四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川0191民初17679号 原告（反诉被告）：中科创能实业有限公司，住所地成都市武侯区草金路北段99号。 法定代表人：孔祥明，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：梁天海，四川建永律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李欣，四川建永律师事务所律师。 被告（反诉原告）：成都四方伟业软件股份有限公司，住所地成都高新区科园三路4号1栋2层。 法定代表人：查文宇，职务不详。 委托诉讼代理人：刘贤科，北京京师（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：靳亚楠，北京京师（成都）律师事务所律师。 原告（反诉被告）中科创能实业有限公司（以下仍称“原告中科创能公司”）与被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司（以下仍称“被告四方伟业公司”）技术服务合同纠纷本反诉案，本院分别于2018年10月11日、2018年11月26日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告中科创能公司的委托诉讼代理人梁天海，被告四方伟业公司的委托诉讼代理人刘贤科、靳亚楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告中科创能公司向本院提出以下诉讼请求：判令1、解除原告中科创能公司与被告四方伟业公司签订的《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》；2、被告四方伟业公司立即向原告中科创能公司返还技术服务费28万元，并支付违约金32500元；3、被告四方伟业公司承担原告中科创能公司因本案诉讼而产生的诉讼财产保全责任保险费1000元。事实及理由：原告中科创能公司与被告四方伟业公司于2017年11月29日签订了《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》，约定被告四方伟业公司向原告中科创能公司提供可视化页面设计技术服务，合同签订后，原告中科创能公司依约向被告四方伟业公司支付首付款10万元。2018年4月，被告四方伟业公司向原告中科创能公司交付7张可视化页面设计，但因存在展示效果差、无法更新实时数据等问题，未通过原告中科创能公司的验收。2018年4月23日，因原告中科创能公司承接的德阳市节能减排综合监测管理平台项目需经验收，被告四方伟业公司作为该项目子项大屏可视化展示提供方，利用其掌握的可视化系统授权码，对其进行远程控制，限制原告中科创能公司使用，给原告中科创能公司整体项目验收造成了严重影响。原告中科创能公司为确保项目顺利验收，被迫向被告四方伟业公司支付了第二期进度款18万元。其后，原告中科创能公司仍就以上问题与被告四方伟业公司进行沟通要求完善所提供软件页面存在的使用障碍和问题，但被告四方伟业公司至今仍未对以上问题进行解决。2018年8月20日，被告四方伟业公司提供的临时授权码到期之后，不再向原告中科创能公司提供授权码，导致原告中科创能公司系统页面无法使用，给原告中科创能公司造成了重大的经济和商誉损失。故为维护原告合法权益，诉至法院。 被告四方伟业公司答辩称，我方确已收到原告方支付的合同项下价款28万元，但我方一直在正确履行合同义务，并不存在违约行为。根据合同约定，我方提供的技术服务是可视化页面设计，具体工作内容为基于原告方提供的数据做大屏可视化展示，不含数据采集、交换和分析。我方已经完成合同项下21个UI界面的设计，履行了合同的主要义务，根据双方合同约定，第三期进度款的付款条件已经成就，但原告方逾期8个多月仍未支付，因原告方拒收我方邮寄的发票以及工作确认函，故我方才停掉了临时授权码。因此，我方并不存在违约行为，请求驳回原告中科创能公司的全部诉讼请求。 被告四方伟业公司在答辩期内提起反诉，请求判令：1、原告中科创能公司继续履行与被告四方伟业公司签订的《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》；2、原告中科创能公司向被告四方伟业公司支付合同尾款370000元。