广东省湛江市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）粤08民终1022号上诉人（原审被告）：湛江市鸿天房地产开发有限公司，住所地：湛江市坡头镇皇都北一路2号、4号。法定代表人：庞真尧，该公司董事长。委托诉讼代理人：冼观昌，男，汉族，1994年9月10日出生，朱广东省吴川市，系湛江市鸿天房地产开发有限公司的员工。被上诉人（原审原告）：林观成，男，1981年11月12日出生，汉族，住广东省湛江市坡头区。被上诉人（原审原告）：李阳妹，女，1981年10月5日出生，汉族，住广东省湛江市坡头区。上列两被上诉人的共同委托诉讼代理人：莫奕钦，广东法博律师事务所律师。上列两被上诉人的共同委托诉讼代理人：周莉莉，广东法博律师事务所律师。上诉人湛江市鸿天房地产开发有限公司（以下简称“鸿天房地产公司”）因与被上诉人林观成、李阳妹商品房预售合同纠纷一案，不服广东省湛江市坡头区人民法院（2018）粤0804民初934号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年3月11日立案后，依法组成合议庭进行了审理。上诉人鸿天房地产公司的法定代表人庞真尧及委托诉讼代理人冼观昌，被上诉人林观成、李阳妹的委托诉讼代理人周莉莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人鸿天房地产公司上诉请求：一、撤销一审判决，改判驳回林观成、李阳妹的诉讼请求；二、判决本案一、二审案件受理费由林观成、李阳妹负担。事实与理由：鸿天房地产公司没有直接违反双方签订的《商品房买卖合同》第九、十一、十二条约定，涉案房屋工程项目未能按《商品房买卖合同》条款成就，是政府消防职能部门审核不当的缘故造成，而不是鸿天房地产公司的行为造成，鸿天房地产公司不应承担2018年3月5日之后违约责任。鸿天房地产公司已在《商品房买卖合同》第十一条约定的交房时间之前，将全部消防工程竣工申报资料提交到湛江市消防局业务窗口。涉案房屋建筑工程已完成竣工并通过有关单位办理竣工验收手，可交付业主使用，业主己查验房屋确认。在申报消防工程验收资料时，湛江市消防局业务窗口额外要求鸿天房地产公司提供防火玻璃供货证明、检验报告、认证证书、合格证，并需要上传到消防网，而项目报建时消防设计审核意见书并没有要求安装防火玻璃窗。湛江市消防局在审核设计图纸范围外要求提供的防火玻璃资料鸿天房地产公司是无法提供的。因该无法交件问题影响鸿天房地产公司申领工程竣工验收备案证明。工程验收备案证明只能起到办理房产证作用，不影响业主购买的房屋使用，业主并无任何损失。就该问题经消防公司负责人和鸿天房地产公司负责人找到湛江市消防局论理，说明涉及逾期交房违约责任，经多次理论，该局才承认是其不当审核设计图纸出现问题，后该局才将鸿天房地产公司及其他公司的消防验收问题报告请示广州消防总局，要求放开消防系统网给各公司交件。因此，鸿天房地产公司延迟申领工程验收备案证明正是因湛江市消防局不按照建设工程消防审核意见书办理验收而要求额外提供资料验收导致，故此才造成鸿天房地产公司延迟交房。鸿天房地产公司逾期交房期是消防职能部门的审核过错,不是鸿天房地产公司的过错。另外，一审法院判决计算违约金的天数超过了林观成、李阳妹的诉讼请求，且在判决违约金的同时又判决加倍支付迟延履行期间的利息不当。被上诉人林观成、李阳妹口头答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，实体处理恰当，请求二审法院：驳回上诉，维持原判。林观成、李阳妹向一审法院起诉请求：1、判令鸿天房地产公司支付2017年12月31日起至2018年7月31日止的逾期交房违约金53691元给林观成、李阳妹；2018年8月1日起至鸿天房地产公司按合同约定将验收合格的商品房交付给林观成、李阳妹之日止的逾期交房违约金，每日按购房款506517元的万分之五计付给林观成、李阳妹；2、判令鸿天房地产公司承担本案诉讼费。一审法院认定事实：鸿天房地产公司是房地产开发经营公司。2017年5月5日，林观成、李阳妹（买受人）与鸿天公司（出卖人）签订了《商品房买卖合同》（合同编号：Y2017010646；预售许可证号：湛房预许第0120170030号），购买由鸿天房地产公司开发出售的位于湛江市坡头区坡头镇交通路31号鸿天银都公寓x号楼xx房，该房套内建筑面积为115.91平方米，购房总价为506517元。合同第九条约定：该商品房交付时应当符合该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件等条件；第十一条约定：鸿天房地产公司应当在2017年12月30日前向林观成、李阳妹交付该商品房；第十二条约定：除不可抗力外，鸿天房地产公司未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1、按照逾期时间，分别处理：（1）逾期在30日内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，鸿天房地产公司按日向林观成、李阳妹支付违约金（以全部房价款为基数，每日按万分之五计算）；（2）逾期超过30日，林观成、李阳妹有权解除合同。