浙江省平阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0326民初604号 原告（反诉被告）：温州欧凯机械有限公司，住所地浙江省平阳县万全轻工基家居园区兴平路**。 法定代表人：胡立水，董事长。 委托诉讼代理人：周建深、金凌剑，浙江哲昌律师事务所律师。 被告（反诉原告）：江苏润江复合材料科技有限公司，住所地江苏省沭阳县玉环路东侧城南污水处理厂南侧。 法定代表人：黄**娣。 委托诉讼代理人：张钜、金贵。 原告温州欧凯机械有限公司（以下简称欧凯公司）与被告江苏润江复合材料科技有限公司（以下简称润江公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月14日立案受理。2019年2月9日，被告润江公司向本院提起管辖权异议。2019年2月18日，本院裁定予以驳回。被告润江公司向温州市中级人民法院提起上诉，温州市中级人民法院于2019年3月26日裁定驳回上诉，维持原裁定。2019年5月22日，被告润江公司提起反诉，本院决定本诉和反诉合并审理。2019年6月12日，本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告欧凯公司委托诉讼代理人周建深，被告润江公司委托诉讼代理人张钜到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告欧凯公司向本院提出诉讼请求：1.润江公司支付欧凯公司机械货款82万元并赔偿利息损失（从起诉之日起按年利率4.35%计算至实际履行之日止）；2.本案诉讼费用由润江公司承担。事实和理由：欧凯公司系从事液压机械、包装机械生产销售生意，润江公司系从事复合材料设备研发，电力配套工程设备等生产、销售的企业。2018年3月24日，润江公司因生产需要向欧凯公司购买一台四柱液压机。双方当日签订一份《购销合同》，合同价款计196万元。按照合同约定，润江公司应当在签订后7日内支付原合同总额20%货款即39.20万元作为定金。进度款为合同签订后40日内支付总额30%货款即58.80万元，交付货物并经验收合格后5日内支付合同总额30%货款即58.80万元，验收合格后6个月支付尾款39.20万元。合同签订后，润江公司逾期支付定金和进度款。欧凯公司交付机器后，双方于2018年8月28日组织验收并验收合格。期间被告仅支付润江公司114万元，剩余货款82万元未予清偿。 被告江苏润江公司答辩称：尚欠货款82万无异议。现行增值税税率为13%，故应按增值税税率13%计算，超过部分应予以扣减货款。 反诉原告润江公司向本院提出诉讼请求：1.欧凯公司支付延迟交货违约金113.68万元；2.本案诉讼费用由欧凯公司承担。事实和理由：2018年3月24日，欧凯公司与润江公司签订一份《购销合同》，为了保证液压机的质量以及交货时间，双方在合同中特别约定了未经润江公司同意，不得将液压机转包给第三方加工制作；除不可抗力外，每逾期1天交货,需向润江公司支付合同总额1%违约金，逾期交付超过10天的，除缴纳违约金外，还需支付合同总额15%的赔偿金。合同签订后，欧凯公司在未经润江公司许可的情况下将液压机的主要部件油缸转交给其他厂家生产，并且液压机主体部件直至2018年7月28日向润江公司交付。交付的液压机部分指标达不到双方的约定，机器运行过程中下滑，存在安全隐患；该液压机运行加压时等待时间过长不符合技术设计快速加压的要求；因欧凯公司提供的设备功率超限,造成润江公司变压器功率不够，影响了其他设备的运行。液压机的部分组(换模小车以及轨道）一直没有交付，导致润江公司无法正常使用该机器，直至2018年10月中旬，欧凯公司才向润江公司提供不符合要求的换模小车以及轨道，且该液压机运行加压时等待时间过长的问题仍然没有得到有效的解决。由于欧凯公司没有根据双方合同的约定提供符合要求的液压机，并在交付的过程中存在迟延交付的情形，并给润江公司带来巨大的经济损失，根据合同法的规定以及双方的约定，提起诉讼。 反诉被告欧凯公司答辩称：1.欧凯公司已经按约履行全部合同义务，不存在违约情形，但润江公司未按合同约定支付定金和进度款，构成违约。2.即使存在违约，违约金亦过高，要求予以调整。3.欧凯公司未将液压机主要部分转交第三方加工。换模小车和轨道不在买卖合同清单内，没有提供的义务。欧凯公司提供的机器不存在质量瑕疵，如果有瑕疵，润江公司不会于2018年9月29日再支付两笔货款。 本院经审理，认定本案事实如下：2018年3月24日，欧凯公司与润江公司分别签订的《设备采购合同》《2500T四柱式SMC专用液压机技术协议》约定：1.润江公司向欧凯公司购买一台四柱液压机，总金额为196万元（含17%增值税）。2.合同自签订之日起生效，欧凯公司应自合同生效之日起70天内完成设备安装调试并达到批量生产状态。3.