庭审中，被告四方伟业公司增加一项诉讼请求，要求原告中科创能公司向其支付支付违约金32500元。事实与理由：被告四方伟业公司与原告中科创能公司于2017年11月30日签订了《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》。合同签订后，被告四方伟业公司积极履行合同义务，已完成节能减排7个页面的配置开发工作、节能减排7个页面大屏的现场部属工作、21张高保真页面的设计等技术服务工作，并交付原告中科创能公司，然原告中科创能公司已经逾期了7月之久未付技术服务合同尾款，反而起诉要求被告四方伟业公司退还已付的技术服务费。故被告为维护其自身合法权益，反诉至法院。 原告中科创能公司针对被告四方伟业公司的反诉请求答辩称，我方已按合同约定履行了付款义务，不存在拖欠进度款的行为，被告四方伟业公司在第三阶段付款条件尚未成就时，强行终止临时授权，导致我方无法使用综合管理平台系统，其行为已经构成了根本违约，因此我方请求解除双方签订的技术服务合同，并要求返还已支付的相应款项。我方不应当向被告四方伟业公司支付违约金。请求人民法院驳回被告四方伟业公司的反诉请求。 经审理查明，2017年11月30日，原告中科创能公司（甲方）与被告四方伟业公司（乙方）签订《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》（以下简称“《技术服务合同》”），主要约定：甲方委托乙方就德阳工业园大数据可视化技术服务事宜提供大数据屏展示的技术服务。合同总金额为65万元（含税价），服务部分税率为6%。合同款项分四期支付，分别为：第一期首付款10万元，于合同签订后7日内支付；第二期进度款18万元，2018年2月交付7个页面验收通过后7日内支付；第三期进度款30.5万元，2018年4月交付16个页面验收通过后7日内支付；第四期尾款6.5万元，完成所有页面交付后1年后7日内支付。双发约定服务内容为：1、可视化页面设计：包含可视化页面设计、一年免费服务及维护、增项服务（可选项）。“可视化页面设计”服务价款为合同总价款65万元，服务内容为：（1）、乙方总体设计不超过26张页面，含不超过3张3D页面设计和展示。系统要求本地部署，每套系统页面数不少于5张，页面数上限无限制；（2）、3D页面内容包含工业、节能减排及公司级各1张；（3）、页面编辑基于四方伟业UE产品（产品版本号：大数据可视化设计SDCUE-V3.0-成都四方伟业软件股份有限公司），为甲方提供相应的二次代码编辑功能及页面编辑修改服务，提供内置全组件配置编辑功能；（4）提供本次项目的调试和培训服务。“备注”载明本合同不含数据采集、交换和分析。乙方只基于甲方提供的数据做大屏可视化展示。“1年免费服务及维护”服务价款为0元，服务内容为：（1）、标准技术支持服务；（2）、派工程师远程或者现场保障可视化工作的开展及系统的正常运行，包括系统的版本升级等维护工作；（3）、合同签订生效并履行1年内，免费提供标准技术支持服务，1年服务期满后，若产生其他的定制和升级服务，服务费用按合同约定比例收取。“增项服务（可选项）”的服务内容为：可视化定制（1）、超出部分2D页面的定制开发为2万元/页；（2）、3D页面开发根据工程量按人天收费（配置每张页面约15~20天）为5万元/页；（3）、一年期后现场运行维护年费用为合同金额的5%。2、信息提供：甲方应向乙方提供进行本服务所必要的数据、资料及环境，但是，根据与第三人的合同承担保密义务的信息不在此限。3、维护期限为项目验收后一年。关于异议与验收方式，双方约定：甲方或最终用户应就大数据展示技术服务整体验收通过之日起2个工作日内就产品的名称、规格型号、数量进行核对，确认无误后应在乙方提供的《验收报告》上签字并以邮寄或传真等方式交至乙方；逾期7日未在《验收报告》上签字亦未提出书面异议或未将签字后的《验收报告》交至乙方的，均视为甲方或最终用户对乙方的产品无异议，符合验收标准。乙方保证本合同完全符合本次《技术需求规格说明书》的开发服务内容与标准，并保证本合同开发项目在正确安装、使用和维护的情况下能够正常运行，乙方对所提供软件的功能符合项目的整体要求负责。