林观成、李阳妹要求继续履行合同的，合同继续履行，鸿天房地产公司应按日向林观成、李阳妹支付违约金（以全部房价款为基数，每日按万分之五计算）。合同签订后，林观成、李阳妹已支付了全部购房款。本案开庭审理过程中，林观成、李阳妹陈述鸿天公司已经取得《建设工程竣工验收备案表》，且明确请求给付的时间从2017年12月31日计算至2018年11月2日止，逾期交房违约金为77497元。一审法院认为，本案属于商品房预售合同纠纷。根据《中华人民共和国合同法》第八条第二款“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力”及第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”的规定，林观成、李阳妹与鸿天房地产公司就涉案商品房在2017年5月5日签订的《商品房买卖合同》（预售）是双方当事人的真实意思表示，内容合法有效，双方当事人应按合同的约定全面履行各自义务。本案的争议焦点为：1、鸿天房地产公司逾期交房是否能免责。2、林观成、李阳妹请求鸿天房地产公司支付逾期交房违约金依法应否支持。关于鸿天房地产公司逾期交房是否能免责的问题。鸿天房地产公司辩称其未能取得建设工程竣工验收备案表，是消防有关部门在涉案工程消防设计审核之外再要求鸿天房地产公司提供防火玻璃证明，以及涉案房屋的消防工程是否合格的审批延误这个客观原因导致，鸿天房地产公司只承担至2018年3月5日前的违约金。原审法院认为，消防有关部门要求鸿天房地产公司提供防火玻璃证明及审批延误，并非不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，鸿天房地产公司的辩解与《中华人民共和国合同法》第一百一十七条“因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况”的规定不相符，且林观成、李阳妹并没有过错。故对于鸿天房地产公司的该主张，原审法院不予采纳。关于林观成、李阳妹请求鸿天房地产公司支付逾期交房违约金依法应否支持的问题。参照《中华人民共和国城市房地产管理法（2007年修正）》第二十七条“房地产开发项目的设计、施工，必须符合国家的有关标准和规范。房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用”和《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款“建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”以及国务院于2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案”之规定，竣工验收是房屋交付使用的必经环节，建设工程经竣工验收合格后，始具备交付使用的条件，认定房屋质量合格的标准应以取得政府有关部门的《建设工程竣工验收备案表》为准。本案中，林观成、李阳妹已依约履行了付款义务，林观成、李阳妹与鸿天房地产公司于2017年5月5日签订的《商品房买卖合同》明确约定出卖人（即鸿天房地产公司）应于2017年12月30日前将“已取得建设工程竣工验收备案证明文件”的商品房交付给买受人使用，但鸿天房地产公司没有按合同约定在该日期前将“已取得建设工程竣工验收备案证明文件”的涉案商品房交付给林观成、李阳妹，违反了《商品房买卖合同》第十一条的约定，鸿天房地产公司的行为构成违约，应承担违约责任。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”及第一百一十四条第一款“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法”之规定，结合林观成、李阳妹与鸿天房地产公司签订的《商品房买卖合同》第十二条的约定，林观成、李阳妹主张按已交付房价款每日万分之五来计算违约金属于双方的约定，没有违反法律规定，原审法院予以支持。因鸿天房地产公司未向原审法院提交其所取得建设工程竣工验收备案证明文件的相关证据材料，故林观成、李阳妹起诉主张逾期办证违约金从2017年12月31日起至2018年11月2日止（鸿天房地产公司通知林观成、李阳妹收楼时间，共306日），原审法院予以认可。林观成、李阳妹请求按已付购房款506517元的每日万分之五的标准计算违约金，即是506517×0.0005×306=77497元，原审法院予以支持。鸿天房地产公司经原审法院合法传唤无正当理由拒不到庭应诉，原审法院依《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条“被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决”的规定作缺席审理，由此引起的法律责任应由鸿天房地产公司自负。