湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）湘01民初3838号原告：陕西西北火电工程有限公司，住所地陕西省西咸新区沣东新城西咸路501号启航时代广场1幢2单元23层22301号。法定代表人：王瑞，董事长。委托诉讼代理人：刘颖，陕西唐烽律师事务所律师。委托诉讼代理人：孙训方，陕西唐烽律师事务所律师。被告：中国轻工业长沙工程有限公司，住所地湖南省长沙市雨花区新兴路268号。法定代表人：陈志明,董事长。委托诉讼代理人：唐建平，湖南启元律师事务所律师。委托诉讼代理人：冯尚，湖南弘一律师事务所律师。原告陕西西北火电工程有限公司（以下简称原告）与被告中国轻工业长沙工程有限公司（以下简称被告）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年10月30日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人刘颖，被告的委托诉讼代理人唐建平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告诉称：2014年4月24日，原、被告签订《印尼IKPPMB24&MB25BaykFeedingSystem安装工程施工合同》，约定由原告对位于印度尼西亚廖内省波拉旺港工厂内的机电设备安装工程进行施工，合同中还对工程范围、合同价款（2150000元）、合同工期、付款方式，以及双方权利义务等作了详细约定，该合同已经依法成立并生效，具有法律约束力，双方均应当严格按约履行合同义务。原、被告双方《安装工程施工合同》签订后，原告已经全面按约履行了自己的合同义务，对该工程进行了全面、严谨的施工，该工程已经施工完毕，并且于2015年12月交付给被告，投入了使用。而被告在接受了原告履行的合同义务，接收了该工程并已经投入使用的情况下，至今未全面按约履行自己的付款合同义务，现仍拖欠原告合同款880000元未付。并且在合同履行过程中，原告按照被告要求，在合同约定的工作量之外，新增加了额外工作量，此部分额外工作量产生的费用为502064元，被告亦未支付。另外还有按约应当支付给原告的MB25炉墙喂料更换抢工奖20000元被告亦未支付。还有在原告施工过程中，因被告不能按约停止锅炉运行满足施工条件的原因，导致工期延误，造成原告产生窝工损失费用490833元。故原告起诉至法院，请求法院依法判决被告：1、支付原告剩余合同款880000元及利息损失73387元；2、支付原告工程变更及签证费502064元及利息损失45311元；3、支付原告MB25炉墙喂料更换抢工奖20000元及利息损失1900元；4、支付原告窝工损失费用490833元及利息损失46629元；5、承担本案全部诉讼费。原告向本院提供了以下六组证据：第一组：《安装工程施工合同》一份，用以证明1.2014年4月24日，原、被告签订《印尼IKPPMB24&MB25BaykFeedingSystem安装工程施工合同》，合同约定固定总价为：215万元，合同中还对工程范围、付款方式、以及双方权利义务等，进行了详细约定。2.该合同已经依法成立并生效，具有法律约束力，合同双方均应当按照合同约定履行自己义务。第二组：《人员签证、续签费单据》一组，用以证明1.原告为了按约履行合同义务，向涉案工程项目派遣工程施工人员和其他管理人员。2.因被告增加工作量，导致原告派往项目工作人员多次办理商务签证延签。第三组：《中国工商银行业务回单、网上银行电子回单》三份，用以证明2014年5月5日、8月11日、9月12日，被告分三次向原告支付了部分工程款共计：127万元。第四组：《结算资料》一份，用以证明1.2017年3月20日，原告向被告报送涉案工程结算资料。2.原告在结算资料中对被告欠付的剩余合同款、工程签证费、窝工费以及计算依据作了明确说明。第五组：《项目结算谈判纪要》一份，用以证明2017年7月25日，原、被告就涉案项目结算等问题进行了协商，最终未能达成一致意见。第六组：工程施工图纸一套，用以证明原告按约进行施工的本工程全部施工图纸。被告辩称：请求驳回原告的诉讼请求。1.被告没有拖欠原告工程款，实际上根据合同履行情况，被告反而是多支付了工程款。2.原被告双方签订的是固定总价合同，在原告履行合同过程中,没有发生合同外工程量增加签证,双方也没有就原告增加的工程量签署相关签证,且根据民诉法谁主张谁举证的原则,原告不能就增加工程量进行举证的话,其要求支付工程变更签证费用的主张不应支持。3.根据原告、被告签署的《IKPP24$MB25BarKFeedingSystem安装合同》约定，原告就MB25炉墙喂料更换没有发生抢工情形，且根据民诉法谁主张谁举证的原则,原告不能就上述情形举证的话，其要求抢工奖的主张不应支持。