甲方应确保许可软件所运行环境（包括计算机、打印机及相关硬件设备）的安全，并按使用手册进行操作，为许可软件正常运行提供保障。关于违约责任，双方约定：1、如果甲方未按时付款，每迟延1日，甲方须按应付金额的万分之五向乙方支付违约金，以合同额的5%为限。若逾期付款超过60个工作日，乙方有权在书面通知甲方后，停止后续的服务，直到甲方付款，在甲方支付服务费与违约金后应立即恢复服务，双方共同确认后，可对服务计划予以顺延。此种情况下乙方不承担项目迟延的责任。2、如果乙方由于自身的原因造成迟延交付成果，每迟延1日，应当按照本合同总金额的万分之五向甲方支付违约金。此项违约金以合同额5%为限，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方的损失，该费用不受合同额5%的限制。3、如果由于甲方自身的原因造成项目延迟，乙方不承担任何责任。《服务合同》载明的原告中科创能公司联系人员为毛先祥，联系电话为1760×××99，邮箱为ｍａｏ×××＠ｚｈｏｎｇｋｅｃｈｕａｎｇｎｅｎｇ.ｃｏｍ，被告四方伟业公司联系人员为候佳，联系电话为180××××8841，邮箱为ｊｕｌ×××＠ｓｅｆｏｎｓｏｆｔ.ｃｏｍ。 《服务合同》附件一《实施服务进度安排及售后服务方案》约定：在2018年4月10日前正式上线运行，其中2017年12月18日前按《技术需求说明书》要求提交能源互联网、能源云、工业云3张页面。项目服务进度为：分析设计阶段（完成需求分析与方案设计），内容包括需求调研、需求分析、业务梳理、系统设计、设计评审，据此得出《项目计划》；系统部署阶段（完成系统部署、试运行和培训），内容包括系统部署、系统试运行及现场培训，得出《实施计划》及《培训计划》；系统验收阶段（完成系统验收），内容包括系统正式上线及系统验收，得出《验收报告》。 庭审中，原、被告一致确认，就《服务合同》确定的可视化展示项目，具体包含“节能减排平台”、“德阳智慧工业管理云平台”（以下简称“工业云平台”）及“创能云平台”三个板块，《服务合同》履行过程中，原告中科创能公司工作人员毛先祥、王志国（邮箱：ｗａｎ×××＠ｚｈｏｎｇｋｅｃｈｕａｎｇｎｅｎｇ.ｃｏｍ，下同）与被告四方伟业公司工作人员侯佳、袁野（邮箱：ｙｕａ×××＠ｓｅｆｏｎｓｏｆｔ.ｃｏｍ，下同）、张菠（邮箱：ｚｈａ×××＠ｓｅｆｏｎｓｏｆｔ.ｃｏｍ，下同）进行了沟通。具体内容如下： 1、2017年12月1日，袁野向王志国发送了标题为“中科创能服务器配置信息”的邮件，要求填写相应服务器配置信息。2017年12月7日，侯佳向毛先祥发送标题为“紧急-中科创能可视化本地部署服务器说明”的邮件，继续要求部署服务器并催促首付款的支付。2017年12月7日，原告中科创能公司向被告四方伟业公司支付了首付款10万元。 2、2017年12月9日，袁野向王志国发送标题为“工业云”的邮件，并附有“工业云.jpg”文件。2017年12月25日，袁野向王志国发送邮件称“节能减排7个页面原型设计完成，详见附件”，并附有“中科创能德阳工业园大数据可视化技术服务.rp”文件及“中科创能德阳工业园大数据可视化技术服务指标需求及决策支持提示说明.xlsx”文件。2017年12月27日，张菠向王志国发送标题为“节能云高保真图”的邮件并附有“中科创能德阳工业园大数据psd20171225.zip”。 3、2017年12月29日，侯佳向王志国发送标题为“德阳中科可视化项目进度风险提示”的邮件，就“无法确认‘创能云’板块的展示分辨率”这一问题向王志国提出风险和建议，要求确认“创能云”板块和“节能减排”板块的分辨率。当天，王志国回复称“（1）、由于德阳节能减排项目在2月份要交付，现在调整优先级，以德阳节能减排可视化展示为首要任务，请贵公司工程师根据今天交流的意见完善原型设计，下周给出效果图，‘节能减排’板块分辨率按照3200*1080配置，大屏实际分辨率（9600*3240）；（2）、由于中国移动会展现场的大屏分辨率一直没有确定，为避免重复的人力投入等，所以暂时暂停‘创能云’板块可视化展示制作，后续等中科创能大屏分辨率确认后，再重启‘创能云’板块部署、配置。”。 4、2018年1月26日，王志国向侯佳、袁野、张菠发送标题为“德阳市节能减排监测平台可视化建设进度情况说明”的邮件，称“根据目前节能减排整体建设情况，原计划本月底完成可视化页面的部署，根据实际的项目情况，现阶段UI效果图已给出，需要与客户确认展示内容及数据收集，页面完成部署时间调整为2018年2月9日。”