四川省夹江县人民法院 民 事 判 决 书 （2021）川1126民初118号 原告：王骏涛，男，1980年2月19日出生，汉族，住四川省乐山市夹江县。 委托诉讼代理人（特别授权）：彭林，四川坤宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人（特别授权）：李俊强，四川坤宏律师事务所律师。 原告：徐晓梅，女，1979年10月29日出生，汉族，住四川省乐山市夹江县。 委托诉讼代理人（特别授权）：彭林，四川坤宏律师事务所律师。 委托诉讼代理人（特别授权）：李俊强，四川坤宏律师事务所律师。 被告：乐山鑫创投资置业有限公司，住所地四川省乐山市夹江县漹城镇环城北路330号，统一社会信用代码91511126MA65JAJH3A。 法定代表人：费勇，董事长。 委托代理人(特别授权)：杨婧怡，四川矩衡律师事务所律师。 原告王骏涛、徐晓梅与被告乐山鑫创投资置业有限公司(以下简称鑫创公司)房屋买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月12日立案后，依法适用简易程序进行了审理，后因案情复杂，本案转为普通程序公开开庭进行了审理。诉讼中，被告先后撤回对容骏、杨和平的委托，委托了杨婧怡参加诉讼。原告王骏涛、徐晓梅的委托诉讼代理人彭林，被告委托诉讼代理人杨婧怡参加了庭审。本案现已审理终结。 王骏涛、徐晓梅向本院提出诉讼请求：1.判令被告按照双方签订的商品房买卖合同（预售）第12条向原告支付2019年11月1日至2020年10月30日（暂计算至10月30日，最终计算至被告满足交房条件，并实际完成房屋交付之日）逾期交房违约金：500000元×0.0003×365天=54750元；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年，被告宣传自己出售的全部是精装修房，于是原告在2019年3月15日准备购买被告的商品房，同日原告与被告签订关于购买住房一套的《商品房买卖合同（预售）》，购买了被告开发的漹城镇环城北路330号漹城中央广场9幢6单元6楼1号商品房住宅，价款为50万元，约定2019年10月30日前交房。合同还对交付条件、违约责任等进行了约定。合同签订当日，原告于2019年3月15日一次性向被告支付购房款50万元。同日，双方还签订了《乐山鑫创投资置业有限公司住房装修补充协议》，约定不再额外收费地为原告负责装修，约定装修竣工日期为2020年2月28日，承诺竣工后提供甲醛检测报告，未按期完成工程，参照合同逾期交付条款处理。2019年10月30日交房期限到后，被告没有通知交房，并要求原告给予3个月豁免期，原告认为被告理由不成立也不合理，未予同意。直至2020年9月4日，被告取得《竣工验收备案表》，2020年9月才向购房者发出通知，要求在2020年9月30日前办理交房。原告收房时发现很多问题：如厨房窗框损坏、屋顶有斑点，装修材料与装饰工程预算表中约定不符，阳台下水管不按照约定采用火砖砌包（用的石膏板和水泥板），市政基础设施和其他设施未达合同约定标准……特别是被告完全不顾装修协议约定，拒不向原告提供甲醛检测报告，原告要求被告整改好才收房，至2020年10月30日被告没有整改完毕，又暂停交房，由于被告原因，原告一直无法完成收房。为维护自身合法权益，原告特诉至法院，提出前述诉讼请求。庭审中，原告陈述在诉讼过程中，原告于2020年11月27日接收房屋，其计算的逾期交房违约金计算至2020年11月27日。 鑫创公司辩称，第一，逾期交房不是被告主观过错造成，而是因疫情防控和重污染天气影响不能施工所致；第二，原告主张计算逾期交房违约金的天数没有扣除疫情防控和重污染天气影响不能施工的时间。被告通知原告收房的时间为2020年9月10日，即延期交房时间315天，扣除重污染天气停工的165天、停工后复工准备时间30天以及新冠疫情61天，被告逾期交房时间为59天，被告愿意按59天承担违约责任；第三，本案约定违约金过高，被告逾期交房的天数仅为59天，可以原告支付房款总额为基数，按现行一年期贷款市场报价利率3.85%为标准，向原告支付违约金，即500000元×3.85%÷365天×59天=3111.6元。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了举证和质证。