安徽省蒙城县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖1622民初6964号 原告：安徽国豪电力建设有限公司，住所地安徽省淮北市相山区人民中路202号中泰广场办公楼1106号，统一社会信用代码91340600327976734Q（3-3）。 法定代表人：孙中举，该公司总经理。 委托诉讼代理人：张天天，安徽镜远律师事务所律师。 被告：蒙城县龙佳置业有限公司，住所地蒙城县嵇康路和仁和路交叉口，统一社会代码91341622394533749E。 法定代理人：孙书华，该公司经理。 委托诉讼代理人：孙超群，安徽锦和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨子，安徽锦和律师事务所律师。 原告安徽国豪电力建设有限公司（以下简称国豪公司）诉被告蒙城县龙佳置业有限公司（以下简称龙佳公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年9月2日立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，原告国豪公司的委托诉讼代理人张天天、被告龙佳公司的委托诉讼代理人孙超群、杨子到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 国豪公司向本院提出诉讼请求：1．判令解除原、被告签订的蒙城县龙盛状元府小区《施工合同》；2．判令被告给付工程款300万元及利息81600元（利息从2019年2月1日起按照日万分之二暂计算至2019年6月16日，利息计算至300万全部付清为止）；3．判令被告支付剩余工程款370万元及利息（利息从起诉之日起按照银行同期贷款利率计算至370万元全部清偿止）；4．保全费5000元由被告承担；5．诉讼费由被告承担。事实和理由：原、被告就蒙城县龙盛状元府小区于2017年5月15日签订《供电工程施工合同》，合同总价款13900000元，2017年12月20日签订《外接电源施工合同》，合同总价款1350000元，合同价款均为固定总价，该工程于2018年8月经被告验收通过，于2018年8月29日经蒙域县供电公司验收合格，原、被告于2018年9月19日向蒙域县供电公司提请外电接入。但龙佳公司迟迟不向供电公司提供审计资料并缴纳用电高可靠性费用，导致外电接入延期。2019年1月24日，经蒙城县房地产管理局协调，原告同意与被告签订了补充协议，原告同意供电公司相关部门许可后三日内送电，但龙佳公司应当于送电前向蒙域县供电公司缴纳高可靠性费用，并于2019年2月1日前再支付工程款300万元，另外从蒙城县房管局龙盛状元府项目资本金中拨付50万元。后原告按照补充协议完成了接电，但龙佳公司迟迟未支付其承诺的300万元，也未履约缴纳高可靠性费用，其行为已构成根本违约。涉案工程总价款15250000元，被告已支付工程款8550000元，剩余工程款6700000元未付，龙盛状元府小区供电工程已完成施工，剩余的仅仅是资料移交，涉案小区已经销售并有实际入住。但龙佳公司一而再的违约行为，导致工程至今无法移交，恶意不支付我公司剩余工程款。另外被告公司承诺于2019年2月1日支付的300万元至今未兑现，其行为已构成根本违约。请判如所请。 龙佳公司辩称，原告起诉我公司支付工程款没有事实及法律依据，根据《供电工程施工合同》约定，决算审计结束并移交供电部门管理完成后支付总价的48%，但案涉工程至今没有移交供电部门，合同约定的支付工程款条件未达成，我公司不存在违约，也不存在过错，对于《外接电源施工工程合同》约定的价款我公司已经支付完毕。同时在协议书中约定乙方（原告）供电于2019年7月1日前移交原告也并未履行；两份合同都约定了付款时原告应当提供合法有效的税务票据，原告起诉我公司支付工程款应当提供相应的税务票据，但原告没有按约定提供，我公司也不应付款。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年7月14日，欧时力公司与龙佳公司签订小区室内外消防施工合同，由欧时力公司承建龙盛状元府小区室内外消防工程。合同总价款9867000元，工程款支付方式为：全部工程施工完成并经消防验收合格后，付至合同总价款的95%（付款前需由欧时力公司出具本合同金额全额的增值税普通发票），剩余5%作为质保金，待工程消防验收合格之日起，满两年无质量问题，于一个月内付清。合同签订前，欧时力公司需缴纳合同总价款5%的履约保证金，但欧时力公司未缴纳。2018年7月31日该工程经消防部门验收合格。 2017年6月20日，欧时力公司与龙佳公司签订补充协议，约定由龙佳公司出借150万元给欧时力公司作为周转资金，借款期限2个月，年利率24%，如到期不还，直至还款之日按24%年利率计息或从工程款扣除。欧时力公司于2017年6月21日收到该150万元。2018年1月份收到龙佳公司给付工程款150万。欧时力公司多次向龙佳公司催要剩余工程款，龙佳公司未付。 龙佳公司由孙书华持股75%，李凯持股25%，孙书华、李凯系夫妻，孙书华、李凯、龙佳公司因涉及大量民间借贷资金未偿还，在本院有多起诉讼案件。2019年4月1日后建筑增值税税率调整为9%。 本院认为，欧时力公司与龙佳公司签订的小区室内外消防施工合同，是双方真实意思表示，未违反法律法规强制性规定，自双方签字之日起即生效，双方均应按合同约定履行义务。欧时力公司完成施工，工程已竣工验收合格并交付公司适用，龙佳公司应按合同约定给付工程款。双方约定施工完成并经消防验收合格后，付至合同总价款的95%即9373650元，付款前需由欧时力公司出具本合同金额全额的增值税普通发票，因龙佳公司、孙书华、李凯、龙佳公司因涉及大量民间借贷资金未偿还，龙佳公司经营状况严重恶化，有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形，欧时力公司请求在工程款中扣除税款的主张予以支持。欧时力公司与龙佳公司签订补充协议，由龙佳公司出借150万元给欧时力公司作为周转资金，按年利率24%计息，龙佳公司主张该借款应按约定计息并在工程款中扣除，予以支持。从2017年6月21日到2018年7月31日，期间的利息为40万元。龙佳公司应给付欧时力公司工程款为9373650元-300万元-40万元-888030元（9867000元×9%）=5085620元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第六十七条、第六十八条、第一百零七条、第二百八十六条之规定，判决如下： 一、蒙城县龙佳置业有限公司于判决生效之日起十日内给付南京欧时力科技发展有限公司合肥分公司工程款5085620元； 二、南京欧时力科技发展有限公司合肥分公司就本案工程折价或者拍卖的价款优先受偿； 三、驳回南京欧时力科技发展有限公司合肥分公司的其他诉讼请求。 如果未在本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费59914元，减半收取29957元，由蒙城县龙佳置业有限公司负担22700元，由南京欧时力科技发展有限公司合肥分公司负担7257元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省亳州市中级人民法院。 审判员  张海洋 二〇一九年六月十九日 书记员  邵昕茹 附相关法条： 《中华人民共和国合同法》 第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。 法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。 第六十八条应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行： (一)经营状况严重恶化; (二；转移财产、抽逃资金，以逃避债务; (三；丧失商业信誉; (四；有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。