。 5、2018年3月5日，侯佳向王志国发送标题为“工程确认单”的邮件，附有“工程量确认单”文件，并称“3D建模方面，若要满足贵公司的需求，我方需要您提供德阳城区的3D数据或者地图图片，但贵公司工作繁忙，提出希望我方代为搜集图片和数据，为了本月质监局项目顺利验收不耽误工程进度，我们可以配合去谷歌和地图等地图上收集图片和数据，做出力所能及的效果”。2018年3月6日、3月12日，王志国、张菠分别作为原、被告项目负责人签署了前述附件《工程量确认单》，载明：“已完成工程量内容”为：节能减排7页面的配置开发工作；节能减排7个页面大屏的现场部署工作（2018.2.9）；德阳智慧工业云平台高保真的一期修改、确认工作；完成节能减排7页面的相关培训工作（2018.2.27-2018.3.5）；节能减排页面具体指标项的数据确认工作进行中；完成21张高保真页面的设计并交付（质监局7个页面，经信委8个页面，创能云6个）；跟进智慧工业云平台高保真最终确认工作（8个页面）。原告中科创能公司关于“进度整体情况”的确认意见为：（1）、节能减排平台目前已完成7个页面的部署实施，后续需要完善3D页面设计、7个页面的数据收集及更新（项目完成日期要求：2018年3月31日）；（2）、德阳智慧工业管理云平台，目前已完成8个UI页面设计，后续需要与经信委相关领导对UI界面进行评审，根据需求完善UI界面设计，开展界面的部署实施、数据绑定等工作（项目完成日期要求：2018年5月31日）；（3）创能云平台已完成6个UI界面的设计，后续根据展示需求，完善UI设计界面，开展部署实施工作。 6、2018年3月21日-3月30日期间，王志国通过邮件向张菠发送了多个收集数据，包括“20180126重点用能单位能源计量工作调查表（企业反馈汇总）.rar”、“20180323市统计局数据（2014年-2017年）.xlsx”、“20180323节能减排数据统计表（建筑能耗数据）_市住建局张鹰.docx”、“20180328旌能辖区重点能耗单位用气情况（德阳市旌能天然气有限公司）.xls”、“20180329德阳市城市照明能耗指标监测_市路灯管理处.xls”。其中，王志国于3月25日向侯佳、张菠发送标题为“德阳节能减排综合监测平台可视化展示项目情况说明”的邮件，称“目前德阳节能减排综合监测平台可视化项目已进入项目验收阶段，上周完成了在德阳市各政府部门的数据调研、收集，从3月26日至4月10日，主要根据各政府部门提供的数据进行数据可视化展示（包括实时数据的集成），具体工作计划如下：3月26日至3月30日，根据各部门提供数据，进行数据分析、整理、可视化展示（月底德阳市政府相关领导进行初步验收）；4月2日至4月10日，完善可视化展示，迎接4月中旬的国家检查。”。2018年4月11日，原告中科创能公司向被告四方伟业公司支付“软件开发服务费”18万元。 7、2018年4月15日，王志国向侯佳、张菠发送标题为“4月20日节能减排项目验收需改进完成事项”的邮件，称“德阳市节能减排项目已正式确认验收时间为4月20日开始，目前急需改进及完成的事项如下：（1）、大屏可视化页面切换目前存在严重的卡顿、浏览器崩溃等问题，严重影响本次验收，希望贵公司高度重视并积极解决（注：目前硬件设备从处理器、内存、固态硬盘、主板等方面完成升级）；（2）、目前我司建设的能效监测平台已接入企业实时数据，需对接可视化系统，实时展示企业用能数据；……”。 8、2018年8月8日，被告四方伟业公司向原告中科创能公司邮寄《关于中科创能可视化展示技术服务合同项目交付工作确认的函》，后该邮件被退回。2018年8月10日，侯佳向王志国发送标题为“中科创能交付工作确认函”的邮件，称“请收交付工作确认函，此函只是想确认下期工作何时开展，并做相应的安排和部署”，该函载明：“与贵司签订的中科创能可视化展示技术服务合同所约定项目联系人为毛先祥，目前变更为王志国，且所约定第三期进度款30.5万元应于2018年4月交付16个页面验收通过后7日内支付，根据贵司要求，我司目前已完成工作量如下：（1）、完成可视化产品：提供对应的产品交付件；（2）、围绕德阳市质监局节能减排主体展开，通过调研实际业务，培植出七套大屏展示的页面，提供页面呈现高保真原型以及最终的页面呈现效果；（3）、完成上述软件的安装、测试工作；（4）、完成上述软件的培训和服务支持工作；（5）、从签订合同之日起至今持续提供软件的授权服务；（6）、节能减排平台目前已完成7个页面的UI界面设计及部署实施；（7）、德阳智慧工业管理云平台，目前已完成8个UI页面设计；（8）、创能云平台已完成6个UI界面的设计。