河南省伊川县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0329民初1265号原告（反诉被告）：双星漯河中原机械有限公司，地址漯河市郾城区龙江路与老107国道交叉口。统一社会信用代码：91411100267773475X。法定代表人：王怀国，任公司总经理。委托诉讼代理人：戚洲东，上海锦天城（青岛）律师事务所律师，特别授权。被告（反诉原告）：洛阳龙跃机械制造有限公司，地址洛阳市伊川县彭婆镇槐庄村，统一社会信用代码914103297631182693。法定代表人翟孝祖，任公司财务总经理。委托诉讼代理人：常伊华，河南绿洲律师事务所律师，特别授权。双星漯河中原机械有限公司（以下简称：双星公司）与洛阳龙跃机械制造有限公司（以下简称：龙跃公司）合同纠纷一案，本院于2019年4月3日立案后，依法适用简易程序。审理中，被告龙跃公司提出反诉。本院公开开庭进行了合并审理。原告双星公司委托代理人戚洲东，被告龙跃公司委托代理人常伊华均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告双星漯河中原机械制造有限公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告支付设备款80,000元及利息13,000元；2、判令被告承担原告为实现债权支付的律师费用12,000元；3、本案诉讼费、保全费等费用由被告承担。事实与理由：2014年5月29日，原告与被告签订了《设备合同》及技术协议，约定：原告为被告加工定作V法线改造设备，总金额为人民币51.5万元。结算方式及期限为合同签订后三天内，被告支付合同金额的30%，原告收到被告合同总额的60%货款后发货，设备验收合格后3天内，被告支付合同总额的5%，剩余5%为质保金，质保期满之日起7日内一次性付清，质保期自设备验收合格之日起12个月。技术协议对V法线改造设备性能参数等做了详细的约定。合同生效后原告依约履行了合同义务，按约向被告交付设备并经被告验收合格。至今，被告尚欠设备款80,000元未付，虽经原告多次催要，未果，为维护原告的合法权益，特诉至法院。被告洛阳龙跃机械制造有限公司辩称：一、双星公司违约在先，本案中龙跃公司与双星公司于2014年5月29日签订了《设备合同》，由龙跃公司向双星公司购买V法线改造机械机械设备，总金额为51.5万元，双方于2014年6月11日签订了上述合同的《补充协议》将设备总价调整为50万元。双方合同第四款设备交付4.1款约定：双星公司将设备运至甲方工厂，合同生效后50天开始发货，25天安装调试完毕，也就是最迟至2014年5月29日后的75天，既2014年8月12日，设备应该调试完毕安装完成由我方生产。合同签订后，我方多次催促双星公司制作设备，但双星公司行动缓慢，迟迟不予生产，直至2015年2月6日，才将所有设备安装调试完毕，与合同约定的2014年8月12日，迟延了178天，给我公司带来了难以估量的损失，二、双星公司应承担违约责任，本案关于合同价款支付，龙跃公司确实支付了42万元设备款，但由于早早招聘了相关工人，对工人进行培训等待机器上马进行生产，由于双星公司迟迟不能交付设备的原因，工人闲置并发放工资，龙跃公司承担了巨大的损失，于2015年1月10日，通过顺丰速运，向双星公司发送《补充协议2》，在补充协议2中，龙跃公司指出双星公司必须于5日内将设备调试安装完毕交我公司使用，逾期按每日2,000元从设备款中扣除。并告知双星公司收到协议后如有异议可在2日内，以书面形式通知我方，不通知视为双星公司同意系协议，综上，我公司认为，双星公司违约在先，应承担违约责任，并承担违约金，按照双方约定，违约金应从设备款中予以扣除，我公司不应再支付任何设备款。反诉原告龙跃公司向本院提出的诉讼请求：1、判令被反诉向反诉人按照《设备合同》的违约责任约定，向反诉人支付违约金11万元及修理费用1,300元，共计111,300元。并按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付完毕止。2、判令被上诉人承担反诉人为实现讨要违约金支付的律师费用15,000元。3、本案反诉诉讼费用及本诉诉讼费用均由被反诉人承担。事实与理由：被反诉人双星公司违约在先，应承担违约责任本案中，反诉人与双星公司于2014年5月29口签订了《设备合同》，由答辩人向双星公司购买V法线改造机械设备，总金额为51.5万元，双方于2014年6月11日签订了上述合同的《补充协议》，将设备总价调整为50万元。双方合同第四款设备交付4.1款约定：双星漂河中原机械有限公司将设备运输至甲方工厂，合同生效后50天开始发货，25天安装调试完毕。也就是最迟至2014年5月29日后的75天，既2014年8月12日，设备应该调试完毕安装完成，由反诉人投入生产合同签订后，反诉人多次催促双星公司制作设备，但双星公司行动缓慢，迟迟不予生产，直至2015年2月6日，才将所有设备安装调试完毕，与合同约定的2014年8月12日，迟延了178天双星公司的没有按照合同约定延迟交付设备178天，给反诉人带来了难以估量的损失。