4.根据合同约定，如果发生工期逾期，如果该等逾期是由发包人即被告引起的，原告可以要求工期顺延，且原告就此向被告索赔的话，应在上述情形发生之日起三日内提起，否则视为原告放弃；原告没有及时索赔而丧失了索赔的权利，何况，原告未能举证因被告原因造成工期延误。所以原告要求的工期延误补偿的主张没有事实和法律依据，应不予支持。被告向法庭提供了以下10份证据：1．IKPP24$MB25BarkFeedingSystem安装合同；用以证明工程总价款为2150000元；证明原告与公司就纠纷工程中关于工程逾期的罚款、擅自更换项目经理的处罚、关于施工范围的约定等。2．关于MB25料仓质量问题罚款的函；3．关于MB24旋转密封阀电机损坏事故的处罚；4．关于项目经理与分包合同不一致的罚款；5．关于停工问题的处罚；6．关于工期索赔的函；7．关于MB24料仓整改费用；用以证明，原告因为质量问题、安全生产问题、擅自更换项目经理问题、工期逾期问题等引起的损失、处罚以及整改费用共计698681元。8．（与第三方）料仓平台制作安装协议；9．已经从西北国电承包范围中剔除交由第三方完成的工程量清单；用以证明因原告实际施工工程量的减少应扣减的工程价款共计为443943元。注：A、关于证据8中的料仓平台制作，在合同中约定的是检修平台，料仓平台就是检修平台；B、关于溜槽平台制作的费用计算按照原告投标报价为依据。10．文件传递单；用以证明上述函件已经被原告签收。经庭审质证，被告对原告提供的第一组证据的三性无异议；对原告提供的第二组证据认为超过举证期限，三性都不认可；对原告提供的第三组证据三性无异议；对原告提供的第四组证据真实性不确认，确认就结算问题双方磋商过；对原告提供的第五组证据三性无异议，但是过举证期；对原告提供的第六组证据蓝图无异议，白图不能确认。原告对被告提供的第1份证据，认为1.真实性无异议。2.证明内容1认可，证明内容2不予认可，合同有约定不等于存在客观事实；对被告提供的第2份证据不予认可，认为按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定；对被告提供的第3份证据，质证意见同证据2。对被告提供的第4份证据，1.不予认可。2.无事实依据和相关证据；对被告提供的第5份证据，1.不予认可。2.无事实依据和相关证据；对被告提供的第6份证据，1.不予认可。2.合同第三条约定竣工日期为2014年8月13日，但工程施工过程中，因被告原因出现大量的变更和签证，直至2014年11月还有变更和签证出现，显然是因为被告的原因导致工期拖延，故被告无权主张索赔；对被告提供的第7份证据，1.不予认可。2.按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定；对被告提供的第8份证据，1.不予认可。2.料仓平台的制作安装，与原、被告合同约定安装工作中的检修平台完全是不同的工程，与原告无关联性。3.溜槽平台也与原告无关联性；对被告提供的第9份证据，质证意见同证据8。原告对被告提供的第10份证据，1.不予认可。2.按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定。本院对原、被告提供并经庭审质证的证据做如下认证：对原告提供的第一组证据，被告对其三性无异议，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，依法予以采信。对原告提供的第二组证据，被告认为超过举证期限，三性都不认可，经审查，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，可以证明原告派遣人员前往印尼工程现场参与施工的事实，依法予以采信。对原告提供的第三组证据，被告对其三性无异议，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，依法予以采信。对原告提供的第四组证据，被告认为真实性不确认，确认就结算问题双方磋商过，经审查，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，可以证明原告已就该涉案工程进行了结算的事实，依法予以采信。对原告提供的第五组证据，被告对其三性无异议，但是过举证期，经审查，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，可以证明2017年7月25日，原告与被告就项目结算进行协商的事实，依法予以采信。