广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初8858号原告：黄泽森，男，1992年10月5日出生，汉族，住广东省广州市海珠区********，公民身份号码************。委托诉讼代理人：陈祥文，北京观韬中茂（广州）律师事务所律师。被告：广东奥丽侬内衣集团有限公司，住所地：广东省佛山市南海区***********，统一社会信用代码***********。法定代表人：何某1。委托诉讼代理人：张文煜，广东实德（佛山）律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘健萍，广东实德（佛山）律师事务所律师。原告黄泽森与被告广东奥丽侬内衣集团有限公司商品房预售合同纠纷一案,本院于2019年4月23日立案后，依法适用简易程序，于同年5月20日公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人陈祥文，被告的委托诉讼代理人张文煜、刘健萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付逾期交房违约金73913元（以原告已支付房价款922761元为本金，按照每日万分之三的标准自2018年5月30日计至2019年2月20日）；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年3月27日，原、被告签订《商品房买卖合同》，约定：被告将位于佛山市南海区**********房屋出售给原告，房屋建筑面积67.95平方米；第三条约定了房屋总金额为922761元：第五条约定了原告一次性支付全部房价款922761元；第七条约定了被告应在2018年5月30日前将该合法物业交付给原告；第八条（2）约定了被告逾期交房超过90日后，原告有权解除合同，原告解除合同的，被告应当自原告解除合同通知到达之日起90日内无息退还全部已付款，并按乙方累计已付款的10%向原告支付违约金，原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告应按日向原告支付已付房价款万分之3的违约金；第十七条约定了如有争议依法向房屋所在地人民法院起诉。合同签订后，原告按约定支付了涉讼物业全部房价款922761元，但被告却未能在合同约定时间交付涉讼物业，直至2019年2月20日被告才将涉讼物业交付给原告。综上，原、被告签订的合同合法有效，原告已按合同约定交付全部房款，而被告却未能按合同约定时间交付物业，已构成违约。被告辩称，一、原告与被告对涉讼商品房另行约定了装修交楼标准，已对交付标准进行变更，被告进行装修的时间必定是在涉讼商品房（毛坯房）建成后的合理期限内，即涉讼商品房的交付使用时间应以装修完成的时间为交付期限，被告不存在逾期交房的违约情形，无需承担违约责任。原告与被告签订的《商品房买卖合同》约定的被告于2018年5月30日交付的商品房是毛坯房，是不包括商品房的装饰装修的。而被告于2018年5月21日已申报联合验收并通过各部门的合格验收。但涉讼商品房在2018年5月30日建成后只是毛坯房并未进行装修，仍不能交付给各业主入住使用。而就涉讼商品房的装饰装修问题，原告与被告已另行签订了《某大厦户内装修改造协议》，涉讼商品房在2018年5月30日建成后只是毛坯房仍不能入住使用，毛坯房建成后被告仍应按照装修协议的约定对涉讼商品房进行装饰装修，装修公司承诺完成装饰装修的期限为270日。也就是说被告将符合双方约定的已装修的商品房交付给原告使用的交付日期应该在毛坯房承诺建成的2018年5月30日之后的第270日。因此，双方对房屋交付使用的时间已进行变更约定，交付使用的时间不是《商品房买卖合同》约定的2018年5月30日，被告进行装修必定是在涉讼商品房（毛坯房）建成的2018年5月30日之后的合理期限内进行，即涉讼商品房的交付使用时间应以装修完成的时间为交付期限，被告不存在逾期交房的违约情形，无需承担违约责任。二、即使被告存在违约行为，原告未按《商品房买卖合同》约定的日期向被告支付全部房价款，应按《商品房买卖合同》第6条1（1）的约定逾期90日之内，原告按日向被告支付逾期应付款万分之2的违约金【合同约定原告应当于2017年4月26日前支付全部房价款922761元，而原告分别于2017年3月18日支付定金30000元、2017年3月27日支付首期款432761元、2017年5月5日支付首期款110000元、2017年5月20日支付尾期款350000元，综上，原告已逾期支付首期款110000元和尾期款350000元，即应付被告违约金=房价款110000元*逾期日数9日*0.02%+房价款350000元*逾期日数24日*0.02%=1878元】。该部分违约金应在被告应向原告支付的违约金中抵扣。另外，根据《商品房买卖合同》第7条第2款第2项的约定：“乙方未按合同约定足额按期付款的，甲方可相应顺延交楼期限”，即原告逾期申请银行贷款、逾期付清剩余房价款的违约行为，除应向被告支付违约金之外，被告可相应顺延交楼期限33日。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织双方当事人进行证据交换和质证。对当事人无异议或对其真实性无异议的证据，本院对其真实性予以确认并在卷佐证。对于双方有争议的证据，本院认定如下：被告出示的某大厦4-18层公寓室内精装修工程投标文件、新高国际ITI商务大厦精装工程项目施工程序及施工方案、佛山市********执行施工进度计划，为被告与案外人签订的合同，未显示与本案相关，本院对其证明效力不予确认；被告出示的2018年8月11日《交楼通知书》及对应的EMS快递运单，由于有收件人签名的快递运单没有原件核对，亦无签写收件日期，且当时涉讼楼盘尚未办理竣工验收备案，本院对该组证据的证明效力不予确认；被告出示的2018年12月17日《房屋交付催告函》及对应的EMS快递单为原件，网上打印的投递记录亦显示原告本人签收，本院对该组证据予以确认。