江苏省泰兴市人民法院民 事 判 决 书（2018）苏1283民初7813号原告：封倩，女，1990年4月26日生，汉族，住泰兴市。委托诉讼代理人：刘昕，江苏信尊律师事务所律师。委托诉讼代理人：叶晓倩，江苏信尊律师事务所实习律师。被告：丁大伟，男，1983年3月15日生，汉族，住泰兴市。被告：泰兴市大唯装饰设计工程有限公司，住所地泰兴市中南世纪城19幢2066－2067室。法定代表人：丁邦根。原告封倩与被告丁大伟、泰兴市大唯装饰设计工程有限公司（以下简称大唯装饰设计公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2018年9月3日立案后，依法适普通程序公开开庭进行了审理。原告封倩及其委托诉讼代理人刘昕、叶晓倩、被告丁大伟到庭参加诉讼。被告大唯装饰设计公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告封倩向本院提出诉讼请求：1、判令解除原被告之间签订的装饰装修工程施工合同；2、判令被告返还原告装修款157000元并承担逾期违约金43506元；3、判令被告承担本案诉讼费。事实与理由：2018年4月4日，原告与被告签订装饰装修工程施工合同书，约定原告名下位于中南世纪城16号楼二单元3205室房屋的室内装修工程由被告承接，承包范围为半包加主材，承包方式为大包，合同总价款为193360元（167000元加增项26360元）。合同约定工期自2018年4月4日起至2018年7月4日止，工期为90天，逾期一天按照合同总价款的0.5%计算违约金。签订合同后，原告陆续支付被告合计157000元装修款。因被告自身原因迟迟未支付工人工资、商家建材等费用，致使工程停工。原告多次上门催促，被告屡屡推脱，截至原告起诉时，工程仍旧处于停工状态。现工程已经逾期一个半月仍未完成，原告家窗户经多次催促仍未安装，正好遇上台风天气，导致室内进水，墙面地面都需要进行重新装修，且渗水至楼下住户造成楼下业主损失。另，被告丁大伟为被告大唯装饰设计公司的实际经营人和本合同签订人，被告丁大伟享有被告大唯装饰设计公司的全部股权，原告所有装修款均交至被告丁大伟手中，被告丁大伟也出具相关收据证明其收到款项，被告丁大伟与被告大唯装饰设计公司应当承担连带责任。现为维护原告的合法权益，特依法提起诉讼，望查明事实，支持原告的诉求。被告丁大伟辩称，我们不存在故意拖延工期，当时因为进度及现场施工问题，原告要求按照她的要求施工，然后产生纠纷，并且对我们有言语上的辱骂，事实上是原告方要求我们退场的。原告围绕其诉讼请求，依法向本院提交了商品房购买发票、装饰装修工程施工合同书、装修款收据1份、银行刷卡单1份、房屋内部装修图片一组；被告丁大伟则提供3000元的转账记录一份。上述证据本院经审查予以确认并在卷佐证。本院经审理认定事实如下：被告大唯装饰设计公司系自然人独资的有限责任公司，被告丁大伟为唯一股东。2018年4月4日，原告封倩作为发包方（甲方）与被告大唯装饰设计公司作为承包方（乙方）签订《装饰装修工程施工合同书》1份，约定由被告大唯装饰设计公司为原告位于泰兴市房屋进行装修，承包方式为大包，施工日期自2018年4月4日至2018年7月4日，共90天；工程造价为167000元，合同签订时支付50000元，进场开工时支付30000元，木工材料进场日支付30000元，油漆工进场日支付3000元，工程完工日支付27000元。合同第十三条违约责任约定，合同生效后，任何一方变更或解除合同，应及时通知对方办理合同中止手续，并赔偿对方该工程预算总价的10%的损失。合同附则约定，逾期一天按0.5%计算，按工程总价结算。后双方又约定增加了窗户及衣柜工程，工程总价增加26360元。合同签订后，被告进场施工。原告陆续通过刷卡、支付宝、微信等方式向被告支付款项，庭审中双方确认总金额为156000元（其中139000元被告丁大伟已出具收据，17000元借款出具借条）。2018年7月底，原告封倩与被告丁大伟因装修进度问题发生争执，同年8月初被告即停工退场，后经原告多次催促被告继续装修未果。2018年9月，原告持诉称理由诉至本院。案经多次调解未果。审理中，本院根据原告的申请对被告已完成的工程量及工程造价进行鉴定。