河南省漯河市源汇区人民法院民 事 判 决 书（2019）豫1102民初1240号原告：陈珂，男，汉族，1988年10月10日生，住漯河市郾城区。原告：杨亚婷，女，汉族，1989年1月19日生，住漯河市郾城区。二原告共同委托诉讼代理人：宁威，河南展骥律师事务所律师。被告：河南开心置业有限公司，住所地漯河市源汇区汉江路未来公寓6幢401号。法定代表人：周伟平，该公司总经理。委托诉讼代理人：马惠民，河南强人律师事务所律师。王刚毅，河南强人律师事务所律师。原告陈珂、杨亚婷与被告河南开心置业有限公司（以下简称开心置业公司）合同纠纷一案，本院于2019年3月1日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告陈珂、杨亚婷的委托诉讼代理人宁威，被告开心置业公司的委托诉讼代理人王刚毅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陈珂、杨亚婷诉称，2016年9月20日，原、被告双方签订商品房买卖合同，原告购买被告开发的商品房一套，该房屋坐落于源汇区××与××路交叉口西南角，长江国际小区6#楼16层1602房，建筑面积87.47平方米，总房价363263元，合同约定被告应在2017年5月25日之前交付该商品房。直到2018年10月1日，被告才交付该商品房。原告认为，双方签订商品房买卖合同，应按合同约定履行，被告逾期交付房屋，应支付相应的违约金，并且约定的违约金过低，原告请求增加违约金的赔偿标准。为维护公民的合法权益，特具状起诉，请求人民法院依法判令：1、被告支付逾期交房违约金18193.76元（违约金按1137.11元/月标准计算，自2017年5月26日起至2018年10月1日止）；2、本案诉讼费由被告承担。被告开心置业公司辩称，一、被告已向原告交付涉案房屋；二、顺延交房符合合同约定，不应承担违约决定。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据和事实，本院认定如下：2017年9月20日，开心置业公司作为出卖人，陈珂、杨亚婷作为买受人，共同签订《商品房买卖合同（预售）》一份，约定：陈珂、杨亚婷购买开心置业公司开发的位于漯河市××区××与××路交叉口西南角的长江国际楼盘6幢16层1602号住宅房屋一套，预测建筑面积87.47平方米，单价4153元，房屋总价款363263元。第九条商品房交付条件：1.商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.商品房已取得房屋测绘报告；该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。第十一条交付时间和手续：出卖人应当在2017年5月25日前向买受人交付商品房。第十二条逾期交付责任：……逾期超过90日后……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房款万分之零点一的违约金。附件十一补充协议5.关于房屋交付的补充约定5.1：如遇以下情况导致逾期交付，出卖人不承担逾期责任：……b.有关法律、法规、政策调整导致交付延迟的……等等。合同签订后，陈珂、杨亚婷按照合同约定交付了相关款项。2018年10月1日，陈珂、杨亚婷签署入住手续进程确认书。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.陈珂、杨亚婷提供河南张诚价格评估有限公司出具的豫张估字（2018）第302号关于对长江国际小区住宅商品房月租金的评估报告书，证明案涉房屋每平方米租金为13元。开心置业公司经质证认为，该评估报告委托程序违法，系原告单方委托，评估标准过高，被告不予认可，不能作为本案依据。本院经审核后认定，河南张诚价格评估有限公司出具的豫张估字（2018）第302号评估报告书系原告单方委托，且报告的文号和落款日期相互矛盾，内容存在重大瑕疵，本院不予采信。2.开心置业公司提供有漯河市大气污染防治办公室证明一份，河南省育兴建设工程管理有限公司证明一份，政府环境治理文件57份及监理日志，停工明细表一份。证明因政府政策原因造成工期顺延290天和极端天气原因造成工期顺延186天。原告陈珂、杨亚婷方经质证认为，一是监理日志从形式看不符合法律规定，该日志每一页的下方都应当有记录人和审核人的签字，该证据中该两处全为空白，因此对其真实性有异议，在实践中可以有监理单位后补的，不能据此反映施工方的实际停工天数。二是对于证据漯扬治办[2016]51号，该文件第二阶段要求的全部停工日期为11月21日至24日，四天原告认可，可以排除。