安徽省合肥市蜀山区人民法院民 事 判 决 书(2016)皖0104民初5230号原告：合肥中亚网架工程有限责任公司，住所地安徽省合肥市长丰双凤经济开发区，统一社会信用代码91340121705051465K。法定代表人：汪冠辉，总经理。委托代理人：张军临，安徽张军临律师事务所律师。委托代理人：黄国华，安徽张军临律师事务所律师。被告：汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司，住所地安徽省合肥市临泉路与定远路交口汪塘花园3幢504室，统一社会信用代码340108000066863。负责人：ＸＸ标，分公司经理。委托代理人：高林，安徽天德律师事务所律师。委托代理人：周忠明，安徽天德律师事务所律师。被告：汕头市达诚建筑有限公司，住所地汕头市濠江区宕石洪厝街31号2楼，统一社会信用代码914405007147868426.法定代表人：黄发亮，总经理。原告合肥市中亚网架工程有限责任公司与被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司、汕头市达诚建筑有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告合肥中亚网架工程有限责任公司的委托代理人张军临、黄国华到庭参加诉讼。被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司的委托代理人高林到庭参加诉讼。被告汕头市达成建筑有限公司经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出如下诉讼请求：1.判令被告一立即支付拖欠原告工程款307300元；2.判令被告一支付逾期支付工程款利息162869元（按每天万分之十计，自2015年1月21日至2016年7月6日，307300元×1‰/天×530天=162869元。直至工程款付清为止）；3.由被告2承担支付责任；4.被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年5月20日，原告与被告一就松芝万象城10＃影厅东山墙及A座屋顶网架结构工程签订了《施工合同》一份，2015年1月21日签订《补充协议》一份，合同对承包范围方式、工程工期、质量、合同计价、付款方式、逾期付款利息等方面作出明确约定。2014年9月24日原告按合同规定完成了网架主体安装，并报请验收。至此，被告按照合同约定应当支付原告工程款484000元，而被告分文未付，经原告屡次催要，被告仅分别于2015年2月3日付款156700元、2015年8月24日付款2万元，仍拖欠工程款307300元至今。同时，由于被告原因，该工程目前处于停工状态，给原告造成重大损失。为了尽早收回工程款，维护原告合法权益，特提起诉讼，请人民法院支持原告诉讼请求。被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司辩称：1、原告未履行合同约定义务，无权要求支付合同进度款，双方2015年1月21日签订的补充协议已变更双方原2014年5月20日签订的施工合同中约定的付款方式，根据补充协议我方已将10号楼影厅东山墙网架106700元合同款支付完毕，A座顶网架工程我方已支付70000元，尚欠30000元，根据补充协议第二条约定，原告应将A座顶所有钢梁及檩条发货到场，我方才支付原告合同进度款484000元，而至今，原告未发货，根据合同法第67条我方享有后履行抗辩权，原告诉请没有法律依据及事实依据；2、在双方补充协议仍有效的情况下，原告要求进度款将损害我方合法权益，鉴于双方合同仍合法有效，并没有发生解除或终止履行的事由，因此，根据合同我方也仅欠其30000元工程款，原告要求支付484000元超出合同约定，并且，该款也超出了其实际施工的应得结算款项，根据我方测算我方已付工程款加上之前原告损坏电梯的罚款等数额，已基本与原告施工的工程应得款相当，如双方现解除合同，我方认为已不需要再支付原告工程款。请求驳回原告诉请。被告汕头市达成建筑有限公司未答辩。