山西省侯马市人民法院民事判决书（2018）晋1081民初1566号原告：山西铃木电梯有限公司，住所地：山西侯马。统一社会信用代码：×××。法定代表人：王国坤，该公司总经理。委托诉讼代理人：朱芳芳，山西启正律师事务所律师。被告：稷山县明瑞房地产开发有限公司，住所地：稷山县。统一社会信用代码：×××。法定代表人：文水娟，该公司经理。委托诉讼代理人：王丹东，山西圣剑律师事务所律师。原告山西铃木电梯有限公司（以下简称：铃木公司）诉被告稷山县明瑞房地产开发有限公司（以下简称：明瑞公司）合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告铃木公司委托诉讼代理人朱芳芳、被告明瑞公司委托诉讼代理人王丹东到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告铃木公司向本院提出诉讼请求：1、判令解除原、被告签订的《电梯设备定做合同》、《电梯设备安装合同》及《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》；2、判令被告支付电梯款3336000元及违约金（从2016年1月1日起至还清款之日止按年利率24%计算）；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年9月5日，原、被告签订了《电梯设备定做合同》及《电梯设备安装合同》，约定被告向原告定作电梯43部，电梯总价款为5941500元，安装总价款为1564000元，合计7505500元。合同签订后，被告仅支付了部分定金。2015年6月29日，双方又签订了《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》，约定被告于2015年12月31日前无条件付清所有安装电梯款项，不能按期付款时，按应付未付款金额的1%/天缴纳违约金。合同签订后，原告按约定向被告提供并安装了36部电梯，电梯及安装总价款6186000元，但被告仅支付了2850000元，剩余电梯款项3336000元及剩余7部电梯定金经原告多次催要，被告至今未付，导致合同目的无法实现。为此，特具状诉讼。被告明瑞公司辩称，1、本案被告没有达到付款条件，根据合同约定，原告应在2015年9月5日前安装完成43部电梯，至今未安装完毕，达不到付款条件；2、原告少计算被告已付款8200元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在案佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2014年9月5日，原告作为乙方、被告作为甲方签订了《电梯设备定做合同》及《电梯设备安装合同》，约定被告向原告定作电梯43部，电梯总价款为5941500元，安装总价款为1564000元，合计7505500元。合同约定付款方式：“1、在本合同签订之日起3天内，甲方根据各楼号需安电梯的紧急程度，按电梯编号进行分期定制，按每期每部4万元支付定金，直接汇入本合同乙方指定账户，并在电梯制作前确认乙方土建布置图及电梯布置图。2、甲方在通知乙方各期到货前3天内，再次按每期每部付到本期货款总额的80%，直接汇入本合同乙方指定账户，款到后三天内乙方安排发货。3、各期电梯安装完毕并经相关部门验收取得合格证后7天内，甲方支付到已安装完毕电梯（按期次）的95%，直接汇入本合同乙方指定账户。4、最后留所有已定电梯货款的5%作为质保金，在各期验收合格之日起12个月内或甲方收货之日起15个月内无任何质量问题，两者以先到日期为准，甲方将各期余款直接汇入本合同乙方指定账户。5、甲方逾期付款或逾期确认土建布置图及电梯布置图，则合同交货期相应顺延……”合同签订后，被告于2014年9月15日支付30万元，2015年1月23日支付50万元，2015年5月7日支付20万元，2015年5月15日支付20万元。2015年6月29日，原、被告双方又签订了《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》，约定:“双方协商一致同意，对2014年9月5日双方签订的电梯设备定做和安装合同进行如下变更补充：一、电梯安装完毕日期的变更：1号楼、2号楼、7号楼、8号楼、9号楼、10号楼、共26部电梯务必在2015年9月15日前安装完毕。二、电梯的试用日期：3号楼、4号楼共9部电梯在甲方完成电源移出井道的情况下，务必在2015年7月1日前达到试用条件。5号楼、6号楼共8部电梯在甲方完成基本整改的情况下，务必在2015年7月5日前达到试用条件。三、付款方式的变更：甲方在2015年8月5日前付50万元，2015年8月15日前付50万元，2015年9月15日全部安装完毕后付200万元，所有电梯达到正常运行，本项目所有剩余款项在2015年12月31日前无条件付清。