山东省德州市德城区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁1402民初1462号原告（反诉被告）：邓学华。原告（反诉被告）：王金荣。以上原告共同委托诉讼代理人：葛凤刚，德州德城金盾之光法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：德州嘉汇房地产开发有限公司，住所地：德州市德城区青年路**。法定代表人：黄立仁。委托诉讼代理人：张顺华，山东铜镜律师事务所律师。委托诉讼代理人：张秀益，山东铜镜律师事务所律师。原告（反诉被告）邓学华、王金荣与被告（反诉原告）德州嘉汇房地产开发有限公司（以下简称嘉汇公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年4月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告邓学华、王金荣及委托诉讼代理人葛凤刚、被告嘉汇公司的委托诉讼代理人张秀益到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓学华、王金荣向本院提出诉讼请求：1.判令被告因逾期交房而向原告支付违约金21014元(自2017年11月1日起，暂计至2019年3月20日，共505天，全部违约金计至实际交付房屋之日止)。2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由:原、被告于2016年7月5日签订《德州市商品房买卖合同》，原告购买被告开发的位于德州市德城区青年路277号胜利凯旋花园二期××××号房屋，购房金额为416122元，原告全部付款，被告应于2017年10月31日前将符合合同约定的商品房交付原告。截至起诉日，被告仍未交付房产，原告所购房屋仍在施工过程中，被告已构成违约，应按日向买受人支付房价款万分之一的违约金21014元。嘉汇公司辩称，《附件四合同补充协议》第四条约定：“……如遇下列特殊原因，答辩人可据实予以延期，延期期间不承担延期交房的责任：5地震、暴风雪、洪水、气温低于摄氏零下五度、雷暴、暴雨、冰冻、非答辩人原因导致的火灾、以及其他不能施工的天气时段……”。2016年7月5日至2019年4月9日德州市因重污染天气导致答辩人延期交房158天，延期期间答辩人不承担延期交房的责任。嘉汇公司向本院提出反诉请求:判令解除原、被告于2016年7月5日签订的《德州市商品房买卖合同》及补充协议；本案诉讼费用由反诉被告承担。事实与理由：《德州市商品房买卖合同》约定涉案房屋于2017年10月31日前交付，由于反诉原告与承包方福建省永富建设集团有限公司之间的纠纷迟迟未能解决，致使合同目的不能实现，涉案房屋的开工日期及竣工日期不能确定，为了避免给购房者造成不必要的损失，根据附件四《合同补充协议》第十六条，要求解除双方签订的《德州市商品房买卖合同》及补充协议，退还购房款并按照补充协议约定承担违约责任。邓学华、王金荣对反诉辩称，合同约定，出卖人仅在买受人违约未付款（主合同第七条）或买受人不履行银行按揭还款义务（补充协议第三条）时享有合同解除权。答辩人无违约行为，被告无权解除合同。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。2016年7月5日，邓学华、王金荣与嘉汇公司签订《德州市商品房买卖合同》，邓学华、王金荣购买嘉汇公司开发的位于德州市德城区青年路277号胜利凯旋花园二期××××号房屋，购房金额为416122元。合同第七条，买受人如未按规定付款1、（2）逾期超过30日后，出卖人有权解除合同。第八条，出卖人应当在2017年10月31日前将符合本合同约定的商品房交付买受人使用。第九条1、（2）出卖人逾期交房超过30日后。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付日止，出卖人按日向买受人支付已付房价款万分之一的违约金。《附件四合同补充协议》第四条：“关于交付期限及特殊原因的约定……如遇下列特殊原因，出卖人可据实予以延期，延期期间出卖人不承担延期交房的责任：5地震、暴风雪、洪水、气温低于摄氏零下五度、雷暴、暴雨、冰冻、非答辩人原因导致的火灾、以及其他不能施工的天气时段……”。