得悉贵司合同项目迟迟未启动，已影响我方的后续工作，请贵司明确下一步工作计划，以保证项目顺利完成。”。2018年8月13日，王志国回复该邮件并附标题“德阳节能减排综合监测平台可视化展示遗留问题”，称“贵公司前期承建的德阳节能减排综合监测平台可视化展示工作，目前我公司已按合同约定完成第一期、第二期进度款支付，共计28万元，贵公司一、二期交付的内容存在如下问题：（1）、德阳节能减排综合监测平台、节能减排总览3D展示页面效果较差，需要优化展示效果；（2）、可视化平台对接企业实时数据展示接口目前未完成调试，实时数据无法展示；（3）、可视化平台在试运行期间，较频繁的出现页面崩溃、系统停止服务，严重影响平台的展示使用，需要进行平台优化、提升系统的稳定性；（4）、目前针对德阳节能减排综合监测平台整体项目已完成验收，贵公司目前提供的可视化平台软件的授权码为临时，根据项目要求，需要提供永久的授权码。”。 9、节能减排项目实施过程中，被告四方伟业公司均以提供临时授权码的方式确保项目所有功能的正常运行，2018年8月20日，侯佳向其公司申请2018年8月21日-2018年9月20日的临时授权码，但被告四方伟业公司以“中科创能公司未按约履行合同条款，导致第三期合同回款延期4个月，且在我方寄送付款发票以后，中科仍未向我司在合同规定时间内支付到期款，介于客户违约”为由，明确拒绝继续提供临时码，致使临时授权码到期日（2018年8月22日）后原告中科创能公司无法开展节能减排可视化展示项目，遂引发本案诉讼。 庭审中，原、被告双方一致确认，工业云平台及创能云平台仅完成了UI界面设计，尚未进行部署实施。 就已交付节能减排平台的页面数量，原告中科创能公司主张被告四方伟业公司共计交付7个可视化页面，含6个2D可视化页面和1个3D可视化页面，被告四方伟业公司则主张其于2018年3月6日签署《工程量确认单》时已交付验收7个2D可视化页面，后又于2018年4月交付1个3D可视化页面。 就已交付节能减排平台的可视化页面情况，原告中科创能公司主张该平台并未通过验收，并提交《节能减排综合监测管理平台设备运行日志》一份，载明2018年4月10日至8月28日期间原告中科创能公司工作人员对该平台现场监控情况所做的记录，载明多个软件不能运行、设备不畅通、系统运行不畅通等情形。 另查明，2018年9月10日，原告中科创能公司与案外人四川纵域智慧科技有限公司签订《德阳市节能减排能耗管理综合平台技术服务合同》，委托其提供德阳市节能减排能耗管理综合平台技术服务。本案立案受理后，被告四方伟业公司曾就继续提供授权码与原告中科创能公司进行协商，原告中科创能公司予以拒绝。 再查明，原告中科创能公司提起本案诉讼后申请诉讼保全，并为此向华安财产保险股份有限公司四川分公司支付诉讼财产保全责任保险服务费1000元。 以上事实，有原、被告在庭审中的陈述，以及原告提交的《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》及附件、中国农业银行转账电子回单、节能减排综合监测管理平台设备运行日志、电子邮件往来记录、《德阳市节能减排能耗管理综合平台技术服务合同》以及保险费发票，被告提交的《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》、电子邮件往来记录、《工程量确认单》、《工作确认函》及邮寄凭证等证据在卷佐证。 本院认为，原告中科创能公司与被告四方伟业公司签订的《服务合同》系当事人真实意思表示，内容不存在《中华人民共和国合同法》第五十二条规定的违法情形，应属合法有效，对签约方均具有约束力。《服务合同》签订后，被告四方伟业公司分别就合同涉及的节能减排平台、工业云平台及创能云平台进行了UI界面设计及部分页面部署实施，原告中科创能公司支付了合同约定的第一期及第二期合同价款共计28万元。