政府扬尘治理政策文件仅要求对土石方施工和拆迁施工以及室外作业进行停工的，原告认为不应当计算停工天数，因为被告可以进行除此之外的其他施工。绝大部分文件是关于启动大气污染预警和启动扬尘治理的通知，并没有明确的停工要求。因此原告认为被告合理合法的停工天数应计算为四天。三是关于被告称因天气原因需扣除停工天数186天，原告不予认可。该统计天数是由被告单方计算，并不是极端恶劣天气，如阴天小雨天是可以正常施工的。被告所说因天气原因造成停工186天没有事实依据和法律依据，请求法院不予支持。本院经审核后认定：开心置业公司提供的证据不符合双方签订的《商品房买卖合同》中约定的连阴天、大雪、冰雹等严重恶劣天气影响工期的情形，开心置业公司要求因极端天气原因造成工期顺延186天，本院不予认定。开心置业公司要求对政府政策等原因导致的停工天数不承担逾期责任，经本院审核开心置业提交的文件，本院认定如下：（1）漯环委办[2016]6号（2016年10月19日至23日，5天）；（2）漯环委办[2016]10号（2016年11月2日至10日，9天）；（3）漯环委[2016]24号（2016年11月15日至19日）；（4）漯扬治办[2016]51号(2016年11月18日至24日），（3）、（4）项共10天；（5）漯环委办[2016]26号（2016年12月1日至4日，4天）；（6）漯环委办[2016]28号（2016年12月9日至12日，4天）；（7）漯环委办[2016]31号（2016年12月19日至21日）；（8）豫建明电[2016]59号（2016年12月21日至31日）；（9）豫气攻坚办[2016]153号（2016年12月29日至2017年1月5日），（7）、（8）、（9）项共18天；（10）漯环委办[2017]2号(2017年1月10日至2月8日,30天)；（11）漯环委办[2017]19号（2017年3月31日至4月2日，3天）；（12）漯环委办[2017]20号（2017年4月5日至7日，3天）；（13）漯环委办[2017]31号（2017年10月16日至18日，3天）；（14）漯环委办[2017]40号（2017年10月26至30日，5天）；（15）漯环攻坚办[2017]133号（冲刺60天，60天）；（16）漯环委办[2018]4号、豫环攻坚办[2018]9号（2018年1月12日至23日，12天）；（17）漯环委办[2018]14号（2018年3月9日至16日，7天）；（18）漯环委办[2018]20号（2018年3月23日至29日，7天）。上述文件符合合同中的因政策调整导致交付延迟的约定，该180天可以作为因政策调整导致交付延迟的期间，本院予以支持，其他未提供证据证明的停工天数本院不予认定。本院认为，陈珂、杨亚婷与开心置业公司签订的《商品房买卖合同（预售）》是当事人的真实意思表示，内容合法，系有效合同，双方当事人均应依约履行合同义务。陈珂、杨亚婷已经按照合同约定支付了购房款，开心置业公司逾期履行交房义务，应当承担支付违约金的违约责任。案涉合同约定的逾期交房违约金为按已支付房款的日万分之零点一计算，明显偏低。与因陈珂、杨亚婷违约应支付的违约金的约定过分悬殊，显失公平。经本院向源汇区价格认证中心函询，逾期交房违约金以同地段同类房屋二居室按每月800元的租金标准计算为宜。关于逾期交房违约金的起算点问题。合同约定的交房日期为2017年5月25日前，开心置业公司主张应扣减因天气、政策性原因造成的工期顺延，经查，案涉房屋自合同签订至实际交房，因治理大气污染等原因停工180天，交房日期应向后顺延，开心置业公司抗辩有理，予以采信。本院据此确定逾期交房违约金的起算时间为2017年11月21日。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十八条，参照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十七条之规定，判决如下：一、被告河南开心置业有限公司于本判决生效之日起十日内向原告陈珂、杨亚婷支付逾期交房违约金8266.67元（逾期交房违约金按每月800元标准自2017年11月21日起计算至2018年10月1日止）；二、驳回原告陈珂、杨亚婷的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费125元，由原告陈珂、杨亚婷负担70元，被告河南开心置业有限公司负担55元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省漯河市中级人民法院。审判员  效洲红二〇一九年六月二十四日书记员  刘亚鹏