江苏省丹阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2015）丹商初字第1557号 原告（反诉被告）：昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司,住所地昆山市张浦镇亲和路333号，组织机构代码57256621-0。 法定代表人：赵长宇，该公司总经理。 委托诉讼代理人：朱成勋，江苏丰田律师事务所律师。 被告（反诉原告）：丹阳市乾景装饰件有限公司,住所地丹阳市丹北镇埤城常麓工业园，组织机构代码32352347-1。 法定代表人：范昌贤，该公司董事长。 委托诉讼代理人：陶玉兰，江苏禾顺律师事务所律师。 原告昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司（以下简称昆山欣博瑞公司）与被告丹阳市乾景装饰件有限公司（以下简称丹阳乾景公司）承揽合同纠纷一案，本院于2015年11月27日立案受理后，依法适用简易程序审理。丹阳乾景公司在提交答辩状期间向本院提起反诉，本院经审查后依法受理并与本诉合并审理。2015年12月23日，本案第一次公开开庭进行了审理。昆山欣博瑞公司法定代表人赵长宇及其委托诉讼代理人朱成勋和丹阳乾景公司委托诉讼代理人陶玉兰到庭参加诉讼。案件审理中发现有不适宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序审理，并组成合议庭于2016年5月26日第二次公开开庭进行了审理。昆山欣博瑞公司法定代表人赵长宇及其委托诉讼代理人朱成勋和丹阳乾景公司法定代表人范昌贤及其委托诉讼代理人陶玉兰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 昆山欣博瑞公司本诉向本院提出诉讼请求：1、判令丹阳乾景公司立即给付尚欠价款658500元及利息（自每笔应付款之日起至实际给付之日止，按中国人民银行同期同类贷款基准利率4倍计算）；2、判令确认在丹阳乾景公司支付上述货款前涉案设备的所有权归昆山欣博瑞公司所有。丹阳乾景公司承担本诉诉讼费。事实和理由：2014年7月1日，昆山欣博瑞公司与丹阳市乾兴车业有限公司（以下简称丹阳乾兴公司）签订一份《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》，约定由昆山欣博瑞公司为丹阳乾兴公司设计制造安装一条全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设备，合同总价款为1968000元。2015年1月5日，昆山欣博瑞公司、丹阳乾兴公司一致同意上述合同由丹阳乾景公司继续履行，并由昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司另行签订了一份《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》予以确认。当日，昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司还签订补充合同增加98250元的设备。2015年7月1日，昆山欣博瑞公司再次与丹阳乾景公司签订补充合同增加50050元的设备。上述三份合同价款合计2116300元。昆山欣博瑞公司于2015年3月初完成了合同约定的所有设备的安装，但是丹阳乾景公司支付1457800元后未能按照合同约定继续付款，至今尚欠昆山欣博瑞公司价款658500元。按照合同约定在价款未付清前，昆山欣博瑞公司保留设备所有权。 丹阳乾景公司针对本诉辩称，昆山欣博瑞公司尚未完成全部设备的交付及安装；2015年7月后，丹阳乾景公司多次催促昆山欣博瑞公司确认是否安装完毕并组织验收，但是昆山欣博瑞公司均置之不理，导致丹阳乾景公司至今不能正常使用设备进行生产；昆山欣博瑞公司尚有10余万元设备未交付；合同总价款2116300元，丹阳乾景公司已支付1457800元，昆山欣博瑞公司要求保留设备所有权不符合法律规定。综上，请求驳回昆山欣博瑞公司全部本诉请求。 丹阳乾景公司向本院提出反诉诉讼请求：1、判令昆山欣博瑞公司继续履行合同，组织竣工验收；2、判令昆山欣博瑞公司赔偿损失634890元。昆山欣博瑞公司承担反诉诉讼费。事实和理由：丹阳乾景公司与昆山欣博瑞公司签订合同属实，丹阳乾景公司已经按照合同约定履行了相应的付款义务，不存在逾期付款的违约情形。2015年6月主设备基本安装完成后，丹阳乾景公司在进行开缸试运行时，随即发现槽体严重变形、渗漏液体，遂多次要求昆山欣博瑞公司整改，但是均未得到解决。2015年4月6日，昆山欣博瑞公司法定代表人赵长宇承诺于当月12日前完工，但是迄今未予完成。