广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂0103民初390号 原告：上海万岭给排水设备有限公司，住所地：上海市嘉定区。 法定代表人：陈剑，职务：执行董事。 委托诉讼代理人：李斌，北京尚衡（南宁）律师事务所律师。 原告：上海万岭给排水设备有限公司广西分公司，住所地：南宁市青秀区。 负责人：费慧。 委托诉讼代理人：李斌，北京尚衡（南宁）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李晓军，该公司员工。 被告：钦州市金海水电建筑工程有限公司，住所地：钦州市。 法定代表人：陈心球。 委托诉讼代理人：林强，广西杜坤律师事务所律师。 原告上海万岭给排水设备有限公司（以下简称“万岭公司”）、上海万岭给排水设备有限公司广西分公司（以下简称“万岭广西分公司”）诉被告钦州市金海水电建筑工程有限公司（以下简称“金海公司”）买卖合同纠纷一案，本院2019年1月8日受理后，依法组成合议庭，于2019年5月15日公开开庭审理。两原告委托代理人李斌、李晓军，被告委托代理人林强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告向本院提出如下诉讼请求：1、确认原告上海万岭给排水设备有限公司广西分公司与被告钦州市金海水电建筑工程有限公司签订的《购销合同》和《购销合同补充协议》于2018年12月20日解除；2、被告向两原告支付原告已供货但被告尚欠未支付的货款589632元；3、被告向两原告支付原告已为被告生产但被告尚未接收的货物货款2237760元；4、被告赔偿两原告损失250200元（其中机械设备、车辆的折旧损失197100元，薪酬开支损失和租金开支损失从2018年7月14日暂计至2018年11月29日分别为22500元和30600元，该两项损失按照薪酬开支损失每月5000元，租金开支损失每月6800元标准计算至被告实际接收货物之日）；5、被告赔偿两原告合同履行后可以获得的利益损失619380元；6、本案诉讼费由被告承担，以上诉讼标的额合计3696972元。事实和理由：原告上海万岭给排水设备有限公司广西分公司（简称“万岭广西分公司”）与被告钦州市金海水电建筑工程有限公司（简称“金海公司”）于2017年2月16日签订《购销合同》，约定万岭广西分公司向金海公司供应万岭牌不锈钢玻璃钢复合管，数量7200米，单价每米1480元，总价10656000元。合同约定的供货周期为2017年3月1日起500日内。合同约定的供货时间为，金海公司根据施工进度，向万岭广西分公司发送“发货计划”告知当期供货数量，万岭广西分公司接通知后7日内组织发货（法定节假日期间除外）。鉴于金海公司采购的不锈钢玻璃钢复合管为非标产品，合同签订后，万岭广西分公司专门在金海公司施工地点附近设立工厂，生产并向金海公司供应该产品。为此，万岭广西分公司在金海公司位于玉林市博白县境内的施工地点附近租赁了专用场地，向第三方定作了专用生产设备，采购原材料，委派专业的技术人员并招聘技术工人，采用先进的生产工艺规范生产，并通过了中国质量认证中心的质量管理体系认证。万岭广西分公司生产的产品取得广西壮族自治区卫生和计划生育委员会颁发的，国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生检测检验中心）检验后认为，万岭广西分公司生产的万岭牌不锈钢玻璃钢复合管符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》对生活饮用水输配水设备的要求，广西壮族自治区产品质量检验研究院检验后认为，万岭牌不锈钢玻璃钢复合管在0.4MPa压力下保压0.5h,不破裂、不渗漏，在1.OMPa压力下保压0.5h,不破裂、不渗漏。金海公司在合同签订后陆续向万岭广西分公司发送“发货计划”，截至2018年8月底，金海公司共向万岭广西分公司订货4410米，万岭广西分公司向金海公司供应2898米，尚有1512米因金海公司要求暂不发货而在万岭广西分公司厂房存放。 