浙江省长兴县人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0522民初360号原告（反诉被告）：长兴山鹰顺达建材有限公司，住所地浙江省长兴县煤山镇二都村。法定代表人：许国勤，系该公司执行董事。委托代理人：许智荣，浙江兴长律师事务所律师。被告（反诉原告）：盐城市大成建筑工程有限公司，住所地江苏省射阳县合德镇人民路**。法定代表人：李忠连，系该公司董事长。委托代理人：姜晓波，系该公司员工。委托代理人：陈达锋，浙江广诚律师事务所律师。原告（反诉被告，以下简称原告）长兴山鹰顺达建材有限公司（以下简称山鹰建材公司）与被告（反诉原告，以下简称被告）盐城市大成建筑工程有限公司（以下简称大成建筑公司）买卖合同合同纠纷一案，原告山鹰建材公司于2019年1月8日向本院起诉，本院受理后，依法适用简易程序审理。在答辩期内，被告大成建筑公司提出反诉，本院依法合并审理，并于2019年3月1日、2019年3月20日公开开庭进行了审理。原告山鹰建材公司的法定代表人许国勤及委托代理人许智荣与被告大成建筑公司的委托代理人姜晓波、陈达锋均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山鹰建材公司的诉讼请求：1、大成建筑公司支付山鹰建材公司货款4878208元、逾期付款利息422224元（按日万分之五暂计算至2018年11月30日，要求计算至货款付清之日）；2、本案诉讼费由大成建筑公司负担。事实与理由：2017年7月10日、山鹰建材公司、大成建筑公司签订《长兴县预拌混凝土买卖合同》一份，由山鹰建材公司为大成建筑公司承建的太湖星月湾工程提供混凝土，双方在合同中对混凝土规格、数量、单价、结算方式、付款方法及违约责任均作出明确的约定。合同签订后，山鹰建材公司向太湖星月湾工程供应混凝土价款为19278208元。后因种种原因，双方协商解除合同，并签订《解除预拌混凝土买卖合同的协议》，约定大成建筑公司自2018年5月起每月支付100万元，但大成建筑公司并未按照约定付款，至今尚欠山鹰建材公司货款4878208元。山鹰建材公司认为，大成建筑公司未按照合同的约定支付货款，侵害了山鹰建材公司的合同利益，还应支付逾期付款利息。山鹰建材公司为维护自身的合法权益，故提起诉讼。大成建筑公司答辩并反诉称：一、双方解除买卖合同的原因在于山鹰建材公司生产能力和运输能力不足，严重影响大成建筑公司的施工进度，山鹰建材公司提出解除买卖合同，大成建筑公司同意解除合同，但并未放弃追究山鹰建材公司的责任。二、对山鹰建材公司主张的货款有异议，2017年11月份的对账单计算错误，多计算41立方混凝土，价款14812.48元；在2018年1月浇筑23号楼时多余6立方混凝土被山鹰建材公司司机倒入9号楼基坑，浇筑23号楼时地泵炸裂泄漏4立方混凝土，该10立方混凝土应予扣除，合计5220元，故应在结欠山鹰建材公司货款4878208元扣除这两项合计20032元。三、山鹰建材公司主张逾期利息没有法律依据，双方在签订混凝土买卖合同时，并未约定逾期利息，山鹰建材公司主张逾期利息没有法律规定。按照合同约定，山鹰建材公司应随车提供混凝土的配比，但至今没有提交，导致该部分混凝土无法通过报验。在双方签订的合同中，约定山鹰建材公司应应保证混凝土连续供货，无特殊情况下间隔不超过半小时。但山鹰建材公司在履行合同中，无法保证连续供货，两车间隔时间超过半小时的次数达到329次，因间隔时间过长超过混凝土的初凝时间，混凝土质量无法保证。