福建省厦门市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽02民终2072号 上诉人（原审被告）：厦门和景园置业有限公司，住所地厦门市海沧区新阳街道新光路253号325室。 法定代表人：康玉琴，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：林斌，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林安宁，上海锦天城（厦门）律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：厦门百色绮衣贸易有限公司，住所地中国（福建）自由贸易试验区厦门片区建港路29号海沧国际物流大厦2楼201室之一D0609。 法定代表人：胡勇琴，该公司总经理。 委托诉讼代理人：倪谆，福建明嘉律师事务所律师。 委托诉讼代理人：赵晶晶，福建明嘉律师事务所实习律师。 上诉人厦门和景园置业有限公司（以下简称和景园公司）因与被上诉人厦门百色绮衣贸易有限公司（以下简称百色绮衣公司）商品房销售合同纠纷一案，不服厦门市湖里区人民法院（2018）闽0206民初5692号民事判决，向本院提起上诉。本院于2019年4月8日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 和景园公司上诉请求：撤销一审判决，改判驳回百色绮衣公司的一审诉讼请求。事实和理由：一、一审法院错误认定讼争《商品房预售合同》效力，不符合事实和法律规定。本案讼争房屋所使用土地系和景园公司根据《厦门市国有建设用地使用权出让合同》（编号35020520140109CG004，以下简称《土地出让合同》）受让所得。《土地出让合同》第二十条约定“除上述受让人持有的地上办公部分外，其余地上办公部分分摊的国有建设用地使用权可全部或部分转让、抵押。且只能转让给从事服装设计、研发、销售的企业，由第四方负责监管”，即本案讼争房屋只能转让给“从事服装设计、研发、销售的企业”。百色绮衣公司系其法定代表人为购买讼争房屋特意注册，未实际经营，并不符合《土地出让合同》的购房条件。百色绮衣公司法定代表人在公司成立前先以个人缴纳讼争房屋定金后，为规避《土地出让合同》中对房产购买主体的限制，再设立百色绮衣公司。百色绮衣公司未实缴任何注册资金，无员工入职，无员工缴交医社保记录，未进行实际经营。百色绮衣公司法定代表人特意设立百色绮衣公司进而以百色绮衣公司为买受人签订讼争合同购买讼争房屋，其真实意思表示系规避《土地出让合同》中对于房产购买主体的限制，属于合同法第五十二条第三项“以合法形式掩盖非法目的”。同时，百色绮衣公司法定代表人特意设立百色绮衣公司购买本案讼争房屋，也导致本案讼争房屋所在土地未能按照《土地出让合同》约定流转，违反了土地管理法第五十六条规定，属于合同法第五十二条第五项“违反法律、行政法规的强制性规定”。综上，讼争合同存在合同法第五十二条第五项规定的情形，应认定无效。二、一审法院忽略了和景园公司提交部分证据及证据证明事实，导致错误认定和景园公司提交证据不足以证明和景园公司符合合同约定顺延交房之情形。讼争《商品房买卖合同》补充协议第十六条约定，政府部门市政配套安装之延误属于不可抗力因素，和景园公司可据实予以顺延交房期限及宽展期；市政配套引致的延误、为配合政府的市政建设而引起的延误以及其他非和景园公司所能控制的原因所导致的延误，和景园公司均可据实顺延交房期限及宽展期，而不需承担违约责任。上述补充协议条款第十六条约定两种情形可以顺延交房时间，一种是因不可抗力，另一种是除不可抗力之外的符合合同约定的其他情形。根据公开信息显示，本案新景路改造工程按照原计划是在2016年9月完工，但是实际上新景路改造工程受台风、周边村民影响一直到2017年9月才完成施工，延期这部分是和景园公司无法预期的，也是属于可以顺延交房期限之情形。和景园公司在一审提供的证据也能够充分证明五华广场项目受新景路改造工程延期影响导致无法施工。