二、购销合同约定履行期限届满前及届满后，万岭广西分公司一直积极请求金海公司就继续履行合同进行磋商，但是金海公司一直拒绝进行实质性磋商，金海公司拖欠部分货款，万岭广西分公司多次催告，金海公司至今未支付。《购销合同》约定的500天供货期是从2017年3月1日至2018年7月13日，该供货期是在订立合同时由金海公司提出后由双方确认的。在供货期即将到来时，金海公司的订货数量仅为总数量的60%左右，还要求将其中的一千多米存放在万岭广西分公司场地，明显不能在2018年7月13日前完成约定的采购量，而且金海公司还拖欠万岭广西分公司部分货款。于是万岭广西分公司2018年6月26日委托员工朱建宏向金海公司送达《关于要求加快施工进度增加不锈钢玻 璃复合管供应数量支付余款的函》，请求金海公司加快施工进度，尽快完成约定的订货数量，并支付拖欠的货款。金海公司未回应。合同约定的供货期2018年7月13日届满后，万岭广西分公司于2018年8月26日向金海公司发送《履约催告函》（落款为8月24日），请求金海公司能提供一个确定、合理的供货期限，并告知2018年8月31日万岭广西分公司将委托朱建宏到金海公司就继续履约问题进行协商，而且还请求金海公司在10日内检测万岭广西分公司已供应的产品。2018年8月31日，万岭广西分公司委托代理人李晓军专程从南宁赶赴金海公司位于钦州的办公场所，商议合同继续履行事宜，并送达《催告及授权委托书》(《催告及授权委托书》重申了五项请求：（1)支付拖欠的货款，（2)加快施工进度，（3)明确供货期限，（4)供货期延长给万岭广西分公司造成损失应给与补偿，（5)收到2018年8月24日《履约催告函》10日内对万岭广西分公司所供应的产品进行检测。万岭广西分公司增加李晓军作为委托代理人参与协商继续履行合同）。在金海公司办公场所，李晓军重申了支付拖欠货款、加快施工进度和釆购进度、确定供货期限等请求。金海公司办公室主任庞标等人表示已收到落款8月24日和8月30日函件，但当天对李晓军代表万岭广西分公司所提出的请求均未给予明确答复，只是答应过段时间给答复。但是直至2018年9月26日，金海公司也没有答复，也没有联系万岭广西分公司协商上述事宜。于是万岭广西分公司于2018年9月26日由李晓军致电金海公司再次提出上述请求，金海公司还是没有答复。2018年9月7日万岭广西分公司委托李晓军赶赴工地现场与金海公司工地负责人卢宇龙商议，也向其提出支付剩余货款，确定供货期限等要求，卢宇龙也没有答复。2018年10月9日，万岭广西分公司向金海公司发送《支付剩余货款及确定供货期限通知书》（落款为10月8日），通知“1、截至2018年9月，贵司共向我司订货4410米，我司运送至贵司工地2898米，其余按贵司要求暂不发货存放在我司厂房。请贵司在2018年10月15日前向我司支付剩余的货款589632元。如对数据有任何异议，请3日内致函我司，或要求双方核对确认。2、请贵司明确告知我司，《购销合同》是否还需要继续履行。如果还继续履行的话，请明确答复工地何时才能正常施工，工地对复合管的需求量何时才能达到正常开工的数量，何时能完工，以便我司制订新的生产计划，减少我司的损失。”2018年11月8日，万岭广西分公司向金海公司发送《验收货物及支付剩余货款通知书》，指出“鉴于我司多次催告贵司仍不支付货款的行为已构成根本性违约，而且在合同履行期限届满，不另行协商确定合理履行期限会对我司造成重大影响和损失的情况下，贵司仍拒绝协商确定新的履行期限，合同继续履行会对我司带来重大履行风险和损失。”并通知“1、我司按贵司指示已生产完成，但按贵司要求暂不发货，存放在我司厂房的货物共计1512米。2、请贵司于收到本函之日起5日内到我司厂房验收货物，或指示我司将货物运送至指定地点验收。联系人朱建宏(公民身份号码:,电话:181××××5360)、李晓军（公民身份号码：,电话：136××××8005)。