宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)银民初字第266号原告：宁夏凯田装饰设计工程有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区永康商业中心3号楼3层。法定代表人：陈柳萍，该公司经理。委托诉讼代理人：吴小娟，北京市中银（银川）律师事务所律师。委托诉讼代理人：祁爱玲，北京市中银（银川）律师事务所律师。被告：浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区清馨苑1-32号。负责人：徐斌，该公司经理。委托诉讼代理人：丁惠军，宁夏辅德律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄元春，宁夏辅德律师事务所律师。被告：宁夏利鑫置业有限公司（原宁夏利鑫房地产开发有限公司），住所地宁夏回族自治区银川市金凤区清水大街亲民巷12号。法定代表人：康全保，该公司总经理。委托诉讼代理人：丁惠军，宁夏辅德律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄元春，宁夏辅德律师事务所律师。原告宁夏凯田装饰设计工程有限公司（以下简称凯田公司）与被告浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司（以下简称开隆公司宁夏分公司）、被告宁夏利鑫置业有限公司（以下简称利鑫公司）建设施工合同纠纷一案，本院于2015年11月12日立案后，依法适用普通程序，于2016年09月22日公开开庭进行了审理。原告凯田公司的委托诉讼代理人吴小娟、祁爱玲，被告开隆公司宁夏分公司、被告利鑫公司的委托诉讼代理人丁惠军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告凯田公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告开隆公司宁夏分公司赔偿原告因其未按时支付工程进度款给原告造成的各项损失5591102元，被告利鑫公司承担连带清偿责任；2.判令被告开隆公司宁夏分公司向原告支付工程款尾款1081723.91元，并承担自2015年8月26日至工程款实际清偿之日的逾期付款利息（按照中国人民银行的同期同类贷款利率计算），被告利鑫公司承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2011年4月21日，原告与二被告签订了《宁夏利鑫房地产开发有限公司国贸新天地外墙石材幕墙装饰工程施工合同》，合同约定：由原告完成国贸新天地1#、2#、3#以及A、B公寓楼的外墙石材幕墙装饰工程。原告于每月25日提交月进度报表，经开隆公司宁夏分公司审查后，在其拿到利鑫公司支付的本合同内工程月进度款7日内，支付原告所报工程进度款的65%。利鑫公司作为担保方，在开隆公司宁夏分公司不按时支付或拒绝支付工程款时，代为支付；在开隆公司宁夏分公司不履行合同条款时，代为履行。合同签订后，原告开始施工，并于施工后的每月25日提交工程月进度报表。在整个过程中，开隆公司宁夏分公司屡次延付工程进度款，利鑫公司也未按合同约定及时履行担保付款义务。由于二被告一再拖延付款，导致该项目工期延长，并因此给原告造成巨额损失达5591102元。按照三方签订的《施工合同》约定，工程决算完成后，以总工程造价款的5%为质量保证金，开隆公司宁夏分公司应于工程保修期满后30日内向原告支付该笔款项（保修期为交工后2年）。2013年7月26日，涉案工程全部竣工验收完毕。故开隆公司宁夏分公司应于2015年8月26日之前向原告支付上述质量保证金1081723.91元。开隆公司宁夏分公司至今未向原告支付该笔款项，利鑫公司也未按合同约定履行担保付款义务。为维护原告的合法利益，原告诉至法院。被告开隆公司宁夏分公司辩称，原告未能按照约定日期竣工交付涉案工程，依法应当承担违约责任。2011年4月11日，原告与被告签订了《国贸新天地外墙石材幕墙装饰工程施工合同》，合同约定由被告承包完成国贸新天地项目外装石材幕墙装饰工程，外墙A、B公寓一至四层为光明古典棕花岗岩，五至二十三层为光面664#花岗岩，1#、2#、3#小高层一至二层为光面古典棕花岗岩。2011年7月6日《补充协议》约定将项目的外墙石材“古典棕”及“664”均变更为“贵妃白”花岗石材，价格也均做相应调整，并且约定小高层1、2、3号楼石材幕墙工程必须在2011年8月20日全部完成，每滞后一日违约金2000元，15日后违约金递增为4000元/日，以此类推；高层公寓楼石材幕墙工程于2011年10月30日完成，违约责任同上。施工合同和补充协议签订后，被告依照约定和原告完成的工程量按时履行付款义务，而原告却严重拖延工程，直至2013年7月26日才完成大部分工程，导致“国贸新天地”项目整体逾期交房，给被告造成极大的经济损失。原告依法应当承担违约责任。被告已经按照约定支付工程价款，履行了付款义务，不应承担赔偿责任。双方在施工合同中明确约定，原告应根据规定的格式，每月25日向被告提交一式三份的月进度表。经被告审查后，在被告拿到开发商支付的本合同内工程本月进度款后7日内，支付原告所报工程进度款的65%。工程决算完成后，被告累计付款额达总工程造价的95%，其中现金方式进度款65%，以房屋抵顶工程款30%，剩余5%的工程质量保证金，保修期满后30日内支付给原告。被告按照原告月度施工进度支付相应工程款，即按照实际施工工程量的65%支付当月进度款，原告施工进度及应付价款应当经过被告核实审批，根据完成工程量支付相应价款。被告每月按照原告工程量支付工程进度款，履行付款义务，累计已经付款13432556元。原告逾期交工，给被告造成极大损失，依法应当支付违约金，原告有权拒绝支付保修费用。