重庆市涪陵区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0102民初2962号原告：重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司，住所地重庆市涪陵新区银滩路2号，统一社会信用代码91500102MA5U56568C。法定代表人：况敬良，该公司总经理。委托诉讼代理人：郑文剑，重庆元同律师事务所律师。被告：重庆市金楠建筑有限责任公司，住所地重庆市涪陵区实验路就业大厦二楼，统一社会信用代码91500102208506270A。法定代表人：刘模礼，该公司总经理。原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司与被告重庆市金楠建筑有限责任公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2019年4月15日立案受理后，依法组成合议庭，分别于2019年5月8日、5月24日公开开庭进行了审理。原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司的委托诉讼代理人郑文剑，被告重庆市金楠建筑有限责任公司的法定代表人刘模礼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求判决原、被告签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》解除，被告立即撤离“白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）”（以下简称案涉工程）施工现场。2、判决被告向原告承担从2019年1月21日起至撤离施工现场为止，按每日2万元计算的违约金。3、判决被告向原告承担逾期完工的违约金15.6万元。事实和理由：2017年7月12日，原告与被告签订《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》，约定原告将案涉工程发包给被告承建，合同期为150日，从2017年7月14日至2017年12月11日，具体开工时间以下达的开工令为准。合同专用条款并对违约金的具体计算进行了约定。合同签订后，被告于2017年9月20日进场施工，截止起诉之日未按照前述合同约定完成施工内容，逾期完工长达一年半之久，其根本上无法履行合同。原告鉴于被告逾期完工的严重违约行为，于2019年1月11日向其送达《合同解除函》，因被告一直拒绝撤离施工现场，致使原告遭受重大经济损失。为维护原告的合法权益，特提起诉讼，请求依法支持原告的诉讼请求。被告重庆市金楠建筑有限责任公司辩称：1、原告请求解除合同，被告不同意解除；2、原告主张撤离施工现场的违约金，被告不知情，也不同意支付；3、原告请求的逾期完工的违约金，被告不认可，因为造成逾期完工的原因很多，并不是被告单方面造成。本院经审理查明：2017年7月12日，原告与被告通过招投标后签订《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》，约定原告将案涉工程发包给被告承建，工程内容为厂区工程、构筑物、建筑物、安装工程，具体以发包人发布的工程量清单和提供的施工图为准。开工日期为2017年7月14日（以项目业主或总监下达的开工令为准），竣工日期为2017年12月11日，合同工期为150天。合同价款（中标价）为18259901.53元，其中安全文明施工专项费用为629879.27元。结算价以政府审计部门审定或财政部门审核报告确定的建安费为准。在合同专用条款工程款（进度款）支付办法及比例方面，双方约定：按期（两个月）支付当月合格工程量工程款的80%。工程竣工验收合格后，工程款最高支付比例为中标价的80%（含合同内工程变更和增量增项），其余工程款由发包人在政府审计机构审定后30天内支付至结算价的95%（无息），留5%作质量保修金，在2年保修期满后的28天内，无息返还50%;满5年后，无息退还余款。在合同专用条款关于承包人违约责任方面，双方约定：承包人原因不能按照协议书约定的完工日期或者发包人同意顺延的完工日期完工的，完工时间延迟在1-30天内时，承包人每日按3000元支付给发包人违约金；完工时间延迟在31天及其以上时，承包人每日按6000元支付给发包人违约金，并承担由此给发包人造成的损失。在施工过程中，根据审定的施工组织设计所确定的施工进度计划，每月进行检查。若施工过程中，承包人原因导致的某月工期延误30天以上，发包人有权单方解除合同，停止支付工程款，以发包人单方解除合同通知书送达承包人后的即日起生效，并要求承包人在规定的时间（10天）内撤离本工程施工现场。已施工的合格工程量经确认后，按合同约定的结算条款办理结算，且只按结算总价的70%支付给承包人，并没收剩余履约保证金。因终止合同所引起的相关费用和损失由承包人承担，其中延期撤离施工现场，承包人按每日20000元支付违约金给发包人。合同签订后，被告按照原告的通知，于2017年9月20日进场施工。2018年5月9日，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司召集原告、被告、监理单位的相关人员参加案涉工程项目推进会，要求案涉工程在2018年6月30日前完成通水调试。会后，被告制作了进度计划，明确在2018年6月28日至6月30日完成通水试验。之后，因案涉工程在2018年5月初至6月中旬期间基本处于停工状态，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司于2018年6月14日又召开了有原告、被告、监理单位的相关人员参加的推进会，分析了工期延误的原因是因施工单位组织管理不善，施工人员不足，资金不到位和执行力不够。当月21日，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司给被告发函，要求其在2018年8月15前达到通水调试的工期目标。