具体如下：（一）在五华广场项目建设过程中，五华广场项目景观及室外管网工程施工单位厦门市金碧辉建设有限公司（以下简称金碧辉公司）作出的《施工日志》及监理单位厦门长实建设有限公司（以下简称长实公司）作出的《监理日志》，均对新景路改造工程一再延误从而可能影响五华广场项目施工的情况作出了记载。金碧辉公司和长实公司作为项目建设方和监理方已经在和景园公司提交的一审证据中予以证实（金碧辉公司及长实公司在项目建设方和监理方处盖章），因此建设方和监理方出具《施工日志》和《监理日志》真实性应予以确认。《施工日志》多次记录市政工程对项目影响，包括2016年9月23日、10月18日、10月23日、10月25日、11月6日、11月10日；《监理日志》在2016年9月22日、2016年10月17日、10月22日、10月25日、11月7日、11月10日也予以记载前述事实，以上为持续性记载且监理及施工日志记载时间相互对应，记载内容真实。（二）2016年12月间（新景路延期期间），金碧辉公司、厦门溪景园林景观工程有限公司、通信配套建设单位厦门纵横集团通讯发展公司分别向和景园公司呈交《工程联系单》，明确：红线范围内的施工内容已基本完成，因新景路改造工程施工的影响，导致相关管线无法与市政管网连接，因此工期需延长，待市政配套工程完工后继续完成施工。上述两份《工程联系单》已经长实公司确认属实，足以证明新景路改造工程施工导致五华广场项目通讯管线、排污管线无法与新景路主线、主管接通的事实。（三）和景园公司于2017年4月11日致函（即《关于新景路道路及排洪渠改造工程影响我司五华小米公寓项目交房等问题的函》）新景路改造工程建设单位厦门海沧土地开发有限公司，该公司于2017年4月18日出具复函，确认截至2017年4月，新景路改造工程仍在施工，进一步证明新景路超过原施工期限造成和景园公司无法预计该市政工程完工时间。（四）厦门市鹭江公证处出具的《公证书》，对2017年6月29日新景路改造工程的施工现场进行了证据保全。该《公证书》内容足以确认截至2017年6月29日，新景路改造工程仍处于施工过程中。（五）厦门海沧土地开发有限公司于2017年8月27日出具的《说明》，明确载明“由于新景路改造工程尚在施工过程中，目前海沧五华广场项目与新景路相连的东侧永久出入口暂不具备施工条件，五华广场项目通讯设施管线、排污管线暂时无法与东侧新景路主线连接”。该《说明》同时载明“（新景路改造工程）2015年11月初完成施工招标，于2015年底进场施工，原计划2016年年底完成海沧五华广场段施工。2016年9月份以来，因受莫兰蒂台风、综合管线需迁移、电力杆线缆下地及新垵村村民阻挠施工等意外事件及客观不可控因素的影响，导致该工程（即新景路改造工程）超出合同工期要求”。市政工程对项目施工的影响与天气等原因不同，天气等原因系短暂性的影响因素，可以通过工程日志及监理日志予以记载以确定具体影响天数。而市政工程对项目施工的影响是长期性的，市政通讯线路及排污管道没有施工完毕，项目内部连接市政的通讯、排污等根本无法完成最后的施工。尤其是市政道路未施工完毕，项目无法正常出入，无法交付诉讼房屋。因此，一审法院认定施工日志、监理日志未能具体记载延误天数，无法证明因市政施工影响交房显属错误，二审予以纠正。三、和景园公司对于讼争房屋不能按期交付的情形已及时通知百色绮衣公司，并积极与新景路改造工程建设单位进行沟通，敦促其尽快完成工程施工。百色绮衣公司也未能证明其因逾期所产生的损失，因此，一审应当调整本案违约金适用标准。按照讼争合同第九条约定的违约金标准，每月的违约金高达1万多元，但百色绮衣公司的实际损失仅限于讼争房屋租金损失，该租金市场价格仅为每月1500元左右。上述违约金已经高达百色绮衣公司实际损失的6-7倍，本案日万分之五违约金标准明显过高，根据合同法第一百一十四条规定，一审法院应当予以调整。 百色绮衣公司辩称，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予以维持。一、本案不存在合同无效的情形。