就本案的争议焦点，本院依次认定如下： 节能减排平台是否通过验收 《服务合同》约定，被告四方伟业公司就每一平台均应完成需求分析与方案设计、结合数据完成系统部署及系统验收三个阶段的工作。本案中，结合邮件往来记录和双方签字确认的《工程量确认单》，截至2018年3月6日，被告四方伟业公司已完成节能减排7个页面的配置开发工作、现场部署工作和相关培训工作，同时完成了工业云平台（8个页面）和创能云平台（6个页面）高保真页面的设计与交付。2018年4月，被告四方伟业公司在按约完善3D页面设计及7个页面的数据收集及更新后，向原告中科创能公司交付了节能减排平台的7个2D可视化页面及1个3D可视化页面。结合双方提交的证据，本院对原告中科创能公司有关节能减排平台项下被告四方伟业公司交付了6个2D可视化页面和1个3D可视化页面的主张不予采纳。页面交付后，原告中科创能公司虽然在邮件中提出平台仍存在3D展示页面效果较差、实时数据无法展示、较频繁出现页面崩溃等问题，但其同时确认2018年4月23日针对德阳节能减排综合监测平台整体项目已完成验收。至此，应确认被告四方伟业公司交付的节能减排平台可视化页面符合双方约定的技术服务标准，通过了原告中科创能公司的验收。此外，《服务合同》约定原告中科创能公司支付第二期进度款的条件即为相应页面通过验收，其于2018年4月11日支付第二期进度款18万元的行为亦对验收予以佐证，其主张的支付价款系被迫因无证据证明，本院不予采纳。 二、工业云平台与创能云平台是否通过验收 根据双方邮件往来及《工程量确认单》载明内容，被告四方伟业公司虽然完成了工业云平台与创能云平台的UI界面设计，但因原告中科创能公司后续未按照《工程量确认单》明确的工作进度要求对完善UI界面设计、开展界面部署实施、数据绑定等工作予以确认，致使工业云平台与创能云平台的设计部署工作不能继续开展，故相应平台后续未能完成《服务合同》约定的全部工作，当然谈不上通过验收。被告四方伟业公司虽然为完成服务工作进行了界面设计，但基于案涉技术服务的整体性和不可分割性，上述界面设计并不能独立使用，只有合同约定的可视化界面功能全部具备，原告中科创能公司委托技术服务的目的才能真正实现。因此，被告四方伟业公司基于其设计工作要求支付合同剩余全部价款的反诉请求不能成立，本院不予支持。 三、被告四方伟业公司停止提供授权码的行为是否构成根本违约，原告中科创能公司能否据此主张解除《服务合同》 循前所述，节能减排平台已经通过原告中科创能公司验收，根据《服务合同》约定，被告四方伟业公司应当在一年内免费提供标准技术支持服务，在原告中科创能公司已按约支付相应价款的情形下，被告四方伟业公司应如约履行技术服务义务，其无权针对原告中科创能公司的违约行为对已经交付的节能减排平台采取停止授权码的所谓“救济行为”，其拒不交付授权码的行为致使原告中科创能公司无法继续正常使用节能减排平台，致使原告中科创能公司订立合约的目的不能实现，构成根本违约，原告中科创能公司据此主张解除《服务合同》，于法有据，本院予以支持。关于《服务合同》中约定的“原告中科创能公司逾期付款超过六十个工作日，被告四方伟业公司有权在书面通知原告中科创能公司后停止后续的服务”，本院认为，该违约责任适用的前提是被告四方伟业公司的待付款工作通过原告中科创能公司验收，但如前所述，工业云平台及创能云平台的设计工作并未完成，故适用违约责任的条件并不成就，本院对被告四方伟业公司的该项辩称不予采纳。 被告四方伟业公司应退还的合同价款即原告中科创能公 司主张的违约金数额如何确定 《中华人民共和国合同法》第九十七条规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”，关于原告中科创能公司要求返还的合同价款，循前所述，被告四方伟业公司提交的节能减排平台虽然通过了验收，但案涉技术服务工作并非单纯的成果交付，仍需要被告四方伟业公司向原告中科创能公司交付授权码并提供技术维护服务以确保平台的正常运行。被告四方伟业公司的违约行为致使原告中科创能公司自2018年4月23日验收通过后实际仅使用平台至2018年8月22日，就正常使用相应平台的过程，原告中科创能公司应当向被告四方伟业公司支付服务费，剩余部分应予以返还。