丹阳乾景公司多次电话、发函要求昆山欣博瑞公司解决安装、质量及验收问题，但是昆山欣博瑞公司均置之不理。 昆山欣博瑞公司针对反诉辩称，昆山欣博瑞公司一直按约履行合同义务，丹阳乾景公司自2015年4月起未能按约付款；丹阳乾景公司已经于2015年6月起将涉案生产线投产使用，早已形成竣工验收的事实，按照合同约定亦视为验收合格；丹阳乾景公司要求赔偿损失634890元，无任何事实依据。综上，请求判决驳回丹阳乾景公司的反诉请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》、2014年1月5日的《补充协议》、2015年1月5日的《工程报价单》（自动线底盘托架）、2015年7月1日的《工程报价单》、合同实际情况说明、付款明细、2015年4月6日的承诺书、2015年9月16日的律师函、2015年9月19日的回函，本院予以确认并在卷作证。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1、对昆山欣博瑞公司提交的赵长宇与丹阳乾景公司股东钱斌的通话录音，丹阳乾景公司认为真实性无法核实而不予认可。显然丹阳乾景公司应当亦有能力与其股东钱斌核实该录音的真实性，但是其并未提交钱斌的核实意见，故本院依法认定该通话录音的真实性；对昆山欣博瑞公司提交的赵长宇与“徐老板”的通话录音，因其未予明确所谓“徐老板”的身份信息，故对该录音的真实性及关联性，本院不予认定。2、对丹阳乾景公司提交的设备维修通知函和致函协议，因其未提交相应的送达凭证，且昆山欣博瑞公司否收到上述通知及协议，故本院认定该两份证据并未送达于昆山欣博瑞公司，丹阳乾景公司未就相关事实提出异议。3、对丹阳乾景公司提交的光盘及照片，不能证明反应拍摄设备与本案的关联性，也不能证明所谓“化学槽严重变形、烘箱电线烧毁倒塌、电控阀损坏”的现象，更不能证明产生有关现象的原因。 经审理查明：2014年7月1日，昆山欣博瑞公司与丹阳乾兴公司签订一份《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》，约定昆山欣博瑞公司为丹阳乾兴公司生产制造并安装设备，合同价款1968000元。 2015年1月5日，昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司签署一份《合同实际情况说明》载明：因丹阳乾兴公司与丹阳乾景公司法定代表人均为范昌贤，双方同意将上述合同转为由昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司履行。同日，昆山欣博瑞公司（乙方）与丹阳乾景公司（甲方）另行签订了一份《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》，约定昆山欣博瑞公司为丹阳乾景公司设计制造并安装全自动垂直升降机镀ABS生产线，具体包含垂直升降塑胶前处理生产线，价款为908030元；垂直升降塑胶后处理生产线，价款为1288800元；烤箱及输送线，价款为160000元，合计2356830元，优惠价1968000元。合同第一条约定：制造工期，收到订金之日起90个工作日内，不含安装调试时间。合同第三条设备安装、设备验收约定：1、设备安装：A、乙方的现场安装人员必须严格遵守甲方的厂规，厂纪；B、乙方保证安全、文明生产，如出现安全、质量事故，由乙方负责。C、甲方无偿提供设备安装现场足额的电力，水源及乙方施工所用的独立仓库等，并保证设备安装现场的消防安全，施工设施齐备。D、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期应顺延：（一）不属于系数范围内的重大设计变更。（二）在施工过程中，如因停电、停水八小时以上或间歇停电、停水三天以上，影响正常施工。（三）甲方未按合同规定的付款方法支付工程款的，乙方有权自行顺延工期，并要求甲方承担一切误、窝工的损失。（四）因发生自然灾害和其他人力不可抗拒的因素而延慢工期。2、设备验收：A、设备安装完成，甲、乙双方按合同内所有标准的项目内容进行设备验收。B、工程竣工后，乙方整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书。经双方协商确定时间，由甲方组织有关部门进行竣工验收。乙方发出竣工通知书后15日内，甲方仍未组织竣工验收的，视作验收合格处理。C、验收合格后双方签具交工验收证书，并将工程移交甲方管理。如甲方在验收合格后十日内仍未接收的，视作乙方已交付该工程。因此而造成的损失和保管费用由甲方承担。D、工程未验收，甲方擅自使用工程的，视作验收合格。在规定的保修期间内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。