.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区库车县人民法院民事判决书（2016）新2923民初2084号原告：库车宏运砂石有限公司，住所地：库车县。法定代表人：蒋万松，该公司经理。被告：库车鑫鹏农业机械有限责任公司，住所地：库车县。法定代表人：陈会贤，该公司经理。委托诉讼代理人：黄琪，新疆龟兹律师事务所律师。被告陈会贤，女，1976年6月11日出生，住库车县。委托诉讼代理人：林小军，男，1975年7月7日出生。原告库车宏运砂石有限公司（以下简称宏运砂石公司）诉被告库车鑫鹏农业机械有限责任公司（以下简称鑫鹏农机公司）、陈会贤建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年1月5日作出（2015）库民初字第1997号民事判决书，被告鑫鹏农机公司不服该判决提出上诉，阿克苏地区中级人民法院于2016年7月12日作出（2016）新29民终719号民事裁定书，裁定撤销（2015）库民初字第1997号民事判决，并将该案发回本院重新审理。本院依法组成合议庭公开开庭审理本案。原告宏运砂石公司法定代表人蒋万松、被告鑫鹏农机公司诉讼代理人黄琪、被告陈会贤诉讼代理人林小军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宏运砂石公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款480766.36元（合同外工程款92646.85元+合同内工程款872519.51元-已付工程款484400元）；2.判令被告支付逾期付款利息92307.14元，以上二项合计573073.5元；3.由被告承担本案诉讼费。事实和理由：2011年4月21日，原告与被告鑫鹏农机公司签订建筑工程施工合同，约定原告为被告鑫鹏农机公司修建办公楼，承包方式为包工包料，按合同图纸施工，并按预算结账。工程合同内预算价为872519.51元。在施工过程中，被告变更及追加施工项目的工程款为92646.85元，上述工程款合计965166.36元。被告已付款484400元，尚欠480766.36元。原告多次向被告索要剩余工程款，被告以未过质保期为由至今未向原告支付。2014年，原告按被告的要求对部分工程进行了维护，但被告仍然拖欠原告工程款，为维护原告合法权益故诉至法院。被告鑫鹏农机公司辩称，2011年4月21日，原告与我方签订《建筑工程施工合同》，约定工程建筑面积为808.18平方米，工程总造价800000元，每平米为989.8元，工程期限自2011年4月1日至2011年6月30日，按图纸施工，保质保量按期完工。原告实际从我方领取500000元工程款后，未按图纸施工，在施工过程中偷工减料导致涉案工程质量不合格，且工程至今未交工。综上，请求依法驳回原告的诉讼请求。被告陈会贤辩称，2011年4月21日，我以被告鑫鹏农机公司经理的名义在原告与被告鑫鹏农机公司签订的《建筑工程施工合同》上签名，该行为代表被告鑫鹏农机公司，属履行职务行为，故我不应成为本案被告，请求依法驳回原告对我的诉讼请求。原告宏运砂石公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院对其提交的证据认定如下：1.建设工程施工合同，该证据来源合法，内容真实，与本案具有关联性，本院予以认定；2.工程预算书、工程概预算表、工程预算追加清单，该证据形式上仅有编制人和审核人的公章，无建设单位及施工人印章，存在瑕疵，故对该证据本院不予认定；3.工程结算书，该结算书不符合证据的形式要件，本院不予认定。被告鑫鹏农机公司针对其抗辩依法提交了证据，本院对其提交的证据认定如下：1.照片，原告对照片的真实性未持异议，本院结合鉴定意见书，对该证据予以认定；2.工程概（预）算书，该概（预）算书不符合证据的形式要件，本院不予认定。根据当事人的陈述和经审理确认的证据，本院认定事实如下：2011年4月21日，原告宏运砂石公司与被告鑫鹏农机公司签订《建筑工程施工合同》，约定：1.涉案工程名称为库车县鑫鹏农业机械有限责任公司办公楼工程；2.工程内容及承包范围为按工程概预算书，图纸施工；3.承包方式为包工包料，按合同施工，按预算结账；4.建筑面积为808.18平方米；5.工程总造价800000元，每平方米造价989.8元；6.工程期限自2011年4月1日至2011年6月30日；7.工程发生变动或因被告原因导致工程停工，则工期顺延；8.