原告围绕诉讼请求依法提交了企业信息复印件，施工合同，网架结构工程施工合同的补充协议，工程01、02、03、05、08、11联系单，被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司依法提交了施工合同、补充协议，关于要求立即恢复工程建设的紧急催告函，关于要求立即恢复工程建设的回复函，关于中亚网架总第ZY2014090901号函的回复，被告汕头市达成建筑有限公司未发表质证意见，对上述证据的证据效力予以确认。对原告提供的网架结构安装报验申请表及验收记录，工程款支付审批表、工程验收（方案）记录、验收记录，工程联系单10，13，催款函，无法实现其证明目的，证据效力不予确认。根据原告陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：发包人：汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司（以下简称甲方）承包人合肥中亚网架工程有限责任公司（以下简称乙方）签订松芝万象城10#影厅东山墙及Ａ座屋顶网架结构工程施工合同，约定承包范围松芝万象城10#影厅东山墙网架及Ａ座屋顶网架结构的制作、安装、压型板、砼、防水、沿沟、排水、防雷接地及钢结构防火涂料、屋面钢架拆除等工程（按甲方确认的施工图及报价清单施工）。承包方式：包工、包料、包安装、包安全、包验收。（验收为钢结构单项验收，消防、防雷由甲方组织验收，乙方给予配合）本工程工期为60个日历天，合同签订之日起计算，如10#影厅与A座屋顶网架不能同时施工则分别计算工期，非乙方原因造成工期需延后的，乙方可办理相关书面凭证并经甲方确认同意后方可作为工期顺延的凭证。因乙方原因造成工期延误的，每延误一天扣除500元作为违约金来补偿甲方的各项损失。工程计价包干总价968000元整，其中Ａ座屋顶808000元整，10#影厅东山墙网架￥160000元整，包干总价含甲方确认的施工图纸范围内所发生的直接费、间接费、利润、所有措施费、不可预见费、税金以及风险等一切费用，不论何种原因均不作任何调整。因甲方原因造成的总价包干外经济签证，乙方须办理相应的签证确认手续方可列入决算。本工程的施工用水、用电费用由乙方承担，施工期间费用由甲方代付的，按表按实计算。付款方式1、合同签订后，网架主体材料全部进入现场，经甲方、监理验收合格后开始安装，网架主体安装完成，5个工作日内，支付合同总价的50%，计484000元。本工程完工经监理甲方组织专项验收合格后凭验收资料及等额发票一个月内付至合同总价款的97%，余3%作为质保金，质保期为贰年，贰年后无质量问题，一次性无息付清。上述每次付款均需提供同等金额的发票。如10#影厅东山墙网架与A座屋顶网架不能同步施工，可分别按进度支付工程进度款。如本工程经甲方、监理、分项验收合格后，承包方未能按时支付工程款，发包方应承担按每天万分之十支付利息，由于非原告原因多次致使无法施工，工期应当顺延；发包方收到验收报告后28天内组织分项验收，如逾期甲方不组织验收则视为验收合格等。2014年9月3日，原告向被告发出工程款支付审批表，我公司已按合同要求网架主体材料全部进场，经甲方、监理验收合格后开始安装，网架主体已安装完成。按合同约定贵方应支付合同价的50%，即484000元，监理单位意见A顶网架、电影院东山墙网架按合同第六条第二款已安装完成，可支付工程进度款，请审核。工程部的意见为Ａ座顶网架及东山墙网架主体安装完成，但成本部、董事长助理、财务部、分管领导等均未签字。2014年9月27日，被告一出具关于中亚网架总第ZY201490901号函回复中称贵司于2014年9月3日提交工程款审批表，但A座网架于2014年9月22日完成杆件及球安装、支座固定焊接正在进行，而且网架钢梁檩条未施工完成，即网架主体安装未完成，依据合同付款的第六条第一款约定你方不具备付款条件。2015年1月21日原告作为承包方（乙方），被告一作为发包方（甲方），签订松芝万象城10#影厅东山墙及A座屋顶网架结构工程施工合同的补充协议，松芝万象城10#影厅东山墙及A座屋顶网架结构工程经双方协商达成如下补充协议，此补充协议与原有施工合同具有相同法律效力，具体内容如下；一,10＃影厅东山墙按已完成网架安装工作量，乙方同意按甲方意见取消施工合同清单内的内墙钢檩条和外墙钢檩条，并同意相应核减此部分价款50000元，10#影厅东山墙网架造价由160000元整下调为110000元，甲方将10#影厅东山墙部分工程款的97%即￥106700元支付到乙方账户，乙方即配合甲方组织网架专项验收，合格后工作面移交给科胜幕墙公司施工。