第五条：“关于出卖人逾期交房的违约责任的约定，双方同意对主合同第九条作出如下变更约定，并以本约定为最终约定：出卖人逾期交房，自主合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，扣除不可抗力因素导致的停工时间，出卖人按日向买受人支付房款万分之一的违约金，合同继续履行。不可抗力因素是指战争、重大自然灾害以及本补充协议第四条第五点所包含的因素。”《附件四合同补充协议》第十六条“关于单方面解除合同的违约责任主合同及本补充协议自双方签订之日起生效，双方应当全面履行，除对方违约原因任何一方不得单方面解除主合同及本补充协议。否则，单方面解除主合同及本补充协议的违约方，应当向另一方一次性支付房款总额30%的违约金。”2016年7月11日，邓学华、王金荣交纳房款256122元，2016年8月12日，邓学华、王金荣交纳房款160000元，共计416122元。涉案楼房至一审法庭辩论终结前未竣工。德州市生态环境局德州市重污染天气应急指挥部文件显示，重污染天气Ⅰ级、Ⅱ级的应急减排措施包括“停止所有建筑、道路、拆迁工地的施工作业”，重污染天气Ⅲ级的应急响应措施包括“城市建成区的施工工地，停止土石方开挖、建筑拆除、运输渣土等室外作业，其他区域停止易产生大量扬尘的土石方作业等施工环节”、重污染天气Ⅳ级的应急响应措施包括“强化施工工地、裸露地面、物料堆场扬尘控制处措施”。自2016年7月5日至2019年3月20日，德州市重污染天气Ⅰ级、Ⅱ级响应时间为105天。本院认为，本案争议焦点：1、嘉汇公司是否支付邓学华、王金荣逾期交房违约金21014元(自2017年11月1日起，至2019年3月20日)？2、嘉汇公司请求判令解除嘉汇公司与邓学华、王金荣于2016年7月5日签订的《德州市商品房买卖合同》及补充协议能否得到支持？关于争议焦点1，邓学华、王金荣与嘉汇公司于2016年7月5日签订的《德州市商品房买卖合同》及补充协议，是双方的真实意思表示，合法有效，本院予以确认，双方均应履行合同及补充协议。邓学华、王金荣按照约定交纳了房款，嘉汇公司没有按照约定期限交房，构成违约，应承担违约责任。德州市重污染天气Ⅱ级、Ⅰ级响应期间，应急减排措施包括“停止所有建筑、道路、拆迁工地的施工作业”，该天气属于《附件四合同补充协议》第四条约定的“5、。其他不能施工的天气时段”。根据《附件四合同补充协议》第五条“出卖人逾期交房，自主合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，扣除不可抗力因素导致的停工时间，出卖人按日向买受人支付房款万分之一的违约金，合同继续履行。不可抗力因素是指战争、重大自然灾害以及本补充协议第四条第五点所包含的因素。”自2016年7月5日至2019年3月20日，德州市重污染天气Ⅱ级、Ⅰ级天数为105天。邓学华、王金荣要求的逾期交房违约金为416122元×万分之一×400天（自2017年11月1日至2019年3月20日-105天）=16644.88元。原告请求的2019年3月21日至交房之日的违约金，条件未成就，原告可另行主张权利。嘉汇公司辩称的重污染天气Ⅲ级、Ⅳ级属于延期交房时间，证据不足，本院不予采信。关于争议焦点二，嘉汇公司按照约定交纳了全部房款，被告反诉请求“判令解除原、被告于2016年6月7日签订的《德州市商品房买卖合同》及补充协议”，证据不足，本院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条规定，判决如下：一、德州嘉汇房地产开发有限公司支付邓学华、王金荣逾期交房违约金16644.88元，于本判决生效之日起七日内付清；二、驳回邓学华、王金荣的其他诉讼请求；三、驳回德州嘉汇房地产开发有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费163元，由邓学华、王金荣负担55元，德州嘉汇房地产开发有限公司负担108元，反诉费25元，由德州嘉汇房地产开发有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省德州市中级人民法院。审判员  夏祥银二〇一九年六月十日书记员  李文燕