原告的诉讼请求没有事实依据和法律依据，请求依法予以驳回。被告利鑫公司辩称，同意开隆公司宁夏分公司的答辩意见。2013年12月17日，宁夏利鑫房地产开发有限公司经工商行政管理部门核准变更为利鑫公司。利鑫公司仅仅是代付工程款，原告要求承担连带清偿责任没有法律依据。依据各方签订的施工合同约定，如果开隆公司宁夏分公司不按时支付或拒绝支付工程款，由利鑫公司直接支付。利鑫公司承担的责任是代付工程款，而不是担保责任。向原告履行支付工程款的法定义务主体是开隆公司宁夏分公司。利鑫公司与开隆公司宁夏分公司不是共同付款人，原告要求承担连带清偿责任没有法律依据。原告诉讼请求主要包含两部分，即要求赔偿损失和支付保修费用。退一步来讲，即使是利鑫公司承担代付责任，也仅仅是对未付保修费用进行代付，对原告要求赔偿的损失不应承担法律责任。原告要求开隆公司宁夏分公司对损失承担赔偿责任没有法律依据和事实依据。请求依法予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了当庭举证和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2011年4月21日，原告与两被告签订了《宁夏利鑫房地产开发有限公司国贸新天地外墙石材幕墙装饰工程施工合同》（以下简称《合同》），合同约定：由原告完成国贸新天地1#、2#、3#以及A、B公寓楼的外墙石材幕墙装饰工程，工程暂定价为11572000元，最终按实际面积结算；原告应根据规定的格式，每月25日向被告开隆公司宁夏分公司提交月进度报表，经开隆公司宁夏分公司审查后，在开隆公司拿到利鑫公司支付的本合同内工程月进度款7日内，支付原告所报工程进度款的65%；工程决算完成后，开隆公司宁夏分公司累计付款额达总工程造价款的95%，留5%工程质量保证金，工程保修期满后30天内，开隆宁夏分公司将剩余的质量保证金全部支付；如果开隆公司宁夏分公司不按时支付或拒绝支付工程款，可由利鑫公司直接支付给原告，开隆公司宁夏分公司如果不履行合同条款，利鑫公司应代理开隆公司宁夏分公司履行合同条款；保修期限为工程交工后二年。《合同》还对其他事项进行了约定。《合同》签订后，原告对《合同》约定的项目进行了施工。2011年7月6日、2012年4月9日，原告与两被告签订两份《补充协议》。2013年7月26日，涉案工程竣工验收完毕。开隆公司宁夏分公司尚欠原告质量保证金1081723.91元。另查明，2013年12月17日，宁夏利鑫房地产开发有限公司变更为利鑫公司。本院认为，原告与两被告签订的《合同》、《补充协议》系当事人的真实意思表示，合法、有效，当事人应按约履行。原告提交的证据不能充分证明被告开隆公司宁夏分公司未按合同约定支付工程进度款。原告提交的关于损失的证据上没有被告的签字盖章，被告当庭也不予认可，因此对于原告提交的关于损失的证据不予采信。因原告提交的证据不充分，原告要求被告赔偿损失的诉讼请求无事实依据，不予支持。原告主张的工程款尾款1081723.91元实质上是工程质量保修金。原、被告签订的《合同》约定：保修期限为工程交工后二年，工程保修期满后30天内，开隆公司宁夏分公司将剩余的工程质量保修金全部支付给原告。2013年7月26日涉案工程竣工验收完毕，按照合同约定被告开隆公司宁夏分公司最迟应于2015年8月27日向原告支付工程质量保修金1081723.91元。被告开隆公司宁夏分公司未按《合同》约定支付工程质量保修金。原告要求被告开隆公司宁夏分公司向原告支付工程质量保修金和自2015年8月27日至判决确定的给付之日止的逾期付款利息（按照中国人民银行的同期同类贷款利率计算）的诉讼请求符合法律规定，予以支持。原、被告签订的《合同》约定，如果开隆公司宁夏分公司不按时支付或拒绝支付工程款，可由利鑫公司直接支付给原告，开隆公司宁夏分公司如果不履行合同条款，利鑫公司应代理开隆公司宁夏分公司履行合同条款。开隆公司宁夏分公司未支付工程质量保修金，原告要求被告利鑫公司支付质量保修金和利息的诉讼请求符合合同约定，予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第二百六十九条，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、被告浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司于本判决生效后10日支付原告宁夏凯田装饰设计工程有限公司工程质量保修金1081723.91元及利息（自2015年8月27日起至判决确定的给付之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算利息）；二、被告宁夏利鑫置业有限公司在被告浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司不支付上述工程质量保修金的情况下，向原告宁夏凯田装饰设计工程有限公司支付工程质量保修金1081723.91元及利息；三、驳回原告宁夏凯田装饰设计工程有限公司其他诉讼请求。如果未按判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费58510元，由原告宁夏凯田装饰设计工程有限公司负担48510元，被告浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司负担1万元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区高级人民法院。审 判 长  王争春审 判 员  李山山代理审判员  杨璐璐二〇一六年十一月十一日书 记 员  曾 睿附：本案适用的相关法律条文《中华人民共和国合同法》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。