3、货物存放地点：广西博白县松旺镇潭连村西村路口（乌石村路口对面），上海万岭给排水设备有限公司广西分公司厂房。4、请贵司于收到本函之日起7日内向我公司支付全部剩余货款2807392元（1512米*1480元+589632元=2807392元）。”对万岭广西分公司2018年10月和11月发送的函件，金海公司直至2018年12月7日才复函。在复函中，金海公司以未检测为由拒绝支付剩余货款，要求万岭广西分公司与其协调第三方检测机构与建设单位及监理单位做好现场检测工作，称其并没有预定管道，并表示因为建设单位征地原因，复工期限及完工期限其无法明确答复。收到金海公司复函后，万岭广西分公司于12月14日向其发送《对12月7日《回复函》及不支付剩余货款等事项的复函》，指出“1、根据《合同法》及《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，检验货物是买方的义务，买方如对货物的数量、质量有异议，没有约定检验期限时应当在合理期间内提出。贵司收到货物后没有检验，我司在8月26日通知贵司检验。我司要特别强调的是，我司8月26日通知贵司检验时已超过合同的履行期限（供货期限）一个月十三天。贵司承诺的合同履行期限（供货期限）7月13日到期后，我司8月26日催告贵司检验，至今已有110日，贵司未对我司货物质量提出异议，应视为货物质量符合双方约定。2、贵司作为专业的水电建筑工程施工企业，完全有能力联系检测单位，组织各方检测。我司通知贵司检测后一直有专业人员在施工项目所在地，并函告贵司其联系方式，我司专业人员有能力有时间提供配合。贵司如果还没有组织检测，应承担没有及时组织检测导致的不利后果。3、我司现将贵司支付已交付部分货物的剩余货款的时间宽限至2018年12月18曰，届时贵司仍未支付，我司将解除《购销合同》。4、贵司前期根据施工进度和对需求量的预测，向我司订货4410米，在500天的履行期内订货仅占货物总量的60%左右，12月7日贵司复函竟不顾合同约定、双方实际履行情况和加工周期、生产规律，称“并没有预定管道”，不尊重事实，不诚信。5、贵司复函中将履行期限逾期和不能确定供货期限归咎于建设单位征地的原因。贵司应注意到合同的相对性原则和我国合同法对违约责任规定为无过错责任原则，建设单位的征地进度、贵司与建设单位的合同约定及履行情况，既不构成不可抗力也不能成为贵司对我司不履行合同义务的抗辩理由。贵司12月7日复函对履行期限的答复，明显无视合同逾期会对我司造成的损失和贵司应承担的责任，请贵司正视长时间逾期给我司造成的损失，客观、理性地评估长时间逾期对合同继续履行的妨碍，并积极采取相应的补救措施（比如贵司在施工项目部等地点接收货物）。我司现最后一次通知贵司在2018年12月18日前确定履行期限及相应的利益补偿方案。” 三、金海公司的行为已构成根本性违约，原告有权解除购销合同及其补充协议，应确认万岭广西分公司通知解除合同的效力，原告有权要求被告支付拖欠的货款并赔偿损失金海公司拖欠万岭广西分公司货款，经多次催告后仍不支付，且万岭广西分公司将支付剩余货款的期限宽限至2018年12月18日后，金海公司仍未支付，原告有权根据合同法第九十四条第（三）项规定解除购销合同及其补充协议。而且万岭广西分公司于2018年12月中旬发现，金海公司在广西玉林市博白县龙潭产业园工地，已使用其他公司供应的管道进行施工。金海公司的行为表明其将不再履行与万岭广西分公司之间的购销合同。原告有权根据合同法第九十四条第(二）项规定解除购销合同及其补充协议。于是，万岭广西分公司于2018年12月20日向金海公司发函，通知金海公司解除双方签订的《购销合同》及《购销合同补充协议》。万岭广西分公司在该通知书中还通知金海公司尽快按2018年11月8日《验收货物及支付剩余货款通知书》要求接收货物并支付货款，告知金海公司本方已对货物存放数量、状况进行现场公证。