1、答辩人公司是经工商登记部门许可的合法注册的经营服装批发的企业，公司设立时间是2016年6月29日，在签订商品房买卖合同之前，符合法律规定的购房条件及签约主体，上诉人也没有证据证明答辩人在使用该房屋时存在违反土地使用用途，不存在“以合法形式掩盖非法目的”的情形。上诉人辩称答辩人是为了购买房屋而特意注册，不符合购房条件，与事实不符。2、上诉人引用《土地管理法》第56条规定“建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；……”、及《土地出让合同》第20条约定的“讼争房屋只能转让给从事服装设计等”企业，主张双方之间的商品房买卖合同无效，明显是适用法律错误。该约定只是针对上诉人对其取得的出让土地的用途的约定和限制，即便存在违法情形，也是上诉人与土地出让人签订的《土地出让合同》无效，与上诉人与答辩人双方签订的《商品房买卖合同》的效力无关。况且，该商品房买卖合同已经经过厦门市国土资源与房产管理局备案，并不存在无效的情形。3、双方签订的《商品房买卖合同》不存在《合同法》第52条规定的违反法律、行政法规的强制性规定情形，且上诉人适用的《土地管理法》第56条并非效力性条款，并不会导致合同无效的后果。二、本案不存在上诉人可以顺延交房的情形，上诉人超过合同约定的交房期限拒不交房，直至2019年1月28日才通知交房，构成违约。1、新景路改造工程的施工时间是2015年，双方《商品房买卖合同》签订时间是2016年9月23日，双方签订房屋买卖合同时，新景路的改造工程早已施工近一年，签订合同和距离合同约定的交房时间仅差4个月时间，当时讼争房屋已经基本完工，上诉人在合同中承诺的交房时间早已将新景路的改造工程的施工状况考虑在内，并且上诉人为此还要求给予3个月的宽展期，可见，新景路的改造工程不属于法律规定的“不可抗力”的情况，不属于可以延期交房且免责的情形。2、上诉人一审提供的欲证明新景路改造工程的相关证据部分真实性根本无法确认，无法证明合理的顺延天数，也不足以证明其所受的影响足以延期至合同约定的交房日（已给予3个月的宽展期）之后仍不予交房的情形。也就是说，即便受到台风天的影响，也仅仅是几天的时间，根本不能作为其无法依约履行交房义务的理由。3、即便新景路的改造工程仍未完工，但是新景路的改造工程并不影响本案讼争房屋的施工，上诉人以此理由主张延期交房的理由不能成立。4、根据合同第8条及补充协议第16条关于房屋交付条件的约定，上诉人应于2017年3月28日前将工程竣工验收合格和消防验收合格的房屋交付使用，而工程竣工验收合格时间2016年9月2日，消防验收备案时间2016年10月25日，消防验收备案复查通过时间2017年1月13日，这些时间都早于合同约定的交房日期，可见，讼争房屋早已经具备交房条件，上诉人所称的新景路改造工程影响其依约交房与事实不符，缺乏依据。5、关于上诉人主张存在因厦门市国土资源与房产管理局的政策原因导致讼争房屋无法依约交房明显缺乏依据。上诉人二审补充提交的相关证据根本不足以证明是政策原因导致的无法按期交房，从一审证据足以证明了上诉人早已具备交房条件，况且，一审庭审时，上诉人也明确表示讼争房屋已经具备交房条件，正在做交房准备工作。可见，上诉人所辩称的国土局的政策原因导致其逾期交房的理由不能成立。三、一审判决依据双方合同约定认定违约金，与法有据，并不不当。1、合同关于违约金的约定是双方真实意思表示，何况，合同是上诉人一方提供的，日万分之5的违约金的数额是上诉人自行决定并打印上去的，并不存在重大误解或显示公平的情况，应予以遵照执行。2、上诉人迄今拒不交房，构成严重违约，致使答辩人至今无法顺利使用购买的房屋，严重影响了答辩人公司的正常经营活动，损失了许多重要客户的机会，给答辩人造成巨大的损失，相比这些，违约金并不高。况且，日万分之五的违约金也仅仅是月息1分5的标准，完全在法律允许的利息范围。3、关于上诉人称讼争房屋的租金为每月1500元，毫无根据。且违约金的设立目的并仅仅是弥补损失，更重要的是要约束合同当事人的守法、守约行为，因此，不能以租金的高低来衡量违约金的高低。