对原告提供的第六组证据，被告认为蓝图无异议，白图不能确认，经审查，该组证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，可以证明原告施工的事实，依法予以采信。对被告提供的第1份证据，原告认为1.真实性无异议。2.证明内容1认可，证明内容2不予认可，合同有约定不等于存在客观事实，经审查，该份证据来源和形式符合法律规定，与本案待证事实相关联，可以证明双方的合同约定，依法予以采信。对被告提供的第2份证据，原告不予认可，认为按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第3份证据，原告的质证意见同证据2，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第4份证据，原告认为1.不予认可。2.无事实依据和相关证据，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第5份证据，原告认为1.不予认可。2.无事实依据和相关证据，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第6份证据，原告认为1.不予认可。2.合同第三条约定竣工日期为2014年8月13日，但工程施工过程中，因被告原因出现大量的变更和签证，直至2014年11月还有变更和签证出现，显然是因为被告的原因导致工期拖延，故被告无权主张索赔，经审查，该份证据来源和形式虽不符合法律规定，无法证明被告的证明目的，但是被告提供的该证据，与本案待证事实相关联，证明涉案工程已经于2014年11月18日安装结束的事实，依法予以采信。对被告提供的第7份证据，原告认为1.不予认可。2.按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第8份证据，原告认为1.不予认可。2.料仓平台的制作安装，与原、被告合同约定安装工作中的检修平台完全是不同的工程，与原告无关联性。3.溜槽平台也与原告无关联性，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第9份证据，原告质证意见同证据8，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。对被告提供的第10份证据，原告认为1.不予认可。2.按照合同17.6、17.7条约定，被告不能按时验收，应当在验收前24小时书面通知原告延期，不能超过48小时。而被告2014年10月28日接收工程后，却于2014年12月9日，通知原告存在质量问题，显然不符合双方合同约定，其内容的真实性无法确定，经审查，该份证据来源和形式不符合法律规定，与本案待证事实没有关联性，无法证明被告的证明目的，依法不予采信。本院根据双方当事人的陈述，举证、质证及认证查明以下事实：2014年4月24日，原、被告签订《印尼IKPPMB24&MB25BaykFeedingSystem安装工程施工合同》，合同约定固定总价为：215万元，合同中还对工程范围、付款方式、以及双方权利义务等，进行了详细约定。其中合同第二部分合同条款“第五条、合同价款与支付”中，第20条“合同价款的支付”第20.1“合同预付款为合同总价款的20%，分包人收到预付款后提交合同履约保函”；第20.2“按照安装进度节点付款：完成影响改造的所有旧设备及附属管线的拆除，并吊运至零米层后，在支付合同总价30%；四个生物质料仓安装完成后再支付合同总价30%，全部新设备、管线及附属机、电、仪设备安装完成，所有设备单机调试开始，所有设备单机调试合格后，竣工验收合格并完成交接、结算手续、资料移交完毕，分包人提交合格的支付申请文件经总承包人核实及提供合同价款的100%的建安专用发票后7个工作日内，总承包人支付至最终结算价款的95%给承包人”；第20.3“剩余的合同总价款的5%作为质保金，在项目整体竣工验收合格两年后一个月内支付（不计利息）。质保金的支付前，分包人必须提供其印尼子公司涵盖本工程施工期间的完税证明文件”，对工程款的支付进行了详细的约定。合同第二部分合同条款“第七条、竣工验收及结算”，第23条“竣工结算及移交”第23.1“工程竣工验收报告经总承包人认可后14天内，分包人向总承包人递交竣工结算报告及完整的计算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算”，23.2“总承包人收到分包人递交的完整竣工结算报告及结算资料后并在分包人积极对审的前提下，90天内给予审核意见。总承包人承诺尽快推动结算工作”，对竣工验收和结算进行了详细约定。合同签订后，原告为履行合同，向涉案工程项目派遣了多名工程施工人员和其他管理人员。