由于反诉人早早招聘相关工人，且该套机械设备需同时有15名工人进行相关操作，反诉人对工人进行培训等待机器上马进行生产由于双星公司迟迟不能交付设备的原因，工人闲置并发放工资，反诉人承担了巨大的损失，反诉人于2015年1月10日，通过顺丰速运，向双星公司发送《补充协议2》，在补充协议2中，反诉人指出双星公司必须于5日内将设备调试安装完毕交于反诉人使用，逾期按每日2,000元从设备款中扣除。并告知双星公司收到协议后如有异议可在2日内，以书面形式通知我方，不通知视为双星公司同意协议。反诉人的行为没有违反双方《设备合同》的约定，《设备合同》第十一款违约责任明确约定：如一方发生违约行为后另一方向其发出通知的，一方应自收到通知之日起7日内书面回复另一方，如一方拒绝签收通知的，自该通知发出之日起5日后将视为其已经到达，如一方逾期未予回复，则视为一方默认另一方通知中所述的内容。所以，反诉人认为，双星公司应承担违约责任，并按照每日2,000元的标准承担延期交付的违约金双方合同约定，双星公司应在收到反诉人合同总额百分之六十的货款后开始发货，合同签订后，反诉人多次催促双星公司制造设备并要求支付货款发货，但双星公司退迟未能制作设备完成，无奈之下反诉人只好等待双星公司通知，并于2014年11月13日以承兑汇票的方式支付30万元的货款，双星公司人员于2014年11月13日出具收到条，并承诺5日内发货完毕，也就是于2014年11月18日发货完毕，并应按照合同要求25日内既于2014年12月13日将设备安装完毕。但实际结果是双星公司收到货款后继续推诿，迟迟不予发货安装，反诉人无奈之下，于2015年1月10日，向双星公司发送《补充协议2》，双星公司收到协议后不予理睬，并一直拖到2015年2月6日才将所有设备安装调试完毕。从2015年1月10日反诉人发出最后通牒，到安装完毕，又耗时27天之久，也就是说，本该于2014年12月13日安装完成的设备，到2015年2月6日实际安装完成，共拖延55天，明显违约。反诉人要求按照《补充协议2》的约定，按照每日2,000元的标准，要求双星公司承担违约责任，于法于理，均应得到支持，55天延迟交付，双星公司共应向反诉人支付违约金110,000元。其中，反诉人于2015年4月13日，曾向双星公司告知，因设备质量问题，反诉人修理设备，花费1,300元，本笔费用也应由双星公司承担。且根据合同约定，双星公司也应承担本案产生的律师费用共15,000元。综上，请求法院驳回原告诉讼请求，支持反诉诉求。原告（反诉被告）双星公司辩称：1、原审被告当庭提交反诉状违反了民事诉讼法关于被告提出反诉时间的规定，本案为简易程序，不应将被告的反诉与本诉合并审理，对于被告的反诉应不予受理。2、被告反诉与事实不符，原告从未收到过被告关于延期发货的通知，被告的反诉请求没有事实依据。原告（反诉被告）为证明其主张，向本院提交以下证据：证据一：设备合同、技术协议（2014年5月29日签订）。证明内容：1、原告为被告加工定作V法线改造设备，总金额为51.5万元人民币。（见合同第二、三条）2、被告的付款方式和时间：合同签订后3天内，被告支付合同金额的30%；原告收到被告合同总额的60%货款后发货；设备验收合格后3天内，被告支付合同总额的5%；剩余5%为质保金，质保期满之日起7日内一次性付清。（见合同第二条）3、设备安调结束后，被告应于7日内验收，如未按期验收视为设备合格；如设备未经验收且未经原告同意，被告投入使用，也视为该设备验收合格（见合同第七条）4、质保期为验收合格之日12个月，自验收合格之日算起（含视同验收合格）。（见合同第八条）证据二：设备安装调试验收报告（2015年2月6日），证明内容：2015年2月6日，原告加工定做的V法线改造设备经被告验收合格。证据三：原告财务出具的被告欠款金额、河南省增值税专用发票，证明内容：被告至今尚欠原告货款80,000元及利息；原告已按合同约定向被告开具了全额的增值税发票。被告（反诉原告）龙跃公司经质证称：对证1的真实性无异议，对证明方向根据原告提交的合同第二项第十一项和第十四项这三项对违约行为发生处理责任都有明确的约定，原告方违约在先，其证据方向不能成立。对证2的真实性无异议。证明方向请法庭注意设备安装调试截止时间是2015年2月6日，远远超出了合同的约定，对证3真实性无异议。我方不再拖欠原告货款。被告（反诉原告）龙跃公司为证明其主张，向法院提交以下证据：1、设备合同一份，证明本案原告与被告于2014年5月29日签订设备合同，其中对设备要求、设备发货时间、安装调试时间都有明确的约定，其中约定设备应在签订合同后50天予以发货，发货后25天安装完毕。证明原被告曾对违约责任进行约定，协议约定通知对方的送达方式、违约责任生效条件。2、补充协议，证明本案原告与被告就设备合同约定，2014年6月11日进行了修改与补充，改变了合同单价及部分机器设备参数。