2019年3月11日，江苏经纬工程投资造价咨询事务所有限公司出具《工程造价咨询报告书》，鉴定结果：泰兴市装饰装修工程现场已完成的水电安装工程、泥瓦工程、油漆工程造价为72834.76元。原告为此鉴定支付鉴定费20000元。双方还对定制门及窗户的费用进行了协商约定，其中案涉房屋定制门被告丁大伟已支付的定金3000元原告予以承认；案涉房屋所有的窗户、封闭阳台产生的费用13933元由原告与商家自行处理，与被告无涉，但应扣除鉴定结果中铝合金窗框的价值4667.32元。本院认为，（1）原、被告于2018年4月4日签订的《装饰装修工程施工合同书》，该合同内容合法，意思表示真实，因而合法有效。原、被告双方应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，被告在装修工程未完工的情况下即停工退场，经原告多次催促，其仍未返工，被告是以自己的行为表明不履行合同义务，应承担本案纠纷的民事责任。故原告提出解除合同的请求，本院予以支持。对于被告辩称系原告要求其退场的意见，因无相关证据佐证，且与原告提供的聊天记录内容相矛盾，故本院不予采信。退一步讲，即使原告与其发生争执时可能说了过激的语言，但事后原告也已要求被告继续履行合同，被告理应继续履行，但事实上被告未能继续履行合同。（2）由于被告未能按合同约定完成装修工程，经有权鉴定机构鉴定，案涉房屋被告已完成工程造价为72834.76元，结合原被告双方庭审中同意一并处理的被告已支付的移门定金3000元及被告同意扣减的铝合金窗框价值4667.32元，由于原告已向被告支付156000元，现被告大唯装饰设计公司尚应返还原告84832.56元［156000元-（72834.76元+3000元-4667.32元）］，同时被告大唯装饰设计公司系一人有限责任公司，被告丁大伟作为该公司股东，不能证明公司财产独立于其个人的财产，应当对公司的上述债务承担连带责任。至于被告丁大伟提及的17000元借款问题，因其与原告之间的借款也系金钱债务，该借款也已到期，故为避免当事人的讼累，在本案中处理并无不妥。（3）至于违约金的确定，应以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量。根据合同附则约定，被告逾期一天按0.5%计算，按工程总价结算。现案涉房屋由于被告的原因一直未能完工，原告主张违约金，本院予以支持，但该条款约定的违约金过分高于造成的损失，故本院酌情将违约金调减为合同工程预算总价的8%，即13360元，两被告应予支付。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百一十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决如下：一、解除原告封倩与被告泰兴市大唯装饰设计工程有限公司签订的《装饰装修工程施工合同书》；二、被告泰兴市大唯装饰设计工程有限公司、丁大伟于本判决生效之日起十日内连带返还原告封倩人民币84832.56元，同时支付违约金13360元；三、驳回原告封倩的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费4308元，鉴定费20000元，合计24308元，由原告封倩负担508元，由被告泰兴市大唯装饰设计工程有限公司、丁大伟连带负担23800元（原告已垫付1646元，本判决生效后十日内退还1646元，被告应负担的诉讼费3800元，限于本判决生效后十日内向本院交纳，户名：泰兴市人民法院，开户行：中国工商银行泰兴新区支行，账号：95×××98；原告已垫付鉴定费20000元，两被告于本判决生效之日起十日内给付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状及副本，上诉于江苏省泰州市中级人民法院。审 判 长  戴红星人民陪审员  李 萍人民陪审员  刘云飞二〇一九年六月二十六日书 记 员  陶 蕾附：本案引用有关法律规定：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。