合同第四条约定：1、乙方按合同的约定进行设备的设计制造，运输安装工作，甲方必须提供现场安装时的大型起重设施及足够的人力协助，甲乙双方相互协助，将设备置于准确位置。2、乙方在设备的设计制造、安装过程中，甲方可派专人到乙方生产、制造、安装现场进行工程质量监督。3、甲方必须如期付款，如有违约，乙方将按合同总价的0.1%每月向甲方收取违约金，同时计划工期顺延。4、在乙方制造时，甲方对乙方的设计有不同意见时，可书面向乙方提出修改建议，但是，乙方只作参考意见，并对设计变更部分由甲乙双方负责人签字，备案。5、乙方必须按合同的要求，在保证质量的前提下按时交货，如有误工延期，甲方将按合同总价的0.1%每月向乙方收取违约金，同时，计划工期顺延，但是，由于甲方原因或不可抗拒因素除外。……7、自设备验收完成之日起算，乙方所提供的设备均有一年免费保养期，人为因素及自然灾害除外。保修期外，乙方所提供的设备终身维护，保养；甲方负担配件、人工费用。（接到通知24小时到）。……9、资料交付：乙方在设备验收完成，并向甲方交付使用，将向甲方提交设备使用及维护的说明书一套。合同第五条付款方式约定：1、签订合同时付货款的30%作为定金，货到安装前付30%。安装调试完毕后即付10%，剩余30%自工程结束起六个月内付清（详见补充协议：《付款方式详细说明》）；2、该报价含17%税金（货款付到95%以上，乙方将全部设备款发票开给甲方）。合同第六条其他事项约定：……5、货款未付清时，设备所有权仍属乙方。双方于同日签订的《补充协议》约定：付款方式详细说明：1、签订合同时付款：60万元；2、货到安装前付款：50万元；3、安装调试结束时付款：20万元；4、2015年12月底前付清剩余全部货款：668000元，具体如下：2015年4月底前付8万元；2015年5月底前付8万元；2015年6月底前付8万元；2015年7月底前付8万元；2015年8月底前付8万元；2015年9月底前付8万元；2015年10月底前付8万元；2015年11月底前付8万元；2015年12月底前付28000元。2015年1月5日，昆山欣博瑞公司还与丹阳乾景公司签订一份《工程报价单（自动线底盘托架）》，约定昆山欣博瑞公司为丹阳乾景公司制作主机底盘，并进行主机架加高改制和底盘防腐，价款合计98250元。同时约定付款方式：签订合同时付清所有材料款79000元，剩余人工费用19250元在该底盘工程结束时付清。2015年4月6日，昆山欣博瑞公司法定代表人赵长宇向丹阳乾景公司出具一份《设备安装承诺》载：今有丹阳范昌贤垂直自动线一条，就安装事宜，注明如下：1、安装结束时间（包括调试）于2015年4月12日前全部结束，超时一天扣款5000元；2、甲方所准备材料，如按时未准备到位，不在扣款时间内。昆山欣博瑞公司于2015年6月底前交付并安装了上述合同约定的设备。2015年7月1日，昆山欣博瑞公司再次与丹阳乾景公司签订一份《工程报价单》，约定昆山欣博瑞公司为丹阳乾景公司制作活化钯阴极移送、半光镍、全光镍槽顶抽配管、线外退镀槽、粗化槽飞越、铬槽带电出入槽，价款合计50050元。同时约定付款方式：工程结束时付清全部货款。 丹阳乾景公司给付昆山欣博瑞公司价款明细如下：2014年的7月4日给付5万元，8月5日给付10万元，12月1日给付5万元，12月15日给付10万元，12月24日给付3万元，12月27日给付5万元，12月31日给付15万元；2015年的1月25日给付5万元，1月28日给付5万元，2月1日给付5万元，2月4日给付5万元，2月12日给付5万元，3月12日给付8万元，3月27日给付4万元，4月1日给付1万元，4月6日给付5万元，4月13日给付1万元，8月6日给付37800元。 由于丹阳乾景公司未能按约足额给付2015年4月至8月的价款，昆山欣博瑞公司未向丹阳乾景公司提供9月份设备使用密码，导致丹阳乾景公司不能使用设备，双方产生纠纷。9月4日，丹阳乾景公司擅自更换了设备主控柜主板。9月16日，江苏衡鼎律师事务所受丹阳乾景公司的委托向昆山欣博瑞公司发出一份律师函载明：贵司于2015年1月5日与丹阳乾景公司签订《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》，基于贵司已经于2015年6月安装完毕，但迄今未向丹阳乾景公司发出竣工通知书，告知工程是否竣工。故，希望贵司收到本函后，在2个工作日内回函确认工程是否竣工，以便于丹阳乾景公司组织相关部门进行验收。昆山欣博瑞公司收函后于9月19日回函丹阳乾景公司：一、昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司于2015年3月1日前已完成合同内标注的所有项目，工程已竣工。（除合同外增补的项目：因贵公司老厂要生产，未在此时间内搬入贵司新车间的配套设备：比如镇流机、过滤机、连接铜排等。）