因被告四方伟业公司未能举证证明其提供可视化页面设计与技术服务的成本费用，本院根据《服务合同》体现的费用计算标准及免费维护期限，酌情确定以以下方式计算：即已完成平台页面数8张÷（设计过程体现的预计提交页面总数24张【含节能减排平台8张、工业云平台9张、创能云平台7张】）*65万元*（实际使用期限4个月/合同约定的免费维护期限一年）＝72222元，故被告中科创能公司应退还合同价款为207778元。 关于原告中科创能公司主张的违约金32500元，本院认为，原告中科创能公司据以主张该违约金的《服务合同》违约金条款适用于被告四方伟业公司逾期交付项目成果的情形，但本案中该情形并不存在。考虑到原告中科创能公司并未举证证明被告四方伟业公司的违约行为给其造成的具体损失且在确定上述退还款项计算标准时本院已充分考量具体违约情形，故对原告中科创能公司额外主张的违约金本院不再支持。 关于原告中科创能公司主张的诉讼保全责任保险费用1000元，本院认为，该费用的承担在《服务合同》中未予明确，亦非被告四方伟业公司在订立合同时能够预见的必然费用支出，故本院不予支持。 关于被告四方伟业公司主张的违约金 关于被告四方伟业公司主张违约金32500元，庭审中，其明确主张依据为原告中科创能公司未按《工程量确认单》明确的工作进度完成页面确认、亦未按约支付合同价款，给其造成经济损失。对此，本院认为，首先，如前所述，原告中科创能公司并不存在逾期付款的违约情形，被告四方伟业公司据此主张违约金无事实依据，本院不予支持；其次，《服务合同》虽未明确案涉技术服务工作的具体完成期限，但结合案涉可视化页面设计与部署需要原告中科创能公司进行数据采集的事实，双方在《工程量确认单》上明确原告中科创能公司应于2018年5月31日前对工业云平台UI界面设计、开展界面部署实施、数据绑定等工作予以确认，是为双方对工作进度的明确约定，亦为被告四方伟业公司合理展开后续工作的合理期待，但至被告四方伟业公司发函催告后，原告中科创能公司亦未能予以确认，其行为属于违约，并对于案涉《服务合同》未能按约履行进而解除负有不容忽视的责任，给被告四方伟业公司履行《服务合同》的预期利益造成损害。综上，本院对被告四方伟业公司要求原告中科创能公司支付违约金32500元的诉讼请求予以支持。 综上，本院对原告中科创能公司的诉讼请求部分予以支持，对被告四方伟业公司的反诉请求部分予以支持。 据此，依据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下： 一、解除原告（反诉被告）中科创能实业有限公司与被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司于2017年11月29日签订的《中科创能大数据大屏可视化展示技术服务合同》； 二、被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）中科创能实业有限公司退还技术服务费207778元，原告（反诉被告）中科创能实业有限公司于本判决生效之日起十日内向被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司支付违约金32500元，品迭后，被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告（反诉被告）中科创能实业有限公司退还175278元； 三、驳回原告（反诉被告）中科创能实业有限公司的其他诉讼请求； 四、驳回被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司的其他反诉请求。 如未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付延迟履行期间的债务利息。 本诉案件受理费5988元、保全费2083元，共计8071元，由被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司负担5366元，原告（反诉被告）中科创能实业有限公司负担2705元。 反诉案件受理费6850元，由被告（反诉原告）成都四方伟业软件股份有限公司负担6297元，原告（反诉被告）中科创能实业有限公司负担553元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审 判 长  董 淼 人民陪审员  雷建国 人民陪审员  蹇守渝 二〇一九年六月二十七日 书记 员代  智 鹏