原告必须按被告规定的方案进行施工，保质保量按期完工，如有重大变更或者工程量增加时，被告须以书面形式通知原告；9.如一方违约，按合同总价5%承担违约金。合同签订当日，原告收到被告鑫鹏农机公司楼房材料预付款200000元；2011年5月26日，原告收到被告鑫鹏农机公司楼房材料预付款100000元；2011年8月1日，原告收到被告鑫鹏农机公司材料款200000元。被告鑫鹏农机公司向原告宏运砂石公司支付上述500000元工程款后，未再支付其他工程款。另查明，本案被告鑫鹏农机公司对原告宏运砂石公司承建的涉案工程质量存有异议向本院另行提起诉讼。诉讼期间，鑫鹏农机公司申请对涉案工程是否完工、工程质量不合格部分及未按图纸施工部分的损失进行鉴定。经本院委托新疆维吾尔自治区司法鉴定科学技术研究所司法鉴定中心进行鉴定，鉴定结论为涉案工程外墙突出部分未完工，基础、墙体、屋面、外饰、顶层檐口、楼梯间部位存在问题，且不符合设计要求，需修复费用168241元。2016年9月19日，本院作出（2016）新2923民初3052号民事判决书，判决由库车宏运砂石公司赔偿鑫朋农机公司117768.70元。再查明，被告陈会贤系被告鑫鹏农机公司法定代表人，其在建筑施工合同中签名系履行职务行为。原告宏运砂石公司无建筑施工资质。本案被告鑫鹏农机公司认为应按合同约定确定本案工程价款，且不予认可原告追加部分的工程款92646.85元，对此本院向原告释明后，原告表示不要求鉴定。本院认为，一、关于建筑工程施工合同效力认定问题。合同一经签订，对双方当事人均具有同等约束力。本案被告鑫鹏农机公司将办公楼工程交由原告承建，双方签订了书面的《建筑工程施工合同》，因原告不具备相应的建筑施工资质，故被告鑫鹏农机公司与原告于2011年4月21日签订的《建筑工程施工合同》，违反了法律强制性规定，属无效合同。被告陈会贤与原告签订合同的行为系履行职责，故其在本案中不承担民事责任。二、关于工程款数额认定问题。原告与被告鑫鹏农机公司签订的《建筑工程施工合同》属无效合同，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。本案原告对涉案工程进行了施工，其投入的不仅是人力还有物力和财力，且已物化在该工程中增加了工程的价值。原告上述投入客观上不可能返还，根据庭审查明的事实，涉案工程未竣工验收，且部分工程需进行修复。庭审中，原告提供的工程预算书、工程概预算及工程结算书存在瑕疵，不符合证据的形式要件，在原告放弃对其工程款进行鉴定的情况下，本院参照无效合同中约定的合同价款800000元，结合本案实际情况，对原告已完成工程款进行折价补偿。关于合同外增加工程量是否计入被告应向原告支付的工程款问题。被告鑫鹏农机公司与原告签订的《建筑工程施工合同》，约定工程如有重大变动或工程量增加时，被告必须以书面形式通知原告，本案被告鑫鹏农机公司对原告主张合同外增加的工程量不予认可，原告亦未提供有效证据证明合同外增加的工程量系经被告通知由其完成，故对原告主张的合同外工程款92646.85元的请求，理据不足，本院不予支持。因被告鑫鹏农机公司已向原告支付工程款500000元，故被告鑫鹏农机公司还应向原告支付工程款300000元（800000元-500000元）。原告主张的逾期付款利息92307.14元，原告与被告签订的建筑工程施工合同虽然约定了违约责任，但该合同系无效合同，故对原告的该项请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第五十二条第（五）项，第五十六条、《中华人民共和国民法通则》第四十三条、第一百零八条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告库车县鑫鹏农业机械有限责任公司于本判决生效之日起十日内向原告库车宏运砂石有限公司支付工程款300000元。二、驳回原告库车宏运砂石有限公司其他诉讼请求。三、驳回原告库车宏运砂石有限公司对被告陈会贤的诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，本案当事人申请执行的期间为两年，从履行期间的最后一日起计算。本案案件受理费9531元，由原告库车宏运砂石有限公司负担4542元，由被告库车县鑫鹏农业机械有限责任公司负担4989元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于阿克苏地区中级人民法院。审判长程秀风代理审判员黄永凯人民陪审员李芳芳二○一六年十一月二日书记员郭勇