经统计，山鹰建材公司没有按期供货，导致工期延长47天，大成建筑公司多支出钢管脚手架租赁费、塔吊租赁费、民工及管理人员工资，山鹰建材公司应予赔偿。另外，在施工过程中，因山鹰建材公司不能及时供货要求解除混凝土买卖合同，导致大成建筑公司不得不重新寻找供货商，价格差3%，直接损失847620元，山鹰建材公司也应予以赔偿。故反诉要求：1、山鹰建材公司赔偿大成建筑公司不能连续供货造成的损失2064764.62元（大型机械设备延误损失212683.35元、钢管扣减租赁费损失333949.67元、补偿各班组生活费用419310元、延误工期罚款931800元，以上合计1897743.02元）、解除合同造成混凝土差价损失847620元（510.62元/立方×55308.8立方×3%），合计2912384.62元；2、反诉费由山鹰建材公司负担。山鹰建材公司对本诉补充称：一、对2017年11月份的对账单累计误差及10立方混凝土泄漏予以认可，同意在总货款中扣减20032元。二、即便山鹰建材公司不按照买卖合同约定计算逾期付款违约金，大成建筑公司也应按照解除协议中约定时间付款，其未按照该时间付款，山鹰建材公司有权要求大成建筑公司按照该逾期时间支付逾期付款违约金。山鹰建材公司对反诉辩称：一、双方在2018年4月25日解除预拌混凝土买卖合同，是经过友好协商，大成建筑公司就近另行选择混凝土供应单位，山鹰建材公司退出，并约定所欠货款在2019年春节前全部付清，大成建筑公司不仅违约反而提出赔偿要求，违反诚实信用原则。二、双方在预拌混凝土买卖合同合同中虽然约定供货方必须连续供货，无特殊情况间隔不超过半个小时，但并未对此约定违约责任，且混凝土运输从长兴到湖州时间不可能只有半个小时，实际上也并未影响混凝土的质量，其要求山鹰建材公司赔偿不能连续供货造成的损失2064764.62元没有事实及合同依据。三、对于大成建筑公司要求山鹰建材公司赔偿解除合同造成混凝土差价损失847620元没有事实与法律依据，因双方解除合同是自愿协商，各自承担风险，大成建筑公司不能将市场风险转嫁给山鹰建材公司，如果混凝土价格降低大成建筑公司也不可能补偿山鹰建材公司。山鹰建材公司为证明自己的主张，向本院提交以下证据材料：1、长兴县预拌混凝土买卖合同一份、补充协议一份、调价及付款协议一份、解除预拌混凝土买卖合同协议一份，拟证明大成建筑公司向山鹰建材公司购买预拌混凝土，后双方合意解除合同，大成建筑公司同意在2019年春节前付清货款。2、对账单一组，拟证明双方在供应混凝土过程中进行对账。大成建筑公司经质证后认为：对证据1中混凝土买卖合同部分真实性不认可，其中第五条第4条不具有约束力；对补充协议真实性没有异议；对调价及付款协议真实性、合法性及关联性均有异议，签字未经授权；对解除预拌混凝土买卖合同协议真实性没有异议，但大成建筑公司是被迫解除合同，并未放弃索赔。对证据2的真实性没有异议，但累计计算错误，多计算41立方混凝土，价款14812.48元，应予扣除。大成建筑公司向本院提交了以下证据材料：3、混凝土两车间隔时间汇总表一份、混凝土发货（联合验收）单一组，拟证明山鹰建材公司供应混凝土两车间隔超过30分钟达329次。4、砼延误供应补偿瓦工班组误工费协议一份、砼延误供应补贴瓦工人工汇总一份，拟证明因山鹰建材公司供应混凝土导致大成建筑公司补偿瓦工班组误工费155840元。5、领款单五份，拟证明因山鹰建材公司供应混凝土导致大成建筑公司补偿钢筋班组、木工班组、水电班组、架子工班组及塔吊费用合计419310元。