施工完毕的情形，且汪豪在评结束后另行安排他人施工，故对于彭计明提出的当时疫情无法开工，系不可抗力延误工期的抗辩意见，本院不予支持。《装修合同》已于2020年7月3日被催告解除。2、违约责任问题，因彭计明虽施工大部分工程，但未按期履行合同，且汪豪催告彭计明后，已另找他人进行施工，故实则系彭计明如何承担违约责任的问题。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条、第二百六十二条之规定，承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。汪豪、龚容芳已按约按阶段将大部分装修款支付给彭计明，装修期间虽有疫情，但经汪豪多次催告，彭计明却未按约将装修工程施工完毕，系履行合同不符合约定，实属违约，故彭计明理应向汪豪、龚容芳承担违约责任。本案中，湖南格瑞工程建设集团有限公司作出的鉴定意见书，确定无争议部分金额为97144.38元，争议部分金额为38803.6元，即彭计明未完成的工程量对应的造价在19052.02元（155000-97144.38-38803.6）至57855.62（155000-97144.38）元之间。而《异议回复》已载明材料运输、材料上楼现场勘验时均已完成，理应放在无争议部分。异议人后续产生的装修费用49730.34元系自行施工部分。而《装修合同》约定彭计明包工、包部分材料，彭计明在实际履约过程中，工期过长。至于案涉工程装修质量问题，因房屋渗水方面的问题，汪豪请他人进行修复，汪豪只能请求减少报酬、赔偿损失，且汪豪并未支付全部装修费给彭计明。故结合鉴定意见书及《异议回复》，综合各方履约程度、装修质量程度等因素，本院认定彭计明未按约定完成的工程量对应的造价为45000元，即彭计明按约定完成的工程量对应的造价为110000元（155000元-45000元），而彭计明应向汪豪、龚容芳返还装修款37000元（147000元-110000元）。3、关于律师费，因汪豪、龚容芳要求彭计明承担本案律师费10000元，因律师费不属于因本案诉讼产生的必要损失费用，且《装修合同》并未约定律师费，故本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条第一款、第九十六条、第九十七条、第一百零七条、第二百六十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条、第一百五十二条之规定，判决如下：一、确认原告汪豪、龚容芳与被告彭计明之间订立的《住宅装饰装修工程施工合同》于2020年7月3日解除；二、被告彭计明于本判决生效后十日内返还原告汪豪、龚容芳装修款37000元;三、驳回原告汪豪、龚容芳的其他诉讼请求。如未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费减半收取1780元，由被告彭计明负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。审判员  肖安定二〇二一年七月十日法官助理彭波书记员黄威附：判决引用法律条文原文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括：（一）案由、诉讼请求、争议的事实和理由；（二）判决认定的事实和理由、适用的法律和理由；（三）判决结果和诉讼费用的负担；（四）上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。