购销合同约定的履行期限届满后，因为合同没有约定履行期限届满后，如果 没有履行完毕如何继续履行，万岭广西分公司本着诚实信用，多次致函、致电并赶赴金海公司办公场所、工地寻求与金海公司相关负责人协商。但金海公司一直未给予回复，拒绝协商确定新的履行期限。合同继续履行会对两原告带来重大履行风险和损失，合同不应继续履行。万岭广西分公司已交付不锈钢玻璃钢复合管2898米，金海公司拖欠的货款589632元，应当支付。金海公司已订货，但要求暂不供货因而存放在万岭广西分公司厂房的货物 1512米，万岭广西分公司已通知金海公司接收货物，该部分货款2237760元在合同解除后也应当支付。因金海公司在合同约定的履行期限内未采购约定数量的货物，并要求将部分货物暂不发货存放在万岭广西分公司场地，导致万岭广西分公司从2018年7月14日后增加租金开支，至2018年11月29日造成该部分损失20700元，该损失应按每月6800元的标准计算至金海公司接收货物之日。因货物存放需要人员留守看护，导致万岭广西分公司从2018年7月14日后增加薪酬类开支，至2018年11月29日造成该部分损失22500元，该损失应按每月5000元的标准计算至金海公司接收货物之日。因金海公司的原因，导致合同约定的履行期限届满至合同解除期间，万岭广西分公司机械设备、车辆的折旧损失，该部分损失应从2018年7月14日后合理计算6个月，机械设备及车辆购置金额1971000元，折旧年限5年，每月折旧损失32850元，折旧损失共计197100元。因为金海公司的原因，导致万岭广西分公司在有条件供应但未能供应剩余货物，从而产生可得利益损失。本案合同为定作买卖合同，可得利益损失体现为销售利润。销售利润率按15%计算，剩余货物利润为剩余数量（72⑻-4410)*每米单价(1480元)*15%=619380元。综上所述，原告所诉有事实依据、合同依据和法律依据，应予支持。 被告金海公司辩称：1、我方同意解除合同；2、购销合同第五条约定的供货时间为“金海公司根据施工进度，向万岭广西分公司发送发货计划告知当期供货数量，万岭广西分公司接通知后7日内组织发货”，因此原告应该在接到我方的通知后7日内才能组织发货，我方未通知发货不属于违约行为；3、原告已供及准备提供的玻璃钢复合管不符合产品质量规定以及不符合购销合同约定型号的约定。我方要求购买的是“万岭牌”水管，规格型号为DN700×12m，但原告提供给我方的是规格型号为DN700×9m（见公证书）；4、原告的其他诉请无事实依据和法律依据，请法庭驳回。 原被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院予以确认并在案佐证。 综合全案证据，本院确认以下事实：2017年2月16日，原告万岭广西分公司作为乙方，被告金海公司作为甲方，双方签订《购销合同》，主要内容为：1、甲方向乙方购买“万岭牌”不锈钢玻璃复合管7200米（暂定），规格型号为DN700×12m，单价为1480元/米，供货周期为2017年3月1日起500日内；2、质量符合国家标准，卫生性能符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求；3、供货地点：广西玉林市博白县龙潭产业园工地，货物到达地点后由甲方指定人员验收即可；4、供货时间：视甲方项目工地施工进度，每批次货乙方在收到甲方发货计划后7日内组织发货，双方以实际购销量进行结算，货到付款，甲方必须二个工作日向乙方全额支付该批货款……。同年11月2日，双方还签订《购销合同补充协议》，再次明确约定：双方以合同和实际购销量进行结算；货到现场后安装完成后即付该批80%货款、检测合格后支付至97%、余款3%作为质保金。合同签订后，万岭广西分公司在金海公司施工地点附近设立工厂生产产品。截至2018年8月底，金海公司共生产了规格型号为DN700×9m的不锈钢玻璃复合管4410米。