如上所述，上诉人明明具备交房条件，仍拒不交房，故意违约，情节恶劣，判决违约金予以惩戒并不不当。四、上诉人存在滥诉情形，故意拖延拒不交房。上诉人的房屋纠纷并非个案，而是系列案件，此前厦门市中级人民法院已经对交房时间、逾期交房的事实等均作出认定，属于生效判决，上诉人的主张未得到支持，然而，上诉人明知上诉理由已不能成立，且也确认讼争房屋已经具备交房条件，却仍然提起上诉人，拒不履行交房义务，很明显是一种滥诉行为，严重浪费司法资源，恶意缠讼拖延交房。 百色绮衣公司向一审法院起诉请求：1.和景园公司立即履行商品房买卖合同项下的交房义务；2.和景园公司按照已付款项的日万分之五的标准向百色绮衣公司支付自2016年12月29日起至实际交房之日止的违约金。 一审法院认定事实：一、商品房买卖合同签订时间：2016年9月23日。二、商品房地址：厦门市海沧区。三、购房总价款：917753元。四、已付购房款：917753元。五、约定交房时间：2017年3月28日（已给予三个月宽展期）。六、通知交房手续办理时间：未通知。七、实际交房时间：未交房。八、勘察、设计、监理、施工的四方验收合格时间：2016年9月2日。九、消防验收备案时间：2016年10月25日。十、消防验收备案复查通过时间：2017年1月13日。十一、计付逾期交房违约金的起始日期：2017年3月29日。十二、计付逾期交房违约金的截止日期：实际交房日。十三、约定逾期交房违约金标准：出卖人按日向买受人支付已付款日万分之五的违约金。十四、需要说明的其他事项：（一）《商品房买卖合同》附件六“合同补充协议”第十六条约定出卖人及买受人确认购房合同第八条交付条件与期限不适用《商品房买卖合同》第八条约定，同意按以下约定履行：关于《商品房买卖合同》第八条交付条件，仅指交付的商品房符合该商品房经建设单位依法组织勘察、设计、施工、监理等单位竣工验收合格，即该商品房经出卖人根据国务院《建设工程质量管理条例》规定组织对工程进行验收并确认工程合格，以出具《单位工程质量验收记录表》为准；双方确认合同中约定的“消防验收合格”是指出卖人无需根据修订后的《消防法》“经消防验收”，系出卖人“在验收后应当报公安机关消防机构备案”的前提下向买受人交付商品房。如果出卖人未能在上述期限内达到上述交付条件，买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期，若发生可以据实延期的情形，则宽展期亦据实顺延。如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以顺延交房期限及宽展期：1、遭遇不可抗力，不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、暴乱、政府发生新的变动、法律法规、政策变化、政府主管机关、测绘机构原因导致误差、政府部门对验收及市政配套安装之延误等非出卖人可预见、控制并可避免的事件。2、除自然灾害如人力不可抗拒的火灾、水灾、飓风、地震等外，还包括如下原因：①市政配套、测绘机构或其他政府行为而引致的延误；②为配合政府的法规、规章、命令或市政建设而引起的延误；……。若发生上述1、2点可以延期的事实，出卖人可据实顺延交房期限而无需履行购房合同约定的通知买受人的义务，同时，出卖人也无需对该延误承担任何责任。（二）庭审过程中，和景园公司陈述讼争商品房已经符合交房条件，正在做交房准备工作，和景园公司正在安排。 一审法院对争点分析： 一、本案讼争的商品房买卖合同的效力问题。和景园公司主张及证据：讼争房屋所使用土地系和景园公司根据编号为35020520140109CG004的《厦门市国有建设用地使用权出让合同》受让所得，根据土地出让合同第二十条的约定，本案讼争房屋只能转让给“从事服装设计、研发、销售的企业”，百色绮衣公司系专门为了购买讼争房产而特意注册，并未实际经营，并不符合购房条件。百色绮衣公司的上述行为违反了土地管理法第五十六条的规定，即“建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民政府土地行政主管部门同意，报原批准用地的人民政府批准。