广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0103民初8746号 原告：张婉梅，女，1989年3月16日出生，汉族，住南宁市青秀区。 委托诉讼代理人：赵荣蓉，广西欣和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：卢鹏，广西欣和律师事务所实习律师。 被告：广西天昌投资有限公司，住所地：南宁市青秀区青秀路**。 法定代表人：陈耀宗，总经理。 委托诉讼代理人：王丽，广西万益律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨醒平，广西万益律师事务所律师。 原告张婉梅与被告广西天昌投资有限公司（以下简称“天昌公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年6月11日立案受理后，适用简易程序进行审理。原告张婉梅的委托诉讼代理人赵荣蓉、卢鹏，被告天昌公司的委托诉讼代理人王丽、杨醒平到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告张婉梅向本院提出诉讼请求：一、请求依法判令被告将办理权属登记所需资料报产权登记机关备案，以办理不动产权属登记。二、请求判令被告向原告支付逾期办理产权备案登记违约金12859.56元。三、本案所有诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：2016年3月3日，原、被告签订《南宁市商品房买卖合同》，约定原告购买被告开发的位于南宁市青秀区盟中央城X区X号楼XXXX号房，总价642978元；被告于2016年4月30日前将房屋交付给原告，同时被告应在720日内依约为原告将办理权属登记所需资料报产权登记机关备案，以办理不动产权证书。合同签订后，原告依约付清了全部购房款，但被告至今没有为原告将办理权属登记所需资料报产权登记机关备案以办理不动产权证书，给原告造成损失。为维护自身合法权益，原告特诉至法院，提出前述诉请。 被告天昌公司辩称：一、案涉房屋产权登记手续迟延办理，根本原因系东盟中央城部分业主的违章搭盖，答辩人对案涉房屋的产权登记手续迟延办理不存在过错，不应承担违约责任。二、被答辩人已经实际收房并装修入住，且案涉房屋所在区域房价持续上涨，被答辩人未发生任何实际损失，即便法院认定答辩人存在过错，被答辩人主张违约金也过高，应予调整。 经审理查明，2016年3月3日，原告（买受人）与被告（出卖人）签订一份《南宁市商品房买卖合同》（合同编号：YS01779629），约定买受人购买出卖人开发建设的青秀区桂雅路10号东盟中央城X区X号楼XXXX号房，总价款642978元。其中第九条约定，出卖人应当在2016年4月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将经勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位验收合格，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用。第十七条第3款约定，出卖人应当在商品房交付使用后720日内，将办理权属登记所需的资料（含买受人已提交齐备的材料）报产权登记机关备案，以办理《房屋所有权证》。因出卖人过错，导致本条约定的上述手续迟延办理的，买受人不退房，每逾期一日，出卖人按日向买受人支付已付房款的万分之一的违约金，最高不超过总房款的2%。因买受人原因（含买受人未付清应付房款、不及时向出卖人领取相关资料、不及时向产权登记机关申请办证、未提交相关资料及未付清相关费用等）导致本条约定的上述手续迟延办理的，出卖人不承担责任。该合同于2016年3月15日办理合同备案登记，登记编号：XXXX。 上述合同签订后，原告付清了全部购房款，并缴纳契税6429.78元，被告于2016年3月11日交付了房屋。 因被告未在合同约定的期限内履行报备案义务，以办理不动产权证，原告诉至法院，提出前述诉请。被告应诉后答辩如前。庭审中，被告自认尚未向南宁市自然资源局申请办理涉案房屋所在楼栋的竣工验收规划合格证。 另查明，东盟中央城B区9号楼住宅及商业部分于2014年11月3日取得《商品房预售许可证》，证号：南房预字（2014）第186号。 南宁市规划管理局出具的《红线图》下附审批意见，同意被告按红线所示位置结合该局审定的总平和方案建设A区8栋住宅楼。并列明了存在违章搭盖的住户房号，建议暂不予办理产权登记手续。 为查明被告在申请办理东盟中央城规划竣工验收过程中遇到的问题，本院先后向南宁市规划管理局、南宁市青秀区城市管理局发函。南宁市规划管理局于2018年12月17日回函，载明：一、天昌公司于2018年5月17日向该局申请办理东盟中央城A区1-8号楼规划竣工验收，因存在违法建设，该局转青秀区综合执法部门处理并退件，在该公司接受处理且青秀区综合执法部门出具结案通知后，该公司于2018年8月21日再次向该局申请办理A区1-8号楼规划竣工验收，该局于2018年8月30日核发A区1-8号楼的规划竣工验收合格证。截至2018年12月14日，该公司未就A区其余单体及B区所有单体向该局申请办理规划竣工验收手续。二、该局核发的A区1-8号楼竣工红线图中注明“部分业主存在违章搭盖情况，建议暂不予办理产权登记手续”，该建议系针对存在违章搭盖的业主。