3、收到条及承兑汇票复印件，证明被告于2014年11月13日，通过承兑的方式向原告转款30万元，原告工作人员出具收到条予以确认。想证明我方按照合同要求向原告转款百分之六十的合同价格，原告应在2014年11月13日开始安排发货。原告方的工作人员也在收到条上确认5日内将发货并安装设备。4、顺丰快递单一份及签收通知一份及补充协议2一份，证明原告一直无故拖延设备交付，被告于2015年1月10日向原告邮递送达补充协议二，要求原告承担每天2,000元的逾期违约责任，原告方在2015年1月13日签收，原告签收后未予以回复，予以默认的事实。5、被告公司公函传真件一份及原告公司回复传真件一份，证明被告公司修理原告方设备花费1,300元修理费，及本案设备于2015年2月6日也就是合同签订178天以后设备才安装调试完毕的事实。6、律师费收费发票。随后出具后向法庭提交。原告（反诉被告）经质证称：证1真实性无异议，证明事项有异议，根据设备合同第二条约定乙方在收到合同总额百分之六十的货款后开始发货，被告向原告支付发货款的时间是2014年11月13日，所以被告主张的原告延期发货的事实没有依据，证2真实性无异议，证明目的有异议，证3无异议，证4真实性有异议，首先被告提交的顺丰单据内容为文件不能说明邮寄的就是补充协议2，并且原告没有收到该补充协议，被告在补充协议中主张的2,000元每天的违约金没有依据，原告即便收到该协议未予回复也不应当视为对被告主张的默认，证5真实性有异议，该组证据并没有双方公司盖章，并且为复印件，真实性无法确认。证6因未提交原件，不予质证。经本院审理查明，认定事实如下：双星公司与龙跃公司与2014年5月29日签订设备买卖合同，合同约定双星公司向龙跃公司提供设备，合同价款为51.5万元，并约定相关权利义务。2014年6月11日变更合同价款为50万元整。龙跃公司2014年5月30日向双星公司支付120,000元，2014年11月13日向双星公司支付300,000元。2015年2月6日该机器设备安装调试验收完毕。该机器设备安装调试完毕后，龙跃公司以双星公司延期安装调试，造成其损失为由，拒付拖欠双星公司80,000元剩余设备款，并要求赔偿损失。本院认为：双星公司与龙跃公司签订的设备订购合同，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照诚实信用的原则全面履行各自的义务。本案争议的焦点为合同双方谁存在违约？关于违约问题，龙跃公司在设备安装调试完成后，没有支付剩余设备款，该行为构成违约，龙跃公司应支付双星公司剩余设备款80,000元，关于双星公司提出的违约利息，因合同双方未对该项进行约定，且该合同中双星公司违约造成损失更为后果较强，对于剩余设备款的利息部分，本院不予支持。诉讼本院予以支持。双星公司迟延安装调试设备，该行为构成违约。关于逾期违约金的计算，本院认为违约责任的主要目的是强制违约方填补守约方因违约所受的财产损失，达到填平损失的效果。本案中，龙跃公司未提交造成损失的相关证据，且延迟生产造成的损失无法计算，而龙跃公司要求的每天2,000元的违约金明显过高，本院参照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条第一款规定的年利率24%计算逾期违约金，以已支付货款为420,000元为本金，计算违约时间178天，双星公司应承担的违约金为49,840元。关于龙跃公司提出维修费1,300元，缺乏相关证据予以支持，该主张本院不予支持。关于双方诉求均要求律师费问题，因双方均有违约行为，为减轻诉累，对双方要求对方承担律师费的请求，本院均不支持。综上，本院依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百五十三条、第一百五十七条、第一百五十八条、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼》第一百四十二条的规定，判决如下：一、被告（反诉原告）洛阳龙跃机械制造有限公司于本判决书生效之日起十日内向原告（反诉被告）双星漯河中原机械有限公司支付欠款80,000元；二、原告（反诉被告）双星漯河中原机械有限公司于本判决书生效之日起十日内向被告（反诉原告）洛阳龙跃机械制造有限公司支付违约金49,840元。三、驳回原告（反诉被告）双星漯河中原机械有限公司的其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）洛阳龙跃机械制造有限公司的其他反诉请求。如果未按判决指定的期间履行给付金钱的义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费1,200元，由被告洛阳龙跃机械制造有限公司负担。反诉费1,263元，由反诉原告洛阳龙跃机械制造有限公司负担740元，反诉被告双星漯河中原机械有限公司负担523元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员  方政伟二〇一九年六月十二日书记员  白银丹