原告围绕诉讼请求提交了以下证据： 1.原告身份信息,拟证明原告的身份信息、主体资格。 2.被告企业登记信息，拟证明被告身份信息、主体资格。 3.商品房买卖合同，原、被告签订房屋买卖合同，约定了交房时间、单价、面积、逾期交房违约责任等权利义务进行了约定。 4.房款收据，拟证明原告已实际支付房款50万元。 5.预拌混凝土供应合同及对账单等，拟证明被告辩称重污染天气未施工，实际还在进行商品混凝土浇筑。 6.夹江县环境保护委员会办公室发布的有关重污染天气预警，以及落实、解除重污染天气预警应急响应措施的各项通知。拟证明夹江县启动相应措施的时间与被告辩称时间不同，且重污染天气并不是必须全部停工，只是落实应对措施。 7.夹江县重污染天气预防和应急预案，拟证明即使是重污染天气，如蓝、黄、橙预警天气也不是全面停工，并不是被告说的发布预警就要全面停工。 8.备案报送及备案情况材料。拟证明被告于2019年10月28日完成了竣工验收，才可以向原告方交房。因此从2019年10月31日开始计算他们的违约时间。 9.业主方接到被告的交房通知后，查看房屋，发现房屋存在问题，向被告指出房屋存在问题的一个表格。拟证明原告方向被告提出过房屋存在问题，被告一直没有整改，因此逾期收房的责任应当由被告承担。 10.照片复印件，拟证明案涉商品房存在质量问题，业主要求整改，被告向原告出具承诺书，同意整改，并在2020年10月整改了部分问题。 11.微信聊天记录，拟证明因案涉房屋存在质量问题并且被告拖延整改，导致业主迟迟不能收房。 被告对上述证据的质证意见是，对1、2、3、4组证据的三性无异议；对第5组证据三性均不认可；对第6、7组证据三性无异议。但认为通知正好证明夹江县发布的通知均是在严格落实乐山市重污染天气预警响应措施，施工企业不能顶风作业，违规违法施工；对第8组证据的真实性、合法性无异议，但需要说明在竣工验收后还有地坪施工工程尚未完成，因此在2020年9月10日通知原告进行交房；对证据9，认可收到该清单，但反映内容不属于房屋质量问题，不影响交房；对证据10，三性均不予认可；对证据11，真实性、合法性予以认可，但不能达到原告证明目的。 被告为证明自己的主张提供了以下证据： 1.商品房买卖合同补充协议，拟证明双方明确约定了房屋交付条件、逾期交房责任、出卖人不承担延期交房责任的情形、通知送达方式、交房时对质量有异议应于当日以书面方式提出等内容。 2.交房通知书、短信送达信息截屏，拟证明被告通知原告办理交房时间为2020年9月10日。 3.竣工验收备案书、竣工验收报告、房产测绘（实测）报告，拟证明案涉工程开工时间为2018年5月20日，工程竣工验收合格时间为2019年10月28日，并于2020年9月4日取得竣工验收备案书；在取得案涉工程合格证明材料和面积实测报告书后，被告向原告交房，符合合同第十条约定的交房条件，且工程质量合格。 4.乐山市建筑工程质量安全监督站关于印发《乐山市建筑工程重污染天气应急预案》的通知及2018年1月-2020年1月重污染天气预警通知目录、统计及附件，拟证明案涉工程从开工（2018年5月20日）之日起至2020年1月23日止的施工期内，共遭遇165天重污染天气预警，以及停工后复工准备时间30天，共计195天。该195天系因政府行为要求停止施工导致出卖人延期交房的时间，属补充协议约定的不可抗力时间。 5.四川启动突发公共卫生事件I级响应，四川省应急委员会关于将新冠肺炎疫情控应二级应急响应调整为三级应急响应的决定，拟证明因受2020年新冠肺炎疫情的影响，有61天属补充协议约定的不可抗力时间，该时间应予扣除。 6.建设行政处罚决定书，拟证明本项目在乐山市建筑工程重污染天气应急预案期间，施工企业因未按通知要求停工被处罚的事实。 7.建设行政处罚事先告知书、建设行政处罚听证告知书，拟证明在非重污染天气预警期间本项目施工单位因扬尘管控不到位、施工现场不规范等问题被住建局作出行政处罚，可见夹江县相关部门非常重视重污染防治问题，惩罚尺度也比较大。 8.施工日志，拟证明被告因重污染天气停工165天，因新冠疫情停工61天，另外30天复工准备期，共计停工256天。 9.最高人民法院关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见（二），拟证明原告的主张不应得到法院支持。 