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条第二款、第六十条第一款、第一百一十七条，《中华人民共和国城市房地产管理法（2007年修正）》第二十七条，《中华人民共和国建筑法》第六十一条第二款，《建设工程质量管理条例》第四十九条第一款及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条规定，判决：限湛江市鸿天房地产开发有限公司在判决发生法律效力之日起十日内向林观成、李阳妹支付逾期交房违约金77497元。如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1737元，由湛江市鸿天房地产开发有限公司负担。本案二审中，本院依法组织双方当事人进行了举证质证。鸿天房地产公司向本院提供了以下证据：一、湛江市公安局消防局《补送材料通知书》，该通知书要求补正材料的第5项“缺窗防火玻璃缺供货证明、检验报告、认证证书、合格证、并需上传到消防网”不属于消防验收审核的范围，拟证明鸿天房地产公司迟延交房是因政府消防职能部门审核不当的原因造成的；二、《消防产品供货证明》《产品出厂合格证》《防火门产品销售合同》《消防产品供货证明》《中国国家强制性产品认证证书》及防火门合格证的照片，拟证明鸿天房地产公司已经向消防职能提交了消防验收的材料。林观成、李阳妹质证认为：对鸿天房地产公司提供的上述证据真实性无异议，但对关联性有异议，认为上述证据不能证明鸿天房地产公司主张的事实，消防职能部门问题不属于不可抗力，即使消防职能部门审核不当，鸿天房地产公司亦不能免责。本院经审查后认证认为，鸿天房地产公司提供上述证据属逾期举证，且对本案基本事实的认定无重要影响，本院对鸿天房地产公司提供的上述证据均不予采纳。二审中，林观成、李阳妹没有向本院提交新证据。本院经审理查明：一审查明事实清楚，本院予以确认。本院认为：本案属商品房预售合同纠纷。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百六十八条“第二审人民法院应当对上诉请求的有关事实和适用法律进行审查”的规定，本院对鸿天房地产公司上诉请求的有关事实和适用法律进行审查。根据鸿天房地产公司上诉请求的事实理由以及林观成、李阳妹的答辩意见，本案各方当事人二审争议的焦点问题是：关于鸿天房地产公司是否存在违约及应否承担违约责任的问题。涉案《商品房买卖合同》约定鸿天房地产公司应于2017年12月30日前向林观成、李阳妹交付取得建设工程竣工验收备案证明文件的房屋，但直至一审辩论终结前，涉案房屋仍未取得建设工程竣工验收备案证明文件，涉案房屋亦未实际转移为林观成、李阳妹占有，故鸿天房地产公司显然存在违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”的规定，可见合同的违约责任属严格责任，即不以当事人的过错来区分责任，一方未依约履行合同义务时，只要无约定或法定的免责事由，即应承担违约责任。涉案合同约定不可抗力为违约责任的免责事由，鸿天房地产公司主张因政府消防部门错误审核问题导致违约，该事由并不属于不可抗力的范畴，一审法院对此已进行了详细的论述，本院不再赘述，予以确认。鸿天房地产公司作为房地产开发商，其在约定交房期限时理应已对涉案房屋建设工程进度具体情况进行充分的考虑，对于消防验收可能出现的问题亦应有合理的预见，其负有采取措施防止不利后果发生的义务，对所发生的后果亦应予以承受。故此，鸿天房地产公司主张其不应向林观成、李阳妹支付违约金无事实与法律依据，本院不予支持。一审法院根据鸿天房地产公司违约的事实及涉案《商品房买卖合同》约定计算违约金，本案亦无证据证明存在违约金过分高于实际损失而需要调整的情形，本院对一审法院认定的违约金数额予以确认。林观成、李阳妹明确请求违约金计算至2018年11月2日，一审判决并未超过林观成、李阳妹请求的范围。至于鸿天房地产公司提及的一审判决中告知的《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定的内容，该规定的目的是促使败诉的当事人及时履行义务，其所指迟延履行期间债务利息的给付原因与诉讼标的所确定的违约金不同，二者并不存在冲突。综上所述，鸿天房地产公司的上诉请求不成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项的规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1737元，由湛江市鸿天房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 黄 涌审判员 吴培球审判员 唐文飞二〇一九年六月五日书记员 何丽英附：相关法律条文《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。