二、工程竣工后，昆山欣博瑞公司已将完整的技术档案使用说明等资料随工程设备一并移交给贵司，贵司对工程设备经过一段时间的试产，已正式投入使用。（所有资料按常规全部存放于主机电控柜内。）三、2015年9月4日贵司在未经昆山欣博瑞公司同意允许下，更改工艺参数以及自动化程序系统，并更换主机电控柜主要零件（比如PLC，我司使用的是欧姆龙牌子的配件，贵司更换的是三凌牌子配件，等等），为此我司将再无义务提供完整的技术档案资料。综上，工程设备已经过竣工验收且贵司已投入使用，我司已全部履行合同约定义务。 另查明：2016年4月6日，法庭组织昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司至丹阳乾景公司住所地查勘了案涉生产线。昆山欣博瑞公司法定代表人赵长宇及委托诉讼代理人朱成勋和丹阳乾景公司法定代表人范昌贤及其委托诉讼代理人陶玉兰到场参加了查勘。经查勘，案涉流水线批量带件生产，查勘期间工作流畅。 本院认为，本案受理时确定的案由为买卖合同纠纷，虽然昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司均未提出异议，但是双方在庭审时均认可设备系非标准定制，而且丹阳乾景公司还引用合同法有关承揽合同之规定作抗辩，故首先应当对讼争双方之间的法律关系性质予以厘清。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同；而承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。本案所涉《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》及两份《工程报价单》，虽然也约定了生产线所需的各类标的物，但是单纯将标的物转移至丹阳乾景公司并非昆山欣博瑞公司的主要义务。昆山欣博瑞公司的主要合同义务是根据丹阳乾景公司的特定需求，设计、制造并将生产线所需各类单独的部件进行组合安装后交付工作成果。而且《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》约定“乙方在设备的设计制造、安装过程中，甲方可派专人到乙方生产、制造、安装现场进行工程质量监督”这更符合承揽合同的特点，而买卖合同中买受人是无权对出卖人的生产经营或标的物的取得情况进行监督。综上，本院认定本案讼争双方的法律关系应当为承揽合同关系。 昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司主要的争议焦点为：昆山欣博瑞公司是否完成了双方约定生产线设备的交付及验收义务。首先，定作人对于承揽人交付的成果应当进行验收并及时提出异议。被告在2015年9月1日之前已经开始使用涉案生产线进行生产，在其自行制作的2015年9月1的函以及9月16日发送给昆山欣博瑞公司的律师函中却并未提及缺漏设备的情况。设备缺漏可即时发现，丹阳乾景公司在使用昆山欣博瑞公司交付的生产线投产前应当进行清查并提出异议，但是直到本案诉讼前，丹阳乾景公司并未提出缺少设备的问题，应当视为其认可昆山欣博瑞公司交付的生产线设备数量及外观。2015年9月1日之前，昆山欣博瑞公司关于涉案生产线及两份补充合同的交付行为已经完成且符合合同约定。其次，《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》约定“工程未验收，甲方擅自使用工程的，视作验收合格”，系双方真实意思表示，合法有效。无论是从诉讼前丹阳乾景公司发出的函，还是从案件审理过程中法庭主持查勘的情况来看，丹阳乾景公司已经实际使用案涉生产线批量带件生产，按照合同约定，应当视为设备验收合格。最后，在合同明确约定“工程未验收，擅自使用即视为合格的情况下，丹阳乾景公司在使用生产线前应当有更多的注意义务对设备进行清查并及时提出相关的异议。但是丹阳乾景公司实际使用生产线直到2015年9月份因设备加锁无法使用后，才于9月16日向昆山欣博瑞公司发出律师函提出要求确认竣工，显然不符合双方约定。在生产线已经经过长期使用且更换电控主板的情况下，继续要求昆山欣博瑞公司确认竣工以及验收，显然不符情理更无实际意义，因为生产线已经不是交付时的原始状态，在使用过程中亦会因各种人为或非人为原因产生损耗。涉案生产线已经法庭勘验确认带件批量生产，丹阳乾景公司应当对昆山欣博瑞公司交付生产线不符合合同约定承担举证责任，但是除了因加锁更换主板外，丹阳乾景公司并未提供证据证明交付生产线存在原始质量问题以及其另行对生产线进行完善或修复了相应的质量问题。综上，本院确认，昆山欣博瑞公司履行了合同约定的生产线交付义务且验收合格。 