10.中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率文件，拟证明一年期贷款报价利率为3.85%。 原告对证据1真实性认可，合法性不认可，认为补充协议第4、5、7条约定均是对原告的约束，应视为无效，依法不应采信；对第2、3、4、5、6、7组证据的真实性、合法性无异议，但认为均不能达到其证明目的；对第3组证据真实性无异议，但不能达到其证明目的；对第6、7组证据三性无异议，但认为不能达到其证明目的；对第8组证据真实性有异议；对第9、10组证据真实性无异议，但认为不适用于本案。 经举证质证，就原、被告提供的证据，本院认证如下：对于原告所举证据，关于证据1至4，被告对其三性无异议，本院予以采信；关于证据5，不能充分证实与案涉工程的关联性，被告反驳意见成立，本院不予采信；关于证据6至8，客观真实、来源合法，能够证明案件事实，本院予以采信；关于证据9、11，被告对其真实性无异议，本院予以采信，但相应证据不能充分证实原告拒绝接房理由成立，故对其证明目的本院不予采纳；关于证据10，照片系复印件，且从照片内容无法达到原告证明目的，本院不予采信。对于被告所举证据，关于证据1、2、3、5，原告对其真实性认可，根据证据本身，能证实被告证明目的，本院予以采信；关于证据4、6、7，原告对其真实性、合法性均无异议，但认为不能达到被告证明目的。被告所举该3组证据，实质是要证实因重污染天气导致被告被迫停工，应属于不可抗力。然而根据证据本身，并未反映出停工事实，以及是因重污染天气被责令停工，本院对相应证据不予采信。关于证据8本院不予采信。理由如下：1.该证据系复印件，未提供原件供核实；2.从形式上看，施工日志均为打印件，记录人处亦为打印，且施工日志一次记录几十天内容亦有违施工日志惯常的记录方式；3.从内容上看，施工日志与原告提交的其他证据相矛盾，如，原告提供了2019年4月30日的《建设行政处罚事先告知书》《建设行政处罚听证告知书》，但施工日志中该天记录的“主要施工、生产、质量、安全、技术、管理活动”第三条第6项中“三、其他内容......6、行政主管部门、上级单位、业主第三方检查”均为无，再如乐山市生态环境局2019年11月19日公布的《关于11月20日18:00时启动重污染天气黄色预警的通知》显示，启动重污染天气的时间为2019年11月20日18:00时，但其施工日志19日、20日均记载“成都光大建设集团有限公司，根据乐山市污染防治攻坚战领导小组办公室下达的文件，因重污染天气要求施工现场停止施工”等，即施工单位在尚未接到通知的19日即已经因重污染天气防治要求停工了。综上，该证据从形式和内容，均存在诸多疑点，本院无法认定其真实性，故对该份证据本院不予采信。关于证据9，其属于最高人民法院的规范性文件，应视案件实际情况规范适用。关于证据10，对其真实性本院予以采信，但一年期贷款市场报价利率系变化值，应以实际公布为准。 根据当事人陈述和上述采信的证据，本院认定事实如下： 2019年3月15日，原告王骏涛、徐晓梅作为买受人，被告乐山鑫创投资置业有限公司作为出卖人签订了合同编号为2019031500005的《商品房买卖合同（预售）》，以及相应补充协议。约定被告向原告出售位于夹江县房屋一套。合同还对房屋面积、价款、付款期限、付款方式、房屋交付条件、房屋交付期限、违约责任等权利义务进行了约定。该合同规定：“第十条交付条件（一）出卖人应当在2019年10月30日前向买受人交付该商品房。……第十二条逾期交房责任除不可抗力外，出卖人未按照第十条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）（1）逾期在90日之内（该时限应当不小于第九条第（1）项中的时限，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金（该违约金比率应当不小于第九条第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起90日内向买受人支付违约金，合同继续履行。