润江公司于合同生效后7日内以银行转账或承兑汇票方式付款20%，即39.20万元，作为合同订金；合同生效后40日内以银行转账或承兑汇票方式付款30%，即58.80万元，作为进度款；案涉货款送至润江公司并安装验收合格后，润江公司在确认后5日内以银行转账或承兑汇票方式付款30%，即58.80万元；案涉货物验收合格后6个月，且运行正常无障碍，润江公司收到欧凯公司全额发票后，付款20%，即39.20万元。4.未经润江公司同意，欧凯公司不得将案涉货物转包给第三方加工制作。5.除不可抗力外，欧凯公司逾期交付的，每逾期1天应向润江公司偿付合同总额1%的违约金；逾期交付超过10天的，除上述违约金外，还需按合同总价款的15%支付赔偿金。 上述合同签订后，欧凯公司分别于2018年4月2日、4月7日、4月29日、5月16日、5月30日、2019年1月12日、3月25日支付货款10万元、30万元、20万元、30万元、8万元、49879.84元、105480元，共计1135359.84元。欧凯公司主张按114万元计算。 根据温州市瓯海区货运信息协议书载明，欧凯公司分别于2018年5月24日、6月4日向润江公司交付货物。2018年8月28日，欧凯公司员工李如涛和润江公司员工陈勇在《油压机质量验收单》上签字确认。另《油压机质量验收单》载明设备实际安装调试完成日期7月28日。2019年6月17日，欧凯公司出具《情况说明》，明确应缴纳的增值税为13%，同意超过部分的税额6.70万元〔196-196÷（1+17%）×（1+13%）〕在货款中予以扣减。 以上事实，有营业执照、企业登记信息、设备采购合同、2500T四柱式SMC专用液压机技术协议、油压机质量验收单、银行电子回执、收款收据、电子银行承兑汇票等证据及庭审笔录证实，本院予以认定。 本院认为，欧凯公司与润江公司形成的买卖合同关系，系双方当事人真实意思表示，应认定合法有效。现欧凯公司要求润江公司支付货款75.30万元（196-114-6.70）及利息（从2019年1月14日起按年利率4.35%计算至实际还款之日止），符合法律规定，本院予以支持。 关于温州欧凯公司交货时间问题。欧凯公司主张交付时间为2018年5月24日、6月4日。润江公司主张交付时间为2018年7月28日及10月中旬。本院认为，油压机质量验收单明确载明设备实际安装调试完成日期7月28日。案涉设备重200多吨，配件众多，根据日常生活经验，不可能当天交货即完成设备的安装调试，润江公司明显存在虚假陈述，故本院对其主张不予采纳。结合货运信息协议书载明的交货日期分别为2018年6月4日，根据高度盖然性原则，本院对欧凯公司主张的交付设备时间予以确认。 关于延迟交货违约金计算问题。本院认为，根据《设备采购合同》规定，欧凯公司逾期交付的，每逾期1天应向润江公司偿付合同总额1%的违约金；逾期交付超过10天的，除上述违约金外，还需按合同总价款的15%支付赔偿金。欧凯公司实际交付设备实际为2018年6月4日，应交付时间为2018年6月1日，已经逾期。同时，根据双方履约情况，欧凯公司在2018年7月28日才安装调试完成设备，2018年8月28日验收合格，亦已逾期，已经远远超过《设备采购合同》中关于“合同生效之日起70天（即2018年6月1日）内完成设备安装调试并达到批量生产状态”的约定。由于《设备采购合同》对调试、验收逾期所应承担的法律后果未作约定。故本院根据公平原则和诚实信用原则，结合双方当事人的过错程度及预期利益等因素综合考虑，将交付与安装调试逾期违约金标准均酌定为每日300元，共计2.64万元〔300元/日×88日（2018年6月2日至2018年8月28日至）〕。润江公司虽未按照约定支付定金和后续尾款，但欧凯公司未提出相应主张，本案中不予处理。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告江苏润江复合材料科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告温州欧凯机械有限公司货款75.30万元及利息（从2019年1月14日起按年利率4.35%计算至实际还款之日止）； 二、反诉被告温州欧凯机械有限公司于本判决生效之日起十日内支付反诉原告江苏润江复合材料科技有限公司违约金2.64万元； 三、驳回反诉原告江苏润江复合材料科技有限公司其他诉讼请求。 如义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费11330元，减半收取计5665元，由江苏润江复合材料科技有限公司负担；反诉案件受理费15031.20元，由江苏润江复合材料科技有限公司负担14793.20元，温州欧凯机械有限公司负担238元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级人民法院。 本判决生效后，负有义务的一方当事人不履行判决确定的义务，另一方当事人应当在判决书确定义务履行之日起二年内向本院申请执行。 审判长  蔡小博 二〇一九年六月二十一日 （） 书记员  李**蒙