云南省宜良县人民法院民 事 判 决 书(2019)云0125民初1017号原告：昆明万顺通科工贸有限公司，统一社会信用代码证号：91530103292159995X，住所地：云南省昆明市盘龙区金桥花园南10幢212号。法定代表人：秦刚，总经理。委托诉讼代理人：刘俊呈，云南澜湄律师事务所律师，特别授权代理。被告：云南大龙电力工程有限公司，统一社会信用代码证号：91530100552702983B，住所地：云南省昆明经开区E16号地块佳逸盛景花园二期Ⅲ区8幢1002号。法定代表人：杨万辉，总经理。委托诉讼代理人：郑松，云南唐律律师事务所律师，特别授权代理。原告昆明万顺通科工贸有限公司诉被告云南大龙电力工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月11日立案后，依法适用简易程序，于2019年6月17日公开开庭进行了审理，原告昆明万顺通科工贸有限公司的委托诉讼代理人刘俊呈，被告云南大龙电力工程有限公司的委托诉讼代理人郑松到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告昆明万顺通科工贸有限公司向本院提出诉讼请求：一、判令被告云南大龙电力工程有限公司支付给原告昆明万顺通科工贸有限公司违约金200000元；二、判令被告云南大龙电力工程有限公司赔偿原告昆明万顺通科工贸有限公司损失323962元（运费损失91988元、烘烤费损失242064元）；三、诉讼费由被告负担。原告昆明万顺通科工贸有限公司为了烘烤收购辣椒，计划于2017年7月底前在宜良九乡建设烤房烘烤辣椒，2017年6月8日，原告昆明万顺通科工贸有限公司与被告云南大龙电力工程有限公司签订电力建设工程施工合同，原告昆明万顺通科工贸有限公司将宜良九乡“250KVA配电工程”承包给被告云南大龙电力工程有限公司施工建设，工程内容为：安装250KVA变压器一台及相关设施，合同包干价为190000元，工期为2017年6月14日至2017年7月31日。被告云南大龙电力工程有限公司未按期完工，2017年8月23日，被告云南大龙电力工程有限公司承诺在2017年9月3日前完工，2017年9月10日前验收合格并投产通电，若未按上述时间完工，则按合同价款的5%/日向昆明万顺通科工贸有限公司支付违约金。被告云南大龙电力工程有限公司承诺到期后，被告云南大龙电力工程有限公司仍未完工，经原告昆明万顺通科工贸有限公司多次催促下，被告云南大龙电力工程有限公司于2018年2月1日才完工。被告云南大龙电力工程有限公司的逾期行为造成原告昆明万顺通科工贸有限公司收购辣椒无法烘烤而腐烂，为了减少原告昆明万顺通科工贸有限公司损失，原告昆明万顺通科工贸有限公司将收购辣椒运到文山烘烤，造成运费损失91988元、烘烤费损失242064元。为了维护原告昆明万顺通科工贸有限公司合法权益，特向法院起诉。被告云南大龙电力工程有限公司辩称：原告昆明万顺通科工贸有限公司起诉要求被告云南大龙电力工程有限公司支付违约金200000元过高，合同总价款200000元，请求法院按照法律规定适当降低或者按合同约定处理。原告昆明万顺通科工贸有限公司的运费损失91988元、烘烤费损失242064元与被告云南大龙电力工程有限公司没有关联性，被告云南大龙电力工程有限公司不应赔偿。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、委托烘烤协议复印件一份、烘烤清单复印件一份和收款收据复印件六十一份，合计六十三份。欲证实原告昆明万顺通科工贸有限公司开支烘烤费242064元；2、收据复印件十九份和过磅单复印件五十七份，合计七十六份。欲证实原告昆明万顺通科工贸有限公司开支运费91988元。本院认为：原告昆明万顺通科工贸有限公司提交的第1、2组证据，只有委托烘烤协议、收款收据等，又无其他证据相互映证证实，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月9日，原告昆明万顺通科工贸有限公司（甲方）与被告云南大龙电力工程有限公司（乙方）签订电力建设工程施工合同，原告昆明万顺通科工贸有限公司将250KVA配电工程承包给被告云南大龙电力工程有限公司施工建设，工程名称：250KVA配电工程，工程地点：宜良九乡，工程内容：安装250KVA变压器一台及相关设施，合同包干价为190000元，计划开工时间：2017年6月14日，计划竣工时间：2017年7月31日，计划总工期：50天（具体开工时间以甲方正式发函通知为准），因人为因素未按合同规定期限完工，由乙方按合同第二条第一款约定的合同总价的20%作为违约金。2017年6月12日，原告昆明万顺通科工贸有限公司支付给被告云南大龙电力工程有限公司工程款90000元。2017年6月14日，被告云南大龙电力工程有限公司组织工人施工建设，2017年7月31日，被告云南大龙电力工程有限公司未按期完工，原告昆明万顺通科工贸有限公司向被告云南大龙电力工程有限公司催促尽快完工，2017年8月23日，被告云南大龙电力工程有限公司承诺在2017年9月3日前对该工程完成施工，且通电时间定于2017年9月10日前验收合格并投产通电，若被告云南大龙电力工程有限公司未按上述时间完成工作，被告云南大龙电力工程有限公司愿按合同价款（190000元），每日按5%向甲方支付违约金。2017年11月24日，宜良兑冲辣椒种植专业合作社向宜良九乡供电营业厅提交竣工报验手续，2018年2月1日，宜良九乡供电营业厅验收该工程。本院认为：根据《中华人民共和国合同法》第八条规定：“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。”，本案中，原告昆明万顺通科工贸有限公司与被告云南大龙电力工程有限公司签订电力建设工程施工合同系原告昆明万顺通科工贸有限公司与被告云南大龙电力工程有限公司真实意思表示，电力建设工程施工合同的内容不违反法律、行政法规的强制规定，电力建设工程施工合同具有法律效力，原告昆明万顺通科工贸有限公司与被告云南大龙电力工程有限公司应按照电力建设工程施工合同约定履行各自义务。被告云南大龙电力工程有限公司未按期完工，被告云南大龙电力工程有限公司已违约，被告云南大龙电力工程有限公司应按照电力建设工程施工合同约定支付给原告昆明万顺通科工贸有限公司违约金38000元（合同总价款190000元×20%=38000元）。对于原告昆明万顺通科工贸有限公司要求被告云南大龙电力工程有限公司赔偿损失323962元（运费损失91988元、烘烤费损失242064元）的诉讼请求，因被告云南大龙电力工程有限公司未按期完工，造成原告昆明万顺通科工贸有限公司收购辣椒无法烘烤，本院根据本案实际情况酌情认定原告昆明万顺通科工贸有限公司的损失为40000元。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十条、第十二条、第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第二百六十九条、第二百七十五条、第二百七十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：一、由被告云南大龙电力工程有限公司于本判决生效之日起十五日内支付给原告昆明万顺通科工贸有限公司违约金38000元；二、由被告云南大龙电力工程有限公司于本判决生效之日起十五日内赔偿给原告昆明万顺通科工贸有限公司的损失40000元；三、驳回原告昆明万顺通科工贸有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9040元减半收取4520元，由原告昆明万顺通科工贸有限公司负担3820元，被告云南大龙电力工程有限公司负担700元。如不服本判决，可在判决书送达之日十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于昆明市中级人民法院。审判员  杨发伟二〇一九年六月二十四日书记员  刘 健