根据金海公司向万岭广西分公司发送的“发货计划”，万岭广西分公司向金海公司供应了不锈钢玻璃复合管2898米，价值4289040元，而金海公司仅向万岭广西分公司支付了3699408元，尚欠589632元货款未付，另有1512米价值2237760元的货物因金海公司没有发货计划，因此万岭广西分公司也没有送货给金海公司。 2018年8月26日，万岭广西分公司向金海公司发送《履约催告函》，请求金海公司能提供一个确定、合理的供货期限。同年8月31日，万岭广西分公司委托代理人李晓军向金海公司送达《催告及授权委托书》，要求金海公司支付拖欠的货款、加快施工进度、明确供货期限，对所供应的产品进行检测并赔偿由于供货期延长给万岭广西分公司造成损失。但双方未能达成一致意见。2018年10月9日，万岭广西分公司向金海公司发送《支付剩余货款及确定供货期限通知书》，要求金海公司尽快支付剩余货款589632元并明确答复工地何时才能正常施工、何时能完工等。同年11月8日，万岭广西分公司再次向金海公司发送《验收货物及支付剩余货款通知书》，金海公司直至同年12月7日才复函。在复函中，金海公司称其并没有预定管道，并表示因为建设单位征地原因，复工期限及完工期限其无法明确答复。同年12月14日，万岭广西分公司向金海公司发送《对12月7日《回复函》及不支付剩余货款等事项的复函》，将金海公司支付剩余货款的时间宽限至2018年12月18曰，届时如果仍未支付，将解除《购销合同》。 2018年11月2日，广西博白县公证处根据万岭广西分公司的申请作出（2018）桂博证字第1272号公证书，证明万岭广西分公司在广西博白县松旺镇的厂房里存放规格型号为DN700×9m的不锈钢玻璃复合管168根、DN80：三通3个，DN200三通2个。同年12月20日，万岭广西分公司向金海公司发出《解除合同通知书》，通知金海公司解除合同。2019年1月9日，万岭广西分公司和万岭公司向本院起诉，提出前述诉讼请求。 另查明：上海万岭给排水设备有限公司广西分公司成立于2016年9月30日，是上海万岭给排水设备有限公司设立的具有营业执照的分支机构，不具有独立的法人资格。万岭广西分公司在博白县松旺镇生产的不锈钢玻璃复合管，经广西壮族自治区疾病预防控制中心（广西壮族自治区卫生检测检验中心）检验后认为，卫生性能符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》对生活饮用水输配水设备的要求；广西壮族自治区产品质量检验研究院检验后认为质量符合国家标准。 本院认为：原告万岭广西分公司与被告金海公司签订的《购销合同》及补充协议，主体合格、内容合法，双方当事人的意思表示真实一致，为有效合同，双方均应按照合同约定履行各自的义务。根据合同的约定，万岭广西分公司的主要义务是在收到金海公司的发货指令后7日内向金海公司的项目工地送货，金海公司的主要义务是向万岭广西分公司支付货款。合同签订后，万岭广西分公司按照金海公司的发货计划提供了2898m、价值4289040元的不锈钢玻璃复合管，虽然该批货物的型号为DN700×9m而不是合同约定的DN700×12m，但金海公司已经实际接收并使用该批货物，因此应视为金海公司认可该批货物的型号和质量。金海公司向万岭广西分公司支付了部分货款3699408元，尚欠589632元货款未付，已构成违约，造成本案纠纷，金海公司应负主要责任。万岭广西分公司要求金海公司支付尚欠货款589632元的诉讼请求，合理合法，本院予以支持。 关于合同解除的问题。金海公司拖欠万岭广西分公司货款，经多次催告后仍不支付，以自己的行为表明不履行主要债务，在万岭广西分公司发出《解除合同通知书》后也不提出异议，庭审中金海公司也同意解除合同，因此本院确认双方签订的《购销合同》和《购销合同补充协议》于2018年12月20日解除。 关于金海公司未接收货物的问题。双方签订的《购销合同》第五条约定，“供货时间：视甲方项目工地开工进度，每批次（车）货乙方在收到甲方发货计划7日内组织发货”，根据该约定，万岭广西分公司何时交货、交货多少的前提是视金海公司的项目工地的进度来定，只有收到金海公司的发货指令后万岭广西分公司才能组织发货，而且双方在《购销合同补充协议》中再次明确约定“双方以合同和实际购销量进行结算”。