四川省成都高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川0191民初4406号 原告：周杰，男，汉族，1980年4月3日出生，住四川省郫都区。 委托诉讼代理人：雷伟，四川君益律师事务所律师，特别授权代理人。 被告：成都仁和世家装饰工程有限公司。住所地：成都市武侯区一环路南一段2号2栋1层15号。 法定代表人：李沁彦。 委托诉讼代理人：王琦文，男，汉族，1989年6月29日出生，住四川省西充县。系被告公司员工，特别授权代理人。 原告周杰诉被告成都仁和世家装饰工程有限公司（以下简称“仁和世家装饰公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月12日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告周杰及其委托诉讼代理人雷伟、被告仁和世家装饰公司委托诉讼代理人王琦文到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告周杰向本院提出诉讼请求：1、判令解除原告与被告签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》；2、判令被告返还原告支付的工程款4000元；3、判令被告支付原告违约金14480元（以80元／天，自2018年10月8日计算至2019年4月8日）。事实与理由：2018年7月28日，原告与被告签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，合同约定，原告将位于成都市高新区的嘉年华青年城X－X－XXXX＃房屋交于被告装修，同时约定原告分期支付被告工程款40000元，原告已支付被告工程款共计38472元。直到本案起诉前，被告还有4000余元的工程量未完成，被告现已拖延工期4个多月，被告的违约行为严重侵犯了原告的合法权益。原告为维护自身的合法权益及维护依法成立的合同的严肃性，原告恳请人民法院判如所请。 被告仁和世家装饰公司答辩称：我公司同意解除合同，但有一个条件，我公司只同意退还没有施工的费用，现在没有施工的费用是3960元。我公司存在定制的东西，我们前期与商家要缴部分的定制款，现在产品已经定制成型，商家不退还我们的定制费用。因周杰没有按照合同约定付款，导致定制产品延期，所以工期延误，我公司不同意支付违约金。 经审理查明，2018年7月27日，周杰向仁和世家装饰公司代理人王琦文两次转款共计24000元。 2018年7月28日，周杰（甲方、发包方）与仁和世家装饰公司（乙方、承包方）签订《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，约定：由仁和世家装饰公司承包周杰位于嘉年华青年城X-X-XXXX#房屋家庭装饰装修工程；工程造价为40000元；工程采取半包方式进行，即仁和世家装饰公司包工、包部分材料，周杰提供部分材料；工程的有效期限70天，2018年7月28日开工，2018年10月8日竣工；合同签订之日支付24000元，隐蔽工程验收后3日内支付14000元，竣工验收合格后4日内支付2000元；仁和世家装饰公司应提前2日通知周杰参加各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单，若周杰接到通知后，未按时参加验收，仁和世家装饰公司有权停工等待，由此给仁和世家装饰公司造成的工期延误及其他损失均由周杰承担。周杰未按期支付第二、三次工程款的，仁和世家装饰公司有权停工，工期顺延；由于周杰或仁和世家装饰公司原因致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。 2018年10月8日（合同约定竣工之日），周杰向仁和世家装饰公司代理人王琦文发送微信询问，“王老师，防水今天做完没有”，王琦文回答称，“还在做”。 2018年10月29日，周杰向仁和世家装饰公司代理人王琦文转款7000元。 2019年1月3日，周杰向仁和世家装饰公司法定代表人李沁彦转款2600元。 2019年1月27日，周杰向仁和世家装饰公司代理人王琦文发送微信询问，“今天刷漆也是没有刷是不”，王琦文回答称，“没有，只有月底前才弄得完”。 2019年3月24日，周杰与仁和世家装饰公司代理人王琦文就案涉装饰装修工程未完成的工程量进行核算。双方共同确认，未完成工程量价款为3964.70元。 上述事实，有《成都市家庭装饰装修工程施工合同》、未完工程量核算单、转款记录、微信聊天记录以及部分当事人陈述等证据在案佐证。 本院认为，依法成立的合同，对双方当事人均具有约束力，双方均应恪守履行。 审理中，周杰表示，其要求与仁和世家装饰公司协商解除《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，而仁和世家装饰公司对此不持异议，故对周杰要求解除双方签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》的诉请，本院予以支持。根据《中华人民共和国合同法》第九十七条的规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行。经双方核算，尚未施工的工程量价款为3964.70元，故对原告周杰主张被告返还工程款4000元的诉请，本院仅在3964.70元的范围内予以支持。 周杰主张，仁和世家装饰公司逾期施工，应按照每日80元（40000元×2‰）的标准向其支付违约金，自2018年10月8日计算至2019年4月8日。审理中，仁和世家装饰公司提出，系周杰定制的柜子未及时安装导致其工期延误，但仁和世家装饰公司并未提供有效证据予以证明，故对仁和世家装饰公司该辩解意见，本院不予采信。另，仁和世家装饰公司提出，因周杰未按时付款，其有权延后工期。根据《成都市家庭装饰装修工程施工合同》第十一条约定，合同签订之日支付24000元，隐蔽工程验收后3日内支付14000元。根据转款记录可知，在合同签订前一日，周杰已经支付了24000元，对于第二笔工程款14000元，需在隐蔽工程验收后3日内支付。《成都市家庭装饰装修工程施工合同》约定，仁和世家装饰公司应提前2日通知周杰参加各阶段的验收并填写工程验收单，但仁和世家装饰公司并未举证证明双方进行了验收或者其通知周杰进行验收而周杰无故不参与验收的情况，故在仁和世家装饰公司未完成隐蔽工程前，周杰不负有支付第二笔款项的义务。综上，仁和世家装饰公司辩称周杰未按时付款，其有权延后工期的意见与事实不符，本院不予采信。根据微信聊天记录显示，截止合同约定的竣工之日（2018年10月8日），仁和世家装饰公司未完成施工。直至2019年3月24日，经双方核算，仁和世家装饰公司仍有价值3964.70元的工程量未完成。仁和世家装饰公司未按照合同约定的工期履行义务，其应当承担相应的违约责任。根据《成都市家庭装饰装修工程施工合同》第12.5条约定，由于一方原因导致工期延误的，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。仁和世家装饰公司提出不应支付违约金，其实质亦是对违约金提出的抗辩。综合仁和世家装饰公司已施工的工程量、过错程度、周杰的实际损失，本院酌定将违约金的标准调整为每日0.6‰。违约金的计算期间应为工期延误之日起至工程完工之日止，但因仁和世家装饰公司并未最终完成施工且双方协商一致同意解除《成都市家庭装饰装修工程施工合同》，在合同解除后，双方权利义务终止，则违约金应计算至合同解除之日。2019年5月7日，双方在庭审中一致同意解除合同，故违约金的计算期间为2018年10月9日至2019年5月7日，但周杰自愿将违约金计算至2019年4月8日，该行为系对自身权利的处分，本院予以确认。综上，仁和世家装饰公司应向周杰支付违约金4368元（40000元×0.6‰/天×182天）。周杰要求仁和世家装饰公司支付违约金14480元，本院予以部分支持。 据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十一条、第九十三条第一款、第九十七条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下： 一、原告周杰与被告成都仁和世家装饰工程有限公司签订的《成都市家庭装饰装修工程施工合同》于2019年5月7日解除； 二、被告成都仁和世家装饰工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告周杰退还装修工程款3964.70元； 三、被告成都仁和世家装饰工程有限公司于本判决生效之日起三日内向原告周杰支付违约金4368元； 四、驳回原告周杰的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 本案案件受理费131元，由被告成都仁和世家装饰工程有限公司负担。 如不服本判决，可于判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  谢菲 二〇一九年六月十九日 书记员  贺姝