（2）逾期超过90日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起30日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的5%向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之三（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起30日内向买受人支付违约金。……”。补充协议第五条系对《商品房买卖合同》第十二条的补充，该条约定：“遇到下列原因之一，出卖人不承担延期交房的违约责任。……5.遇不可抗力因素的。合同中所约定的“不可抗力因素”包括如下内容：……2.政府行为（包括但不限于政府强制性文件、禁令、行政命令及施工生活区停水停电等）。3.甲级、乙级××、战争、动乱等社会因素……”。该协议第七条系对商品房买卖合同第十四条房屋交付的补充，该条约定：……2.商品房达到交付条件后，除买受人未按合同约定支付房款或者违约外，出卖人应以挂号信或者特快或者报纸公告的方式通知买受人办理房屋交付手续；出卖人向买受人发出书面通知或公告之日起15日内作为买受人办理房屋交付手续的时间，如买受人逾期未办理按约定办理房屋交付手续，则视为出卖人已按期交付该商品房，同时与出卖人有关的风险亦转由买受人承担……。二原告在合同签订后向被告支付了购房款50万元。 2020年9月4日，案涉商品房经夹江县住房和城市建设局依法准予竣工验收备案，该备案书中载明，案涉商品房工程开工日期为2018年5月20日，竣工验收日期为2019年10月28日。2020年1月，峨眉山鑫达测绘有限公司就案涉商品房所在楼栋出具《夹江县房产测绘（实测）报告》。 2020年9月9日，被告公司工作人员通过微信向原告送达《漹城中央广场交房通知书》，通知原告于2020年9月10日办理交房。原告收到信息后以房屋存在质量问题拒绝收房，截至目前，原告已接收了房屋。 乐山市建筑工程质量安全监督站于2018年3月1日下发《关于印发的通知》（乐市质安监[2018]17号）。案涉合同履行期间，乐山市重污染天气预防和应急指挥部办公室分别就2018年10月30日12时至同年11月4日0时、2018年11月8日0时起、2018年11月25日0时起、2018年12月15日0时起、2019年1月3日起、2019年1月6日12时起至同月31日12时、2019年3月13日18时至同月14日12时、2019年11月1日12时至同月4日12时、2019年11月9日12时至同月13日12时、2019年11月20日18时至同月24日12时、2019年12月4日18时至同月26日0时、2019年11月19日0时至同月24日15时，2019年12月3日0时至同月15日15时、2019年12月27日0时至2020年1月10日15时、2020年1月21日0时至同月23日15时等时段发出重污染天气黄色预警和解除预警通知。 另查明，案涉项目分别于2018年5月15日因噪音扰民问题被夹江县住房和城乡规划建设局建筑业管理股责令整改，晚上十点后停止一切施工作业活动；于2018年6月20日因噪音扰民问题被夹江县城市管理行政执法局行政处罚2万元；于2018年10月31日因施工现场零乱、扬尘管控不符合要求等问题被夹江县建筑工程质量监督站责令整改；于2018年11月15日因现场货运施工升降机未办理使用登记备案违规使用、临时用电不符合要求等问题被夹江县建筑工程质量监督站责令整改；于2019年4月10日因塔吊基坑积水、场地浮尘较多等问题被夹江县建筑工程质量监督站责令整改；于2019年4月30日因扬尘管控不到位、文明施工现场不规范等问题被夹江县住房和城乡规划建设局行政处罚4万元；2019年6月21日，因裸土建渣未覆盖、存在卫生死角等问题被夹江县建设监察大队责令整改。 还查明，2020年1月24日，四川省启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应，直至2020年3月25日四川省疫情防控应急响应级别调整为Ⅲ级。 同时，为查明案件事实，本院于2021年4月14日向夹江县建设监察大队工作人员就本案涉及的问题作了《询问笔录》。夹江县建设监察大队工作人员证明的主要内容为：执法大队没有向漹城中央广场楼盘发出过停工通知，只发过整改通知。