其中，在城市规划区内改变土地用途的，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。”其行为属于合同法第五十二条规定的“违反法律、行政法规的强制性规定”，本案讼争商品房买卖合同无效。和景园公司提交厦门市国有建设用地使用合同，欲证明：讼争商品房只能出售给从事服装设计、研发、销售的企业。百色绮衣公司反驳意见：百色绮衣公司设立时间为2016年6月29日，系在签订合同之前设立，符合购房条件，不存在百色绮衣公司为购买房屋特意注册的情形。商品房买卖合同没有违反法律、行政法规的强制性规定。双方签订的合同无法看出和景园公司所称的哪一个条款或行为违反法律、行政法规的强制性规定。土地出让合同并非是限制百色绮衣公司的权利，而是限制和景园公司的行为，和景园公司用其与第三方签订的合同判断百色绮衣公司与和景园公司之间的合同效力不合理，且双方签订的合同经过备案，不存在违法或无效的情况。此前其他商家诉和景园公司的房产买卖合同纠纷都已经有了判决，不存在无效问题。 二、讼争商品房项目是否存在因市政配套工程可顺延交房期限的情况。 百色绮衣公司主张：根据海沧法院已生效判决查明的事实可见，新景路改造工程施工时间是2015年，双方签订合同为2016年9月，和景园公司承诺的交付日期早已将新景路施工状况考虑在内，且和景园公司为此要求百色绮衣公司给予三个月的宽展期不合理，新景路改造工程并非突然出现的新情况，故和景园公司所述的市政工程延误不属于不可抗力、不可预见的情形。即便确系和景园公司所称的因市政工程导致延期交付，那么和景园公司应在承担违约责任后向第三方主张赔偿，而非据此向百色绮衣公司主张免责。和景园公司多次提到补充协议十六条的约定，但补充协议未经房管部门备案，与商品房买卖合同不一致的地方应参照买卖合同。且补充协议是和景园公司提供的格式合同，补充协议十六条提及的事由不属于法律规定的不可抗力情况，和景园公司以此不属于法律规定的免责情形将其作为补充协议的免责条款，属于合同法40条规定的无效条款。同时根据合同法39条规定，由于补充协议是和景园公司单方拟定的格式条款，必须采取合理方式提请对方注意，且应当遵守公平原则。补充协议不存在提醒对方注意的部分，故该免责条款对百色绮衣公司无效。厦门市海沧区人民法院与厦门市中级人民法院已经对和景园公司逾期交房等事实作出认定。 和景园公司抗辩意见及证据：本案涉讼房屋未能按期交付系因市政工程施工所导致，属于不可抗力因素，同时还属于商品房买卖合同约定的交付期限顺延情形，和景园公司对此不需承担违约责任。五华广场项目于2016年11月之前就已经完成了项目红线范围内的全部施工内容，且经竣工验收合格。五华广场项目存在遗留工程，系因政府市政工程施工所导致，新景路道路改造（含东侧截污）及新景路排洪渠（含连廊）改造工程施工受莫兰蒂台风影响和电线杆管线迁移的影响未能按期竣工，导致五华广场遗留工程无法继续施工，且新景路改造工程至今仍未能完工。新景路改造工程属于不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，因不可抗力不能履行合同的免除责任。商品房买卖合同补充协议第十六条也约定，政府部门市政配套安装之延误属于不可抗力因素，和景园公司可据实予以顺延交房期限及宽展期。讼争房屋交付期限应顺延至新景路改造工程完工，和景园公司在合理期限内完成遗留工程后满三个月之日。根据商品房买卖合同补充协议第十六条的约定，对于出卖人未能在2016年12月28日达到交付条件的，买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期，若发生可以据实顺延的情形，宽展期亦据实顺延。