二、A座顶网架工程本协议签订后两日内支付给乙方壹拾万元整（￥100000元），到账后乙方将A座顶的所有钢梁和檩条发货到场；甲方即付至A座顶网架工程款的50%即484000元（本次付款扣除本工程已付款），到帐后乙方开始施工，压型钢板楼板安装工程后三日内付给乙方壹拾伍万元（￥150000）；不含砼及其他工程，到帐后乙方实施下步工序。本合同整体完成后验收合格后一周内付至合同额97%，余额3%作为质保金，质保期为壹年。到期后无质量问题一周内无息付清。乙方收到206700元工程款后于50工作日完成全部工程量并交由甲方验收，并配合目前公司的外围施工。如违约按施工合同条款进行处罚。甲方于2014年12月18日发给乙方的《解除合同通知书》和乙方于2014年12月23日发给甲方的《针对解除合同通知书的复函》无效，未尽事宜按原合同执行。四、乙方未按照上述约定事项和时间完成约定工程量，交由甲方及监理验收合格，应承担合同规定的违约责任，同时如甲方不能按时支付工程款，按原合同承担合同规定的违约责任；本补充协议与《施工合同》具有同等法律效力，如有不一致的，以本补充协议为准等。被告一于2015年2月3日付款156700元，2015年8月24日付款2万元。现该工程处于停工状态。原告称到2015年2月被告一直未付款，如被告一足额付款原告将会将所有钢梁、檩条发货到现场。本院认为：原告与汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司自愿签订的施工合同及补充协议，系各方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方应当切实履行。因双方于2015年1月21日约定，补充协议与施工合同具有同等法律效力，如有不一致的，以补充协议为准，按补充协议约定，10#影厅东山墙部分工程款的97%即106700元及协议签订后两日内支付的100000元履行期限已届满，汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司已支付176700元，尚欠30000元；因补充协议中双方约定，上述款项到账后乙方将A座顶的所有钢梁和檩条发货到场；甲方即付至A座顶网架工程款的50%即484000元（本次付款扣除本工程已付款），现原告未举证证明A座顶的所有钢梁和檩条已发货到场，原告要求被告支付拖欠工程款307300元，虽双方在施工合同中约定工程款484000元的支付条件为网架主体材料全部进入现场、网架主体安装完成5个工作日内，但补充协议已对该支付条件进行变更，支付条件应以变更后的补充协议为准。被告汕头市达诚建筑有限公司安徽分公司虽未完全履行补充协议中的相关付款义务，但双方对于补充协议的约定并未变更或撤销，该补充协议仍具有法律效力。对原告要求工程款超过30000元的部分本院不予支持，原告要求的利息对自2015年1月23日起以30000元为基数未超过银行同期贷款利率四倍计算的部分本院予以支持。被告汕头市达诚建筑有限公司安徽分公司无独立法人资格，其民事责任，按公司法的规定，由其设立的公司法人承担，原告请求两被告共同承担上述责任，不违反法律规定，本院予以支持。综上，根据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司、被告汕头市达诚建筑有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告合肥中亚网架工程有限公司工程款30000元，并支付自2015年1月23日起以30000元为基数按中国人民银行公布的同期贷款利率四倍支付的利息至款清时止；二、驳回原告合肥中亚网架工程有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8353元，减半收取4176.5元，由被告汕头市达诚建筑有限公司合肥分公司、被告汕头市达诚建筑有限公司承担600元，原告合肥中亚网架工程有限公司承担3576.5元。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于安徽省合肥市中级法院。审判员  王嘉佳二〇一六年十一月二十六日书记员  童 星附：本案适用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。