2018年8月2日，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司按照案涉工程项目在2018年7月18日的推进会精神，作出的议事纪要要求被告在2018年8月31日前达到通水调试的工期目标，被告的工作人员并签收了该议事纪要。后因被告的施工进度缓慢，无法在2018年8月30日前完成通水试运行，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司于2018年8月29日召开推进会，要求被告在2018年9月7日前完成设备及管道安装，达到通水试运行。之后，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司分别在2018年9月20日、10月16日、10月25日召开了有原告、被告、监理单位的相关人员参加的推进会，对后续工作等作出了安排。2018年12月14日，重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司给被告发函，要求其在2018年12月31日前完成剩余设备部分和土建部分工程，达到交付使用的条件。因被告仍未在2018年12月31日前完工，原告即于2019年1月10日向被告发出《律师函》，通知被告解除合同，并要求其在10日内撤离施工现场。该《律师函》于2019年1月11日被送至被告的办公场所，被告的法定代表人及工作人员得知《律师函》的内容是解除合同事宜后，均拒绝签收《律师函》，亦未撤离施工现场，原告因此起诉来院。诉讼中，原告将逾期完工的违约金变更为63000元。另查明，原告系重庆市涪陵城市建设投资集团有限公司的下设子公司，其于2019年1月8日取得案涉工程的施工许可证。被告施工期间，原告直接支付给被告工程款12705942.33元。再查明，被告施工期间，重庆市涪陵区综合行政执法局曾于2017年11月17日向其发出《责令停止违法建设通知书》，责令其停止对案涉工程的建设行为，但被告并未停止施工。上述事实，有庭审中当事人的陈述；原告提交的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》、《议事纪要》及签到表、《律师函》及送达视频；被告提交的《责令停止违法建设通知书》、照片等证据在卷佐证，这些证据已经庭审质证和本院审查，可以采信。本院认为：《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效”，第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。本案中，原告将案涉工程通过招投标发包给被告，双方所签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》是其真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，对双方当事人均有约束力。被告在施工期间，虽经原告多次催告，仍未在约定的期间完成施工义务，原告因此按约解除了与被告的施工合同关系，并将解除通知送至被告处，被告在得知解除事宜后亦未提出书面异议。因此，原、被告就案涉工程签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》于解除通知送达被告时（2019年1月11日）解除。在施工合同解除后，被告即应当在约定的期限内撤离施工现场，但被告至今仍未离场，故本院对原告请求被告撤离施工现场并按约支付逾期撤场违约金的诉讼请求予以支持。对原告主张的逾期完工违约金，因原告最终给被告确定的完工时间是2018年12月31日，且双方解除施工合同关系的时间是2019年1月11日。因此，被告逾期完工的时间为2019年1月1日至2019年1月11日，共计11天，其违约金为33000元（3000元/天×11天）。综上，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第九十四条第（三）项、第九十六条第一款、第一百一十三条第一款、第一百一十四条第一款之规定，判决如下：一、原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司与被告重庆市金楠建筑有限责任公司签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》于2019年1月11日解除。二、被告重庆市金楠建筑有限责任公司于本判决生效后10日内撤离白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工现场。三、被告重庆市金楠建筑有限责任公司于本判决生效后10日内支付原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司逾期完工的违约金33000元，以及从2019年1月21日起至撤离施工现场为止，按每日20000元计算的违约金。四、驳回原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费142880元，由原告重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司负担2880元，被告重庆市金楠建筑有限责任公司负担140000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第三中级人民法院。双方当事人在法定上诉期内均未提出上诉或仅有一方上诉后又撤回的，本判决发生法律效力，当事人应自觉履行判决的全部义务。一方不履行的，自本判决内容生效后，权利人可以向人民法院申请强制执行。申请执行的期限为二年，该期限从法律文书规定履行期间的最后一日起计算。审 判 长  何终裕人民陪审员  肖 鹏人民陪审员  韩泺频二〇一九年六月十二日书 记 员  王 沛