本案中，金海公司作为需方仅向万岭广西分公司发出了2898m的发货计划，但万岭广西分公司作为供货方未根据需方项目的实际进度及发货计划就自行生产4410m的货物，而且库存货物的型号与合同约定不符，系万岭广西分公司自身行为，导致货物积压，金海公司并无责任。因此，万岭广西分公司要求金海公司支付未接收货物货款2237760元的诉讼请求，于法无据，本院不予支持。 关于赔偿250200元损失的问题。双方签订的合同中并没有关于供货方必须在需方附近租房租地购买设备进行生产的约定。而且，生产所需的机械设备、车辆折旧及人员工资等开支属于正常的生产成本，因此万岭广西分公司要求金海公司赔偿损失250200元的诉请请求，没有事实依据和法律依据，本院亦不予支持。 关于可得利益损失619380元的问题。违约期间的损失包括可得利益，而合同解除后的预期可得利益损失不属于赔偿范围。合同解除的法律后果是使双方的合同关系归于消灭，尚未履行的条款终止履行。本案合同解除后，万岭广西分公司不能再以已经解除的合同为依据主张合同权利。我国合同法第一百一十三条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定，给对方造成损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见到违反合同可能造成的损失”，该条款规定的合同履行后可以获得的利益仅适用于当事人违约期间给对方造成的损失赔偿，并不适用于合同解除后的损失赔偿。万岭广西分公司主张的可得利益是在合同没有被解除的前提下才有可能存在，不符合预期利益损失的法定要件。因此万岭广西分公司要求金海公司赔偿可得利益损失619380元的的诉讼请求，没有事实依据和法律依据，本院亦不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第二款、第九十七条、第一百一十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 确认原告上海万岭给排水设备有限公司广西分公司与被告钦州市金海水电建筑工程有限公司于2017年2月16日签订的《购销合同》及2017年11月2日签订的《购销合同补充协议》已于2018年12月20日解除； 被告钦州市金海水电建筑工程有限公司向原告上海万岭给排水设备有限公司、上海万岭给排水设备有限公司广西分公司支付剩余货款589632元； 驳回原告上海万岭给排水设备有限公司、上海万岭给排水设备有限公司广西分公司的其他诉讼请求。 本案案件受理费36376元、诉讼保全费5000元合计41376元，由被告钦州市金海水电建筑工程有限公司负担17000元、由原告上海万岭给排水设备有限公司、上海万岭给排水设备有限公司广西分公司负担24376元。 上述各项，义务人应于本案判决生效之日起十日内履行完毕，如未按本判决指定的期间履行义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，权利人可在本案生效判决规定的履行期限最后一日起二年内向本院或与本院同级的被执行的财产所在地人民法院申请执行。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于南宁市中级人民法院，同时在上诉期届满之日起七日内预交上诉案件受理费（开户名称：南宁市中级人民法院，开户银行：中国农业银行南宁市竹溪支行，账号：20×××28。网银转账先选古城支行，再在备注栏注明竹溪支行）。逾期未预交也不提出缓交申请的，则按自动撤回上诉处理。 审 判 长  唐东旭 人民陪审员  张 瑶 人民陪审员  赵红梅 二〇一九年六月十八日 书 记 员  张晓宇 附相关法律法条： 《中华人民共和国合同法》 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。