在接到环保局发布的重污染天气预警后，执法大队依据《乐山市建筑工程重污染天气应急预案》的规定去现场进行巡查。不会因为发布了重污染天气预警就要求停工，而是对没有落实“六必须”、“六不准”、“六个百分之百”措施的工地要求整改。对整改不符合要求的，才可能签发停工令。2018年-2019年期间该大队没有向漹城中央广场楼盘签发过停工令。 另，本院于2021年6月22日，到案涉房屋现场查看了房屋情况，于2021年6月23日前往三家从事房产中介的个体工商户作出三份《调查笔录》，根据三家个体工商户的陈述，案涉楼盘四室房屋的年租金约12000元-16000元之间，案涉门市大约 20000元-24000元。原、被告对该组调查笔录真实性均无异议，但对关联性有异议，认为该组证据不应作为本案违约金的计算依据。 本院认为，本案的争议焦点为：1.案涉商品房交房时间是什么时候？2.疫情防控、重污染天气对案涉合同履行是否产生影响？停工后复工准备时间是否应该在逾期交房期间内扣除；3.约定违约金标准是否过高，应否调整？ 关于争议焦点1。原告主张案涉商品房交付时间为2020年11月27日。被告则主张为2020年9月10日。原、被告签订的《商品房买卖合同（预售）》第十五条约定：“……3.交付该商品房时，该商品房已经由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房，发现有其他问题的，双方同意按第（3）种方式处理：……（3）买受人不得拒绝接房，否则视为出卖人已按约定交付该商品房；如发现的问题属轻微但不影响正常使用的质量问题（如缺角、缺棱、划痕、色差、裂纹等），出卖人不再承担整改、维修、赔偿等责任；如发现的问题属《商品房质量保证书》中的保修项目，在买受人接房后，由出卖人按保修的规定进行保修，出卖人应在与买受人的协商约定时间内完成保修义务，买受人不再提出其他赔偿要求……”。原告主张其购买的是精装房，并无充分证据证实，且与《商品房买卖合同（预售）》的记载不符。关于其主张的房屋质量问题并未提供充分证据证实，同时，按合同前述规定，被告提供房屋经验收合格，若并非出现导致其不能正常使用的严重质量问题，原告可要求被告整改、维修、赔偿，而不得拒绝接房。根据《商品房买卖合同补充协议》第七条约定：“出卖人向买受人发出书面通知或公告之日起15日内作为买受人办理房屋交付手续的时间，如买受人逾期未办理按约定办理房屋交付手续，则视为出卖人已按期交付该商品房，同时与出卖人有关的风险亦转由买受人承担”，原告虽主张该条约定无效，但无证据证实，本院不予采纳该意见。本案中，原告通知被告于2020年9月10日办理交房，根据上述款项约定，2020年9月10日至2020年9月25日为二原告办理房屋交付手续的时间，而二原告迟于前述期间，按照合同约定，案涉商品房的交付时间应认定为2020年9月25日。 关于争议焦点2。本院认为，案涉《商品房买卖合同（预售）》第十条、第十二条、第二十四条中就商品房的交付条件、逾期交房责任、不可抗力等内容进行了约定。《商品房买卖合同补充协议》第四条、第五条进一步对交付条件和逾期交房责任进行了约定。《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任……被告主张其因重污染天气停工系案涉合同补充协议第五条约定的政府行为，即政府强制性文件、禁令、行政命令，从而被告主张政府发布的重污染天气导致停工的天数应予以扣除。本院认为，被告主张扣除重污染天气导致停工的165天，不符合合同约定，亦不属不可抗力。理由为：一是《乐山市建筑工程重污染天气应急预案》中未强制性要求在所有重污染天气下所有建筑工程均应强制性停工，而是分不同预警类型有不同的应急管理措施。本地政府对大气污染、环保管控所发出的预警，亦仅是本地政府对乐山市内各施工工地现场扬尘的治理，是实施施工扬尘的精准管控，是妥善应对重污染天气的措施。从本院依职权调取的证据上看，重污染天气并不必然导致建设工地停工，故被告还应提供其在重污染天气下实际停工的证据。但其提供的施工日志因其真实性存疑本院未予采信，且被告亦再未提交其他证据证实其实际因重污染天气停工的事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十条之规定，应由被告承担举证不能的不利后果。