为证实上述抗辩主张和景园公司提交了[2017]厦鹭证内字第39528号公证书、厦门纵横集团通讯发展公司出具的工程联系单、金碧辉公司出具的工程联系单两份（2016年12月3日、2018年1月15日）、厦门市政园林局《不予受理通知书》、厦门海沧土地开发公司出具的复函及两份说明（2017年4月18日、2018年1月29日）、施工招标公告、住建部网站工程项目信息、施工日志（节选）、监理日志（节选）、《新景路道路改造及排洪渠改造工程工地会议纪要》（2017年4月10日、2017年6月26日两份）、复工通知书、工程竣工内部验收单等书证。 一审法院认定及理由：双方合同补充协议中约定的三个月宽展期为双方的真实意思表示，未违反法律的强制性规定，应当认定合法有效，和景园公司应于2017年3月28日前交付讼争商品房。和景园公司提供的相关书证仅可证明市政配套工程在一定程度上影响了讼争商品房项目的施工，但和景园公司提交的施工日志及监理日志中未明确记载市政配套工程影响讼争房产施工的程度及影响天数，在双方已经约定三个月宽展期的情况下和景园公司主张讼争商品房的交房期限顺延至新景路道路改造及排洪渠改造工程完成之后，没有相应的事实与法律依据，不予支持。和景园公司主张受市政工程影响系不可抗力而顺延交房日期的意见，于法无据，不予采信。 综上所述，和景园公司对交付房屋没有异议且表示正在准备过程中，现百色绮衣公司主张和景园置业公司交付讼争商品房，符合合同约定及法律规定，予以支持。和景园公司依约应交付商品房的日期最迟为2017年3月28日，百色绮衣公司主张自2016年12月29日起计算逾期交房违约金，不符合双方约定，不予认可。和景园公司逾期交房构成违约，应自逾期之日起即2017年3月29日起支付逾期交房违约金。计付违约金的截止日期为实际交房之日。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定判决：一、厦门和景园置业有限公司应于判决生效之日起十日内向厦门百色绮衣贸易有限公司交付厦门市海沧区海沧•五华广场南侧主楼办公7层730单元房屋；二、厦门和景园置业有限公司应于本判决生效之日起十日内向厦门百色绮衣贸易有限公司支付逾期交房违约金（以已付购房款917753元为基数按日万分之五的标准自2017年3月29日起计至厦门和景园置业有限公司实际交付商品房之日止）；二、驳回厦门百色绮衣贸易有限公司的其他诉讼请求。 本院二审期间，和景园公司提交如下证据：证据1.（2016）厦证内字第37453号公证书，用于证明：2016年12月19日，和景园公司通过公证向土房局邮寄案涉项目土地复核验收申报材料。证据2.《厦门市国土资源与房产管理局关于开展建设项目竣工土地复核验收有关工作的通知》（厦国土房[2015]442号文），用于证明：2015年12月7日，土房局下文认为竣工土地复核验收系行政许可行为，在办理《建设工程竣工验收备案证明》前应先依用地单位申请进行土地复核验收。证据3.《厦门市国土资源与房产管理局关于建设项目竣工土地复核验收审批制度改革有关工作的通知》，用于证明：2018年9月7日，土房局调整土地复核验收政策，明确案涉工程项目竣工验收备案前申请人不需进行土地复核验收申请。土房局在案涉工程项目首次办理不动产登记之前，再依职责进行土地复核验收。证据4.《厦门市建设局关于修订房屋建筑及市政基础设施工程施工许可阶段及竣工验收备案办事指南的通知》（厦建工[2018]189号），用于证明：2018年11月6日，厦门市建设局发文调整竣工验收备案所需材料，明确竣工验收备案无需提交土地复核验收相关材料。证据5.厦门市海沧区建设局房屋建筑与市政基础设施工程联合竣工验收阶段审批，用于证明：2018年12月27日，申请人按厦门市海沧区建设局通知提交案涉工程项目竣工验收备案申请。证据6.《厦门市建设工程竣工验收备案证明书》，用于证明：2019年1月18日，和景园公司获得《厦门市建设工程竣工验收备案证明书》。证据7.交房通知书、业主交房验收单，用于证明：和景园公司已经向百色绮衣公司发送《交房通知书》。综合以上证据，可以证明案涉工程项目同时存在因土房局政策原因无法办理《建设工程竣工验收备案证明》，导致案涉工程项目交付期限延误，属于讼争合同补充协议约定的免责事由。百色绮衣公司质证认为，认可证据1、2的真实性，但关联性及证明目的不予认可。