四、违约责任：如山西铃木电梯有限公司不能按时安装完毕，未安装完毕电梯数量，每部按0.5万元扣除电梯款。如甲方不能按时付款，按应付未付款金额的1%/天缴纳违约金。如甲方每期付款不能按时付清，每延误一天，安装完毕日期推迟10天。五、本合同为2014年9月5日双方签订的电梯设备定做和安装合同的补充变更合同，除以上条款变更外，其他条款按原合同执行”。合同签订后，原告按约定向被告定作并安装了36部电梯，而被告并未按双方约定的时间向原告付款，原告便停止安装剩余7部电梯。之后经原告催要，被告于2015年8月11日支付50万元，2016年1月15日支付10万元，2016年3月21日支付10万元，2016年9月7日支付6200元，2016年9月23日支付10万元，2017年5月18日支付5万元，2017年8月9日支付2000元，2017年9月22日支付5万元，2017年10月30日支付15万元，2018年1月16日支付5万元，2018年1月26日支付15万元，2018年5月30日支付10万元，2018年7月31日支付10万元，2018年8月17日支付20万元。被告共计支付原告电梯款2858200元。2015年12月9日，原告将36部电梯安装完成后交付被告使用，其中26部电梯经运城市特种设备监督检验所检验合格，另10部电梯未验收的原因为被告未整改及通电源故未达到验收条件。36部电梯定作及安装总价款为6186000元，被告已支付2858200元，尚欠原告电梯款项3327800元。经催要未果，原告诉至法院。本院认为，原、被告签订的《电梯设备定做合同》、《电梯设备安装合同》及《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》是双方当事人真实意思的表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，双方均应按约履行。原告定作并安装了36部电梯，被告仅支付了部分款项，剩余款项未按约定期限支付，原告主张因被告违约拒不付款致使合同目的无法实现，继续履行合同将对原告造成更大损失，现原告以诉讼的方式要求解除合同，不为法律所禁止，故对原告要求解除双方签订的《电梯设备定做合同》、《电梯设备安装合同》及《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》的诉讼请求，本院予以支持。《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。本案中，原告按合同约定向被告定作并安装了36部电梯，总价款为6186000元，被告支付了2858200元，尚欠原告电梯款项3327800元，被告理应承担给付责任，故对原告要求被告支付货款的诉讼请求在本院认定范围内予以支持。根据上述法律规定，合同解除后当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失，原告主张违约金的诉求于法无据，本院不予支持，但因被告逾期付款，给原告造成一定的利息损失，原、被告在变更协议中约定被告应于2015年12月31日前无条件付清所有安装电梯款项，故被告理应从2016年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率向原告赔偿逾期付款的利息损失。庭审中，原告称被告于2016年9月7日支付的6200元及2017年8月9日支付的2000元共计8200元是支付的维修零部件款并非支付的货款的主张，于法无据，本院不予采信。被告辩称原告应在2015年9月5日前安装完成43部电梯，至今未安装完毕，达不到付款条件，因被告未按约定期限付款，导致合同无法继续履行，系被告违约在先，故对被告之辩解本院不予采信。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、解除原告山西铃木电梯有限公司与被告稷山县明瑞房地产开发有限公司签订的《电梯设备定做合同》、《电梯设备安装合同》及《关于稷山明鑫花苑电梯设备定做和安装合同的变更协议》；二、被告稷山县明瑞房地产开发有限公司于本判决生效后五日内给付原告山西铃木电梯有限公司电梯款3327800元并赔偿逾期付款的利息损失（利息损失以3327800元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，从2016年1月1日起计算至实际给付之日止）；三、驳回原告山西铃木电梯有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。案件受理费33490元，财产保全费5000元，共计38490元，由被告稷山县明瑞房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于临汾市中级人民法院。审 判 长 郭李平人民陪审员 苏 婷人民陪审员 郝红萍 二〇一九年六月二十一日书 记 员 陈荣荣