二是被告提供的责令整改通知书及处罚决定书（告知书）内容载明,被告被责令整改、行政处罚时间在重污染天气预警期间与污染天气有关的只有2018年10月31日一次，被告第二天回复已整改到位，无法证实因发布重污染天气其被强制性停工。 关于被告有关新冠疫情系不可抗力，请求扣除疫情防控61天的主张。本院认为，无论是根据法律规定还是案涉合同约定，新冠疫情均属不可抗力。新冠疫情爆发，客观上直接阻碍了被告完成各项补救手续，故应该从2020年1月24日四川省启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应时中止计算逾期天数，待该中止原因消除之日，即至2020年3月25日四川省疫情防控应急响应级别调整为Ⅲ级之日起，逾期天数继续计算。因此，被告请求扣除疫情防控61天的抗辩意见，本院予以采信。 被告主张的停工后复工准备时间30天，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，被告的逾期交房天数为330天-61天=269天。 关于争议焦点3。本院认为，被告逾期向原告交房，构成违约，被告应向原告支付违约金。《全国法院民商事审判工作会议纪要》（[2019]254号）第五十条规定：“……主张违约金过高的违约方应当对违约金是否过高承担举证责任。”《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条规定：“商品房买卖合同没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：……逾期交付使用房屋的，按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者有资格的房地产评估机构评定的同地段同类房屋租金标准确定”。本案中，原、被告双方均未就案涉房屋同地段的房屋租金进行举证，本院虽依职权对案涉房屋同地段的房屋租金标准进行了调查，但双方当事人均对该组调查笔录的关联性不予认可，认为不应作为本案违约金的调整依据，因此本院对该组调查笔录不予适用。被告为证明双方合同约定的违约金过高，提交了中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率文件，认为应当按年利率3.85%计算原告的损失。本院认为，在案涉房屋同地段同类房屋租金无法确定的情况下，被告逾期交房给原告造成的损失最为直观的应属资金占用利息损失。由此可见，双方在案涉房屋买卖合同中约定的每日万分之三计算违约金的标准明显过高，本院应予调整。关于如何调整，根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条“当事人以违约金的约定过高为由请求减少的，应以违约金超过造成的损失30%为标准适当减少。”的规定，本院酌定被告以已付房款为基数，按年利率3.85%上浮30%、即5.005%为标准计算逾期交房违约金，即 500000元×0.05005÷365天×269天=18443.08元。 综上所述，原告的诉讼请求部分成立，对其合理部分本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、九十六条、九十七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第二款，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条之规定，判决如下： 一、被告乐山鑫创投资置业有限公司于本判决生效后十日内支付原告王骏涛、徐晓梅逾期交房违约金18443.08元； 二、驳回原告王骏涛、徐晓梅的其他诉讼请求。 如未按本判决指定期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费1168元，由原告王骏涛、徐晓梅负担775元，由被告乐山鑫创投资置业有限公司负担393元。 如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于四川省乐山市中级人民法院。 审 判 长  张起荣 人民陪审员  杨惠香 人民陪审员  肖 燕 二〇二一年七月十二日 书 记 员  李 静