证据3.4.5的真实性予以认可，证据6真实性不予认可，但关联性及证明目的均不予认可，认为证据3.4.5.6证据的发布日期都是在2018年9月7日之后，这个时间段已经超过了合同约定的交房期限，并不构成逾期交房的理由。证据7的真实性认可，证明了延期交房的事实。经查，和景园公司提交的证据6《厦门市建设工程竣工验收备案证明书》记载：案涉商品房所在项目于2019年1月18日通过备案。百色绮衣公司根据和景园公司通知的交房时间于2019年1月28日办理了收房手续。 双方当事人均陈述对一审法院认定的事实无异议，本院予以确认。 本院认为，本案二审争议焦点在于：一、案涉商品房合同效力问题；二、和景园公司主张的顺延交房是否成立；三、合同约定的逾期交房违约金计算方式是否过高。对此，分析如下： 一、案涉商品房合同效力问题。案涉商品房合同是双方当事人在自愿基础上签订，合同第二十五条约定“本合同自双方签订之日起生效”，且该合同经主管部门登记备案。因此，本案讼争《商品房买卖合同》系双方当事人真实的意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效。和景园公司认为本案合同存在以合法形式掩盖非法目的，缺乏事实依据，其主张合同无效与其签订合同时的意思相矛盾，本院不予支持。 二、和景园公司主张的顺延交房是否成立。合同第八条第一款及补充协议约定了交付条件，因工程竣工验收合格和消防验收合格方可交付使用系建筑法和消防法的强制性规定，属法定交付条件。根据查明的事实，讼争商品房所在项目工程于2016年9月2日竣工验收合格，同年10月25日消防验收备案，2017年1月13日消防验收备案复查通过，已经符合法定交房条件。和景园公司上诉主张其可据实延期交房，所提供有关市政配套工程影响讼争商品房所在项目工程施工的证据，均是在讼争商品房具备交房条件之后形成的，不能证明市配套施工对讼争商品房交付造成的实际影响。和景园公司二审提供的证据1—5不足以证明其主张。一审法院认定和景园公司应当向百色绮衣公司履行交付商品房的合同义务，并根据补充协议的约定给予和景园公司三个月的交房宽展期，认定交房时间为2017年3月28日，以此作为计算逾期交房违约金的起算时点，并无不当。鉴于案涉商品房所在项目于2019年1月18日通过备案证明，双方于2019年1月28日办理了交房手续，因此，逾期交房违约金应计至2019年1月28日止共计671天。 三、合同约定的逾期交房违约金计算方式是否过高。和景园公司上诉主张违约金标准应当予以调整，但并未提供证据证明合同约定的违约金过分高于给百色绮衣公司造成的实际损失，一审法院根据百色绮衣公司的诉求对违约金计算，并无不当。 根据前述理由，和景园公司应向百色绮衣公司支付逾期交房违约金为307906.13元（917753元×671天×0.5‰）。 基于二审发生双方交房新的事实，故一审判决判令和景园公司履行交房义务已无必要，本院予以调整。 综上所述，和景园公司的上诉请求不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 一、维持厦门市湖里区人民法院（2018）闽0206民初5692号民事判决第三项； 二、撤销厦门市湖里区人民法院（2018）闽0206民初5692号民事判决第一项； 三、变更厦门市湖里区人民法院（2018）闽0206民初5692号民事判决第二项为：厦门和景园置业有限公司应于本判决生效之日起十日内向厦门百色绮衣商贸有限公司支付逾期交房违约金307906.13元； 四、驳回厦门和景园置业有限公司的上诉。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 二审案件受理费4570元，由厦门和景园置业有限公司负担。 本判决为终审判决。 审 判 长 （刘文珍） 审 判 员 （李向阳） 审 判 员 （陈 璟） 二〇一九年六月二十七日 代书记员（ 肖子 发） 附：本案所适用法律条文 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。