.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}内蒙古自治区乌海市海南区人民法院民事判决书（2016）内0303民初1679号原告中冶天工集团有限公司(以下简称中冶天工公司)，住所地天津自贸试验区（空港经济区）西二道88号。法定代表人周青，该公司董事长。委托代理人珠勒花，慧聪律师事务所律师。委托代理人李二桃，慧聪律师事务所律师。被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司（以下简称亚欧大陆桥公司），住所地乌海市海南区公铁路西、拉黄线东。法定代表人郭春刚，该公司董事长。委托代理人张海峰，男，1976年9月16日出生，汉族，该公司总经理，住包头市东河区。原告中冶天工公司诉被告亚欧大陆桥公司建设工程合同纠纷一案，本院于2016年9月2日立案受理。依法由审判员翟鹏俊适用简易程序于2016年10月11日公开开庭进行了审理。原告中冶天工公司委托代理人珠勒花、李二桃，被告亚欧大陆桥公司委托代理人张海峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告中冶天工公司诉称，2014年5月18日，原、被告双方签订了《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》。2014年7月5日，原告开始进场施工，组织了工程勘察、设计、施工、备料，并分别于2014年10月、11月先后两次制作工程款支付报审表，就已经进行施工的工程款11558828.75元和892821.15元提出付款要求，且该工程量得到监理方、被告的确认，但被告并未付款。2014年12月份，原告就已完成的150300元，向被告提交的工程款支付申请表。在2014年8月至2015年2月期间，被告先后分5次向原告付款1030000元。2014年11月20日，被告向原告下发《因冬季停工通知》后至今再未复工。剩余工程款原告多次催要未果，于2015年9月23日向被告发出《关于尽快支付工程欠款等有关事宜的催告函》。2015年10月23日，被告书面作出《关于尽快支付中冶天工集团工程欠款等有关事宜的复函》，声称尽快筹集款源，争取在2016年开春复工。但时至今日，被告不仅并未支付尚欠工程款，也未兑现复工的承诺。原告诉至本院，请求判令：1、解除原、被告双方签订的《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》；2、被告支付原告工程欠款11571649.9元及按照同期银行贷款利率计算逾期利息至付清为止；3、被告支付工程停工、停建期间各项直接经济损失1061242.38元；4、被告承担本案诉讼费、保全费等。被告亚欧大陆桥公司辩称，被告不同意解除合同，希望原告可以继续施工；对于原告主张的工程款12451649.90元被告认可，按照合同约定被告应付款数额为尚欠部分的70%，即8716155元。被告已经支付了1030000元，尚欠原告11421649.90元；对于150300元的工程款因没有被告签字确认，故不认可；对于停工损失，被告不认可，因被告已于2014年11月20日通知原告冬季停工，停工损失最多计算至该日。经审理查明，2014年5月18日，原、被告签订了《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》，合同约定工程价款为48886128元，工期为150日。第26条约定，工程款按每月工程验工计价的70%支付；竣工验收合格并审计结束后支付总结算价款的95%，剩余5%为质保金。第35条约定，因非承包人原因造成工程的停建、缓建、延缓开工、延误工期、停窝工、发包人原因不能按期支付工程款、不能提供施工条件、不能及时办理签证，给承包人造成的施工影响及损失由发包人承担（含因停建、缓建发生的施工机构、机具的往返调迁费）。合同签订后，原告按照合同约定于2014年7月5日开始进场组织工程勘察、设计、施工、备料。经庭审中原、被告共同确认被告尚欠原告2014年10月、11月的工程款分别为11558828.75元和892821.15元。2014年11月20日，被告向原告下发了《关于冬季停工的通知》。2014年8月至2015年2月期间，被告先后分向原告付款合计1030000元。2015年9月23日，原告向被告发出《关于尽快支付工程欠款等有关事宜的催告函》。2015年10月23日，被告书面作出《关于尽快支付中冶天工集团工程欠款等有关事宜的复函》，函中声称尽快筹集款源并在2016年开春复工，同时股东天津汇力源投资有限公司将筹资支付部分工程部门急需的欠款。2015年5月4日，被告工作人员张海峰在原告对乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程的顾客意见调查过程中对于工程质量满意。以上事实有《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》、中标通知书、验工计价单、《关于冬季停工的通知》、《关于尽快支付工程欠款等有关事宜的催告函》、《关于尽快支付中冶天工集团工程欠款等有关事宜的复函》以及原、被告庭审笔录在案为凭，本院予以确认。本院认为，原、被告之间的《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》，是双方真实意思表示，不违反法律规定，对其法律效���本院予以确认。被告亚欧大陆桥公司欠原告中冶天工公司2014年10月、11月的工程款12451649.90元，核减被告已经支付的1030000元，被告尚欠原告11421649.90元未付。对于原告主张的超出部分150300元，因没有证据证实，本院不予支持。因被告长期未能按时付款，工程也一直未复工，原告的合同目的不能实现，故原告主张解除与被告之间的《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》的主张，本院予以支持。合同解除后，被告应就全部剩余工程款11421649.90元支付给原告。对于原告主张的逾期付��利息至付清为止，被告应按照合同约定以2014年10月应付价款11558828.75元的70%即8091180元（11558828.75元×70%）从2014年10月13日按照中国人民银行同期贷款利率支付利息至付清款为止。同时，被告应按照合同约定以2014年11月应付价款892821.15元的70%即624975元（892821.15×70%）从2014年11月11日按照中国人民银行同期贷款利率支付利息至付清款为止。对于原告主张被告支付工程停工、停建期间各项直接经济损失1061242.38元，根据原告提供的现有证据不能证实实际损失情况，本院不予支持。综上��述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷适用法律若干问题的解释》第六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条，判决如下：一、解除原告中冶天工集团有限公司与被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司之间的《乌海如意俊安物流园铁路防尘罩棚工程施工合同》；二、被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司于本判决生效后十日内给付原告中冶天工集团有限公司工程款11421649.90元；三、被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司以应付价款8091180元为基数从2014年10月13日起按照中国人民银行同期贷款利率支付原告中冶天工集团有限公司利息至付清款为止；被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司以应付价款624975元为基数从2014年11月11日起按照中国人民银行同期贷款利率支付原告中冶天工集团有限公司利息至付清款为止；四、驳回原告其他诉讼请求。本判决生效后，如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应依照《中华人民共���国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费97520元，因本案适用简易程序审理，已减半收取48760元，财产保全费5000元，由原告中冶天工集团有限公司负担3595元，由被告内蒙古亚欧大陆桥物流有限责任公司负担50165元。（原告已预交，被告于本判决生效后十日内一并支付原告）如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于乌海市中级人民法院。本判决生效后，负有履行义务的一方当事人逾期不履行，享有权利的一方当事人应在二年内向本院申请执行，逾期不申请执行，视为放弃申请执行的权利。审判员翟鹏俊二〇一六年十一月二十二日书记员王欢