昆山欣博瑞公司既已按约履行了生产线设计制造及安装的义务，则丹阳乾景公司即应当按照合同及付款协议的约定按时给付价款。生产线合同约定价款1968000元，两份工程报价单约定价款分别为98250元、50050元，合计2116300元。丹阳乾景公司已经给付1457800元，尚欠昆山欣博瑞公司价款658500元。按照补充协议的约定，截至2015年4月底，丹阳乾景公司应当给付昆山欣博瑞公司138万元，加上2015年1月5日工程报价单（自动线底盘托架）约定的签订合同时付清的材料款79000元，合计1459000元。但是直到2015年8月6日丹阳乾景公司支付最后一笔37800元后，付款总额才达到1457800元，故从2015年5月1日起，丹阳乾景公司应当承担逾期付款的违约责任。按照生产线合同约定，逾期付款违约金按照合同总价0.1%每月计算为1968000*0.1%=1968元；每期付款80000元，即使按照年利率24%计算的月利息也仅为1600元，故此，本院认为合同约定的违约金标准过高。昆山欣博瑞公司并未举证证明逾期付款给其造成的实际损失，故本院对昆山欣博瑞公司按照中国人民银行同期同类贷款基准利率主张的截至2016年2月29日的逾期付款利息16825元予以确认，对其主张的此后按照中国人民银行同期同类贷款基准利率4倍计算利息的请求，调整为按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的150%计算。 除上述第一项诉讼请求外，昆山欣博瑞公司还要求判令确认涉案设备所有权在丹阳乾景公司付清价款前归昆山欣博瑞公司所有。对此，丹阳乾景公司辩称，合同总价款为2116300元，被告已经付款1457800元，故不认可昆山欣博瑞公司保留所有权的诉请。合同法第一百三十四条规定，当事人可以在买卖合同中约定买受人未履行支付价款或者其他义务的，标的物的所有权属于出卖人。昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司在《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》中虽然约定了“货款未付清时，设备所有权仍属乙方”，但是昆山欣博瑞公司与丹阳乾景公司之间并非买卖合同关系，约定保留之设备并非买卖合同之标的物而是承揽合同的标的即工作成果之一部分，故不得适用买卖合同有关所有权保留的规定。至于承揽合同是否准予参照适用买卖合同有关所有权保留的规定，本院认为，本案中《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》约定的总价款1968000元，显然并不是单纯的各项配件的价款，而是包含了昆山欣博瑞公司按照丹阳乾景公司之定作要求而付出的技术劳动对应的报酬。丹阳乾景公司已经支付140余万元，昆山欣博瑞公司的债权已经得到较大比例的清偿。在此情况下，仍然保留承揽方对各项设备的所有权，使得定作方取得的定作成果时刻处于被取回之境地，不符合买卖合同有关所有权保留价款担保之目的，亦不符合承揽合同有关定作标的之特殊性质。综上，对昆山欣博瑞公司要求保留设备所有权的请求，本院不予支持。 对于丹阳乾景公司的第一项反诉请求：判令昆山欣博瑞公司继续履行合同，组织竣工验收。首先昆山欣博瑞公司认为其已经完全履行合同义务，故对丹阳乾景公司“继续履行合同义务”之请求应当予以明确其请求昆山欣博瑞公司所为继续履行之给付内容。经法庭询问，丹阳乾景公司陈述“继续履行合同”之对应义务为昆山欣博瑞公司交付未交付之设备，组织竣工验收，对此，本院已经在首要争议焦点予以评述，并确认昆山欣博瑞公司已经按约履行交付义务并验收合格，故对丹阳乾景公司第一项反诉请求“交付未交付之设备，组织竣工验收”不予支持。丹阳乾景公司在明确继续履行合同的具体义务时未提及要求昆山欣博瑞公司交付“技术资料和质量证明”，但是其在答辩及法庭调查阶段均提出昆山欣博瑞公司未履行上述义务，故反诉部分应当予以处理。虽然交付“技术资料和质量证明”仅是从给付义务，不能作为乾景公司拒付价款的抗辩理由，但却是昆山欣博瑞公司全面履行合同义务之要求。而且《全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设计制造合同书》明确约定“乙方在设备验收完成，并向甲方交付使用，并向甲方提交设备使用及维护的说明书一套”，此项义务也并不因生产线交付实际使用视为验收合格而得到证明已经履行或者甲方同意免除。昆山欣博瑞公司未举证证明其已经履行上述义务，故其应当继续向丹阳乾景公司交付设备使用及维护的说明书。 对于丹阳乾景公司的第二项反诉请求：判令昆山欣博瑞公司赔偿损失634890元。