宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书（2021）宁02民终504号上诉人（原审被告）：张占银，男。被上诉人（原审原告）：李光成，男。上诉人张占银因与被上诉人李光成劳务合同纠纷一案，不服宁夏回族自治区平罗县人民法院（2021）宁0221民初101号民事判决，向本院提起上诉，本院依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。张占银上诉请求：1.撤销原审判决，驳回李光成的诉讼请求；2.本案诉讼费用由李光成负担。事实理由：一、一审认定事实不清，李光成未按照约定完成工作。二、一审法院对李光成劳务费的计算无依据。李光成提交的证据无法证实其工作量。李光成辩称，张占银的上诉请求不能成立。合同签订期限为一个月，拆除过程中拆了一部分，李光成要求张占银进板，张占银说不着急，因为没有棉板，李光成只能拆除，8月24日拆除完成，李光成催促进板，8月27日进的棉板，李光成要求提供机器设备，剩余4天时间李光成无法完成安装；垃圾清运现场有一个负责人，拆除的垃圾李光成清运了，当时没有让李光成把所有垃圾清运，有回收价值的仍然留在了工地；工作期间李光成没有收到罚款单据；岩棉看管不是李光成的义务，李光成没有义务看管；岩棉拉来当天晚上下雨，在没有下雨之前李光成打过电话，说让李光成去买个篷布，之后再给李光成篷布的费用，之后李光成就去买了篷布进行了遮盖。施工通道面积是3140平米，张占银没有给李光成出认定单，一审按照3170平米进行的核算，核算结果按照拆除和安装中间价算的。李光成向一审法院起诉请求：1.依法判令张占银给付李光成劳务工资86350元；2.本案诉讼费由张占银负担。一审法院认定事实：2019年8月，张占银承包了银川市某建筑工程，将工程中的208、209皮带通廊彩钢更换中的轻工部分承包给了李光成。双方签订了《施工队安装施工合同》，约定总工期30天，2019年8月1日开始至2019年8月31日结束，8月20日前必须至少完成2500平方，单价每平方米55元。李光成等人施工过程中，因与张占银协商提供机械设备未果，仅完成208、209皮带通廊彩钢拆除工作，未完成安装工作，便离开了工地。后李光成向张占银催要劳务工资，张占银未与李光成结算，也未支付其劳务工资，引起本案诉讼。另查明，李光成提交的通话录音中，张占银认可208、209皮带通廊共计3170平方米。一审法院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本案中，李光成提交的《施工队安装施工合同》、通话录音,可以证实张占银将银川市某建筑工程部分工程中的208、209皮带通廊彩钢更换中的轻工部分承包给李光成，约定单价每平方米55元，且李光成实施了部分工作。张占银在庭审中陈述，李光成只干了拆除工作，与张占银的陈述一致。李光成称，其只完成了合同约定的208、209皮带通廊彩钢拆除工程，未完成安装工程，故其只主张拆除部分工程的劳务工资。李光成提交的通话录音中，张占银称208、209皮带通廊彩钢总面积3170平方米，以此计算，李光成的劳务工资应当为87175元（3170平方米×55元/每平方米÷2=87175元），故李光成主张张占银支付劳务工资86350元符合法律规定，依法予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条之规定，判决：张占银于判决生效之日起五日内支付李光成劳务工资86350元。案件受理费979元，由张占银负担。张占银向本院提交的证据及李光成的质证意见，本院的认证意见：证据一、9月、10月工程进度款报审表各一份。证明：拆除工程预算为19720.84元；证据二、现场立即清理照片四张、收据两张、垃圾清运记录单七张。证明：垃圾清运所产生的费用17520元。证据三、情况反映（珠海中天瑶华建设工程有限公司宁夏银川分公司）。证明：因为延误工期被罚款三万元。李光成的质证意见：对证据一的真实性不予认可；对证据二真实性无法确定，照片显示的都是可回收的物品，不应当作为垃圾处理，达不到上诉人的证明目的；对证据三的真实性无法判断，即便是延误工期，也是上诉人自身原因造成，与李光成无关。本院的认证意见：证据一、二的真实性无法核实，不予采信；证据三与本案缺乏关联性，不予采信。李光成向本院提交的证据及张占银的质证意见，本院的认证意见：证据一、工作联系单一份。证明：认定所用的垃圾转运车为宁AL020W。证据二、承诺书十份。证明：承诺书载明转运过程中车辆的速度与安全保障。张占银的质证意见：对证据一、证据二的真实性均不予认可。本院的认证意见：证据一、二与本案无关，不予采信。本院二审经审理查明的事实与一审查明的事实一致，予以确认。本院认为，本案双方争议的焦点是被上诉人李光成拆除的面积是多少，劳务费应当依据什么标准计算？李光成提交的《施工队安装施工合同》、通话录音,可以证实张占银将银川市某建筑工程部分工程中的208、209皮带通廊彩钢更换中的轻工部分承包给李光成，约定单价每平方米55元，且李光成实施了彩钢板拆除工作。张占银在庭审中认可李光成只干了拆除工作，与李光成的陈述一致，确认拆除总面积为3170平方米；拆除彩钢板的劳务费张占银应当向李光成支付。关于李光成已经施工完毕的彩钢板拆除部分的劳务费如何计算的问题，李光成主张其已完成了合同约定的50%的工程量，但张占银不认可，因李光成仅完成了拆除工程而未完成安装工程，其主张所实施的拆除工程占总工程量的50%、要求按照50%工程量支付劳务工资的证据不足。在庭审中张占银自认拆除彩钢板工作量占总工程量的30％，故应当按照总工程量的30％计算拆除彩钢板的劳务费为52305元（3170平方米×55元/每平方米×30％=50305元）。一审法院按照总工程量的50％计算劳务费无依据，予以纠正。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：一、撤销宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院（2021）宁0221民初101号民事判决；二、上诉人张占银于本判决生效之日起五日内支付上诉人李光成劳务费52305元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费979元，由上诉人张占银负担593元，由被上诉人李光成负担386元；上诉人张占银预交的二审案件受理费1959元，由上诉人张占银负担1187元，由被上诉人李光成负担772元。本判决为终审判决。审判长 闫 莉审判员 周虎林审判员 张建兴二〇二一年七月十四日书记员 马正萍附：本判决适用法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。第二百零五条当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；有本法第二百条第一项、第三项、第十二项、第十三项规定情形的，自知道或者应当知道之日起六个月内提出。