2014年5月5日、8月11日、9月12日，被告分三次向原告支付了部分工程款共计：127万元。2014年11月18日，涉案工程项目安装结束。2017年3月20日，原告就该工程做出结算资料。2017年7月25日，原、被告就涉案项目工程结算等问题进行了协商，最终未能达成一致意见。据此，原告以被告未支付下剩合同款、工程变更及签证费、抢工奖、误工损失费用为由，起诉至本院，并提出上述诉讼请求。本案诉讼过程中，2018年7月31日，原告因工程的变更和签证，向本院提出《工程造价鉴定申请》。后因原告暂时无法向本院提供鉴定所需材料原件，原告于2018年12月10日，向本院申请撤回了《鉴定申请》、申请撤回了请求判决被告：“支付原告工程变更及签证费502064元及利息损失45311元”的第2项诉讼请求，变更了诉讼请求。被告认为涉案项目工程因质量问题等罚款、等料仓整改费用等原因，不应再支付剩余工程款。本院认为，原告和被告签订的《印尼IKPPMB24&MB25BaykFeedingSystem安装工程施工合同》，系双方当事人真实意思表示，不违反国家法律、行政法规的强制性规定，为有效合同。本案中，原告主张被告支付剩余工程款880000元的请求，因涉案项目工程已经于2014年11月18日安装结束，且被告已经实际接收了该工程，所以根据双方签订的《印尼IKPPMB24&MB25BaykFeedingSystem安装工程施工合同》第20.3条“剩余的合同总价款的5%作为质保金，在项目整体竣工验收合格两年后一个月内支付”的约定，至2016年12月18日被告即应当支付原告剩余工程款880000元；被告认为涉案项目工程因质量问题、安全生产问题、擅自更换项目经理问题、工期逾期问题等引起的损失、处罚以及料仓整改费用等原因，不应再支付剩余工程款，因其提供的证据不足以证明其主张，本院不予支持。原告主张MB25炉墙喂料更换抢工奖20000元及利息损失1900元，和窝工损失费用490833元及利息损失46629元的请求，因原告已经于2017年7月25日向被告报送项目结算资料，并就涉案项目结算等问题与被告进行了协商，根据合同23.2条“总承包人收到分包人递交的完整竣工结算报告及结算资料后并在分包人积极对审的前提下，90天内给予审核意见。总承包人承诺尽快推动结算工作”的约定，而被告在合同约定的90天内未给予审核意见，明显违约，原告的该两项请求，依法予以支持，但是原告主张的利息损失计算时间，应当自被告违约之日即2017年10月25日起计算。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第九十条之规定，判决如下：一、限被告中国轻工业长沙工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告陕西西北火电工程有限公司支付剩余工程款880000元，及以880000元为基数自2016年12月18日起至实际付清剩余工程款之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。二、限被告中国轻工业长沙工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告陕西西北火电工程有限公司支付MB25炉墙喂料更换抢工奖20000元，及以20000元为基数自2017年10月25日起至实际付清MB25炉墙喂料更换抢工奖之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。三、限被告中国轻工业长沙工程有限公司于本判决生效后十五日内向原告陕西西北火电工程有限公司支付窝工损失费用490833元，及以490833元为基数自2017年10月25日起至实际付清窝工损失费用之日按中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。四、驳回原告陕西西北火电工程有限公司的其他诉讼请求。如未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案案件受理费23281元，财产保全费5000元，共计28281元，由被告中国轻工业长沙工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省高级人民法院。审判长 周 坤审判员 詹支粮审判员 金新贵二〇一九年六月二十七日书记员 林 巧附法律条文：《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《最高人民法院关于适用若干问题的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。