首先，所谓损失应当是已经发生或者将来必然发生的具体损害，丹阳乾景公司计算损失的数额为三份合同总金额2116300元*30%即634890元，但是并未提供证据证明上述634890元所谓损失对应之项目及具体金额以及产生之原因，故上述634890元所谓损失，并无事实依据。其次，丹阳乾景公司陈述的具体损失项目有电费、租金、员工工资，但是上述电费、租金、员工工资本就是其在生产经营过程中应当支付的费用，其并未提供任何证据证明昆山欣博瑞公司有任何行为导致上述费用不合理之增加，更未提供任何证据证明其所谓额外增加费用之具体金额。再次，丹阳乾景公司以赵长宇承诺书承诺5000元/天的违约金，计算至2015年12月23日为1275000元，然后据“合同法规定”调整损失为合同总金额的30%，显属谬误。合同法的规定是违约金以实际损失为基础进行调整，而非以违约金为基础调整实际损失。丹阳乾景公司所谓30%的比例更是指违约金一般不能超过实际损失的30%之规定，与合同总金额毫无关系，除非合同总金额即是其实际损失，而这又是毫无依据的。最后，丹阳乾景公司在2015年4月底未能按约足额付款，按照合同约定，昆山欣博瑞公司有权顺延工期，更何况现有证据可以证明在2015年6月份之前，昆山欣博瑞公司已经完成了设备的交付义务。综上，对丹阳乾景公司要求昆山欣博瑞公司赔偿损失634890元的请求，本院不予支持。 丹阳乾景公司还辩称生产线运行过程中存在“烘道老是掉、槽体发胀”等问题，但是并未提供证据证明。即使存在上述问题，在生产线已经验收合格投产的情况下，应当由昆山欣博瑞公司提供保修服务予以解决，并不能构成丹阳乾景公司拒付价款的抗辩理由。关于设备加锁的问题，实际上是讼争双方产生直接矛盾的导火索。生产线交付后，丹阳乾景公司应当具有完全而充分的使用权，在合同未作约定的情况下，昆山欣博瑞公司不得以未按期付款对设备进行加锁妨碍使用。但是，丹阳乾景公司已经更换了加锁的设备并消除了权利妨碍，故设备曾经加锁也不能作为其拒付价款的抗辩理由。更何况丹阳乾景公司逾期付款行为始于2015年4月份，设备加锁在2015年9月份。至于设备加锁是否造成损失，丹阳乾景公司并未提及，亦未主张，故本院不予理涉。 综上所述，为维护当事人的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第一百一十四条、第二百六十一条、第二百六十三条、《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告（反诉原告）丹阳市乾景装饰件有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告（反诉被告）昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司价款658500元及利息（截至2016年2月29日为16825元，本金658500元自2016年3月1日起至实际给付之日止，按照中国人民银行同期同类贷款基准利率的150%计算）； 二、驳回原告（反诉被告）昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司的其他诉讼请求； 三、原告（反诉被告）昆山欣博瑞电镀工程技术有限公司于本判决生效之日起十日内交付被告（反诉原告）丹阳市乾景装饰件有限公司涉案全自动垂直升降电镀ABS塑料生产线设备使用及维护说明书一套； 四、驳回被告（反诉原告）丹阳市乾景装饰件有限公司的其他反诉请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费10586元、反诉案件受理费减半收取5075元，两项合计15661元，由被告（反诉原告）丹阳市乾景装饰件有限公司负担（昆山欣博瑞公司同意其预交案件受理费由丹阳乾景公司向其直接支付，本院不再退还，由丹阳乾景公司在本判决生效之日起十日内向昆山欣博瑞公司支付）。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省镇江市中级人民法院，同时向该院（开户行：工商银行镇江市永安路分理处，帐号：11×××61）预交上诉案件受理费。 审 判 长  吴 飞 人民陪审员  陈天军 人民陪审员  王吉保 二〇一六年十一月十日 书 记 员  傅爱林 附本判决书适用法律条文： 《中华人民共和国合同法》第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十三条定作人应当按照约定的期限支付报酬。对支付报酬的期限没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，定作人应当在承揽人交付工作成果时支付；工作成果部分交付的，定作人应当相应支付。 《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。