综合采信的证据及当事人的陈述，本院确认如下事实：2017年3月18日，被告出具收据，确认收取原告定金30000元。2017年3月27日，原告与被告签订《商品房买卖合同》，约定原告向被告购买位于佛山市南海区**********“某大厦”物业；价款922761元，原告应当于2017年4月26日前支付全部房价款；（第七条）被告应当在2018年5月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备第2种条件（2、该商品房已办理竣工验收备案），并符合合同约定的商品房交付原告使用；但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，被告可据实予以延期：……2、原告未按合同约定足额按期付款的，被告可相应顺延交楼期限，由此造成的损失由原告承担；被告如未按本合同规定的期限将该商品房交付原告使用，按下列方式处理：……（2）逾期超过90日后……原告要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之3的违约金；商品房达到交付使用条件后，被告应当书面通知原告办理交付手续，双方进行验收交接时，被告应当出示本合同第七条规定的证明文件，并签房屋交接单；如原告未付清应付款或违约金，则交付使用日期顺延至款项付清后，相应风险由原告承担；等等。同日，双方签订《商品房买卖合同补充协议》，约定：被告发出商品房交付的书面通知后，原告未按通知约定的日期办理交付手续的，自通知约定的交付日期届满之日起，视为原告验收合格、被告交付该商品房，商品房毁损、灭失的风险、物业管理费等相关费用，概由原告承担，且该商品房各部位保修期不顺延；等等。同日，原告与被告签订《某大厦户内装修改造协议》，约定原告同意被告或委托相关单位按照附件一《【某大厦】豪华装修交楼标准》方案统一进行施工；如因实施上述改造施工导致房屋交付标准与合同及其补充协议约定的交付标准、设施设备标准出现差异，原告同意以本协议约定或实际交付时状态为准，不得以此为由拒绝办理房屋交付手续；等等。同日，被告出具收据，确认收取原告首期款432761元。2017年5月5日，被告出具收据，确认收取原告首期款110000元。2017年5月20日，被告出具收据，确认收取原告尾期款350000元。2018年11月2日，涉讼楼宇经竣工验收备案。2018年12月18日，被告通过EMS邮政特快专递向原告发出《房屋交付催告函》，通知原告于2018年12月31日前办理房屋交付手续。原告于2018年12月19日签收该邮件。2019年2月20日，原告签订《收楼确认书》，确认涉讼房屋已移交原告，并经原告确认验收无异。本院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》及补充协议是双方真实意思表示，其内容没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效。《商品房买卖合同》约定被告应在2018年5月30日前将已办理竣工验收备案的商品房交付原告使用，双方之后签订的《某大厦户内装修改造协议》约定原告同意被告或委托相关单位同意按照附件一《【某大厦】豪华装修交楼标准》方案统一进行施工，即被告亦承担涉讼房屋的装修工程义务，但装修房的交付时间并无明确约定。为此，根据《商品房买卖合同》约定经竣工验收备案的毛坯房的交付实为买受人对涉讼房屋的查验，装修后的交付为真实交付。由于双方未明确约定装修房的最终交付时间，但对涉讼毛坯房进行装修亦应给予合理期限，综合考虑《装修改造协议》约定的装修标准及房屋面积，本院酌定装修期为3个月，即房屋的最终交付时间应当自2018年11月2日竣工验收备案起计算三个月，装修房的交付期限为2019年2月1日前。涉讼房屋于2018年11月2日经竣工验收备案，被告确存在逾期交付房屋予原告查验的行为，已构成违约，本院对被告辩称不需支付逾期交楼违约金的意见不予采纳。逾期之后房屋达到约定的装修交楼标准，被告应向原告发出真实交付的收楼通知。被告已于2018年12月18日发出收楼通知，通知原告在2018年12月31日前办理收楼手续，原告于2019年2月20日才办理收楼手续，但未举证证明其未在2019年2月1日前办理收楼手续的责任在于被告，故本院认定被告并未逾期交付装修房，原告关于逾期交楼违约金连续计算至其实际收楼当日的意见，本院不予采纳。合同约定原告应于2017年4月26日前支付全部房款，原告于2017年5月20日支付尾期款，逾期24日，依约定可对交付交房期限作相应顺延处理。合同并未约定违约金相互抵扣，该部分被告可另行主张权利。综上，依合同约定，被告应以已付房价款922761元为本金按逾期期间[从2018年5月31日起至2018年11月2日止（共156日）顺延24日]按日万分之三计付违约金36541.34元予原告，原告请求超出部分本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条的规定，判决如下：一、被告广东奥丽侬内衣集团有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金36541.34元予原告黄泽森；二、驳回原告黄泽森的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，案件受理费减半收取823.92元，（原告已预交），由原告负担458.15元，被告负担356.77元。被告负担的份额应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予原告，本院不另收退。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  陈宇琼二〇一九年六月二十八日书记员  林浩成