6、济南金长风软件有限公司租金计算清单一组，拟证明大成建筑公司在2017年10月至2018年4月的钢管扣件租赁费用。7、建筑设备租赁合同书一份，拟证明因山鹰建材公司供应混凝土导致大成建筑公司钢管租赁费增加。8、施工机械租赁合同一份，拟证明因山鹰建材公司供应混凝土导致大成建筑公司塔吊租赁费增加。9、建设工程施工合同一份，拟证明因山鹰建材公司供应混凝土导致大成建筑公司工期罚款。10、长兴县预拌混凝土买卖合同一份、解除预拌混凝土买卖合同协议一份、预拌混凝土买卖合同一份、湖州佳鼎商品混凝土有限公司结算书一份，拟证明因山鹰建材公司解除合同造成大成建筑公司重新购买混凝土的差价损失847620元。11、光盘一份、照片打印件两份，拟证明山鹰建材公司在供货过程中丢弃及泵管炸裂导致混凝土方量短缺10立方，相应货款应予扣除。山鹰建材公司经质证后认为：对证据3的真实性没有异议，但仅以此来要求山鹰建材公司赔偿损失没有合同与法律依据；对证据4-9的真实性有异议，与本案没有关联性；对证据10的真实性没有异议，但大成建筑公司以此要求山鹰建材公司赔偿价差没有法律与合同依据；对证据11的真实性没有异议。本院对山鹰建材公司、大成建筑公司提交的证据，经庭审质证，并经本院审查后，认证如下：（1）山鹰建材公司提交的证据。大成建筑公司对证据1中长兴县预拌混凝土买卖合同的第五条第4条不认可，因其提交的证据10中虽然将该条款划去，但只是加盖大成建筑公司项目部公章，本院对山鹰建材公司提交的该份证据予以认可，可以作为定案依据；对证据1中其余证据予以认可，可以作为定案依据。大成建筑公司对证据2真实性没有异议，可以作为定案依据。（2）大成建筑公司提交的证据。山鹰建材公司对证据3的真实性没有异议，但对证明对象有异议，本院对该证据真实性予以采信，至于证明对象能否成立，将根据已经采信的证据综合认定。山鹰建材公司对证据4-9的真实性及关联性均有异议，证据4中补偿误工费协议和砼延误供应补贴瓦工人工汇总系大成建筑公司单方制作，不符合证据形式要件，且并未举证证明实际支出，不能作为定案依据。证据5中只有领款凭证，大成建筑公司并未举证证明实际支出，不能作为定案依据。证据6系自行制作汇总表，不符合证据形式要件，不能作为定案依据。证据7-9系大成建筑公司与案外人签订的合同，仅凭该证据不能证明待证对象。山鹰建材公司对证据10的真实性没有异议，但对证明对象有异议，本院对该证据真实性予以采信，至于证明对象能否成立，将根据已经采信的证据综合认定。山鹰建材公司对证据10的真实性没有异议，可以作为定案的依据。依据上述采信的证据，并结合到庭当事人的陈述，本院查明本案事实如下：2017年7月10日，山鹰建材公司、大成建筑公司签订《长兴县预拌混凝土买卖合同》一份，约定大成建筑公司因承建太湖星月湾广场向山鹰建材公司购买混凝土，计划数量90000立方，按实际量结算，交货地点为工地现场，并约定供方山鹰建材公司保证混凝土浇捣时必须连续供货，无特殊情况间隔不超过半个小时。合同签订后，双方后又签订《补充协议》及《调价及付款协议》。2018年4月，双方经友好协商，决定解除《长兴县预拌混凝土买卖合同》、《补充协议》及《调价及付款协议》，并签订《解除预拌混凝土买卖合同的协议》一份，载明“因混凝土运距过远加上湖州交通管制严格，早晚高峰时段不能作业，效率低下；稍大一点的方量势必夜间作业，司机易处于疲劳状态，安全风险增大；杭宁高速扩建半挂车一律走国道，加上杨家埠修路，几乎天天堵车，堵车时间难以预见，故双方同意解除合同，大成建筑公司另择供应单位。”另外，还约定