南宁市青秀区城市管理局于2018年12月18日回函，载明：一、关于东盟中央城的处罚问题2018年6月4日，该局收到南宁市规划管理局转来的《关于东盟中央城A区1至8号楼涉嫌违反规划建设行为线索移交函》，反映在对东盟中央城A区1至8号楼项目的规划验收过程中，发现其存在与规划不符的问题。6月13日，该局执法人员到现场勘察并立案，经查，天昌公司于2011年至2012年间经南宁市规划管理局批准，建设东盟中央城A区1至8号楼项目，目前存在与规划不符的问题有：商业和架空层外立面涂料颜色与规划施工图纸不符；架空层未覆土种植绿化；约150户业主涉嫌存在占用消防逃生平台、占用公共通道、加建楼板、封闭阳台、搭盖阳光棚等违法建设行为。由于改变东盟中央城A区1至8号楼项目商业和架空层外立面涂料颜色属天昌公司的违法行为，2018年7月4日，该局在履行相关法律程序后，依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条，向天昌公司下达了《行政处罚决定书》，对其改变东盟中央城A区1至8号楼商业和架空层外立面涂料颜色的违法行为罚款43720元。天昌公司已履行处罚决定，东盟中央城A区1至8号楼商业和架空层外立面涂料颜色与规划施工图纸不符这一违法案件已结案。二、关于部分业主违章搭建等问题。东盟中央城A区1至8号楼住宅部分中约150户业主涉嫌存在占用消防逃生平台、占用公共通道、加建楼板、封闭阳台、搭盖阳光棚等违法建设行为的问题，是天昌公司在将房屋交付使用后，部分业主在装修过程中，未经规划行政主管部门批准，擅自进行改扩建导致的。对于上述问题，津头街道办已对部分业主下达了《责令改正违法行为通知书》。该局也建议市规划局按照《关于建立制止和查处违法用地违法建设联动工作机制意见》及以往工作流程，对不存在违建问题的房屋，继续办理规划验收手续，对存在违建问题的房屋，不予办理规划验收手续；同时，该局也告知天昌公司，由小区物业公司督促存在违建问题的业主自行整改，整改完毕后，再依法向市规划管理局申请办理规划竣工验收手续。 本院认为，原、被告签订的《南宁市商品房买卖合同》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效。双方均应切实认真履行合同义务。 根据合同第十七条约定，被告应在商品房交付使用后720日内，将含买受人已提交齐备的资料在内的办理权属登记所需的资料报产权登记机关备案，以办理《房屋所有权证》。从该条款内容看，被告应为原告向产权登记机关提交资料，此即为原告申请办理不动产权证。合同约定被告应在2016年4月30日前将房屋交付给原告使用，被告于2016年3月11日实际交付房屋，原告主张从实际交付房屋之日起算被告申请办证的时间，符合合同约定，故被告应在2018年3月1日前将办理权属登记所需的资料（含原告已提交齐备的材料）报产权登记机关备案，以办理不动产权证。现被告至今未履行上述报备案义务，至开庭审理之日已逾期483天。 被告辩称因东盟中央城小区部分业主存在违章搭盖，导致全体业主无法办理不动产权证。对此，南宁市规划管理局回函表示被告第一次申请办理东盟中央城A区1-8号楼的规划竣工验收的时间是2018年5月17日，A区其余单体及B区所有单体尚未申请办理规划竣工验收手续。南宁市青秀区城市管理局的复函中已明确，被告在建设东盟中央城A区1至8号楼的过程中存在商业和架空层外立面涂料颜色与规划施工图纸不符、架空层未覆土种植绿化的问题，该局为此对被告进行了处罚。被告履行处罚决定后，南宁市规划管理局已为东盟中央城A区1至8号楼办理了《南宁市建设工程规划竣工验收合格证》。由此可见，影响被告取得东盟中央城A区1至8号楼竣工验收合格证的因素是被告自身的违法行为，在部分业主尚未整改违章搭盖时，南宁市规划管理局就已办理上述楼栋的规划竣工验收。并且，根据《商品房买卖合同》约定，被告应在2018年3月1日前履行申请办证的义务，但其直至2018年5月17日才申请办理A区1至8号楼的工程竣工验收规划，涉案房屋所在楼栋至今尚未提交申请，被告已构成违约。除继续履行报备案义务，以办理不动产权证外，还应承担相应的违约责任。现原告主张被告依照《商品房买卖合同》第十七条的约定，以总房款的2%支付逾期办理产权备案登记违约金，符合合同约定，本院予以支持。因此，被告应向原告支付逾期办理产权备案登记的违约金12859.56元（以总房款642978元的2%计算）。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条之规定，判决如下： 一、被告广西天昌投资有限公司于本判决生效之日起十日将办理权属登记所需的资料报产权登记机关备案，以办理位于青秀区桂雅路10号东盟中央城X区X号楼XXXX号房不动产权证书； 二、被告广西天昌投资有限公司于本判决生效之日起十日内向原告张婉梅支付逾期办理产权备案登记的违约金12859.56元。 案件受理费61元，由被告广西天昌投资有限公司负担。 如义务人未在本案生效判决规定的期间内履行上述义务的，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息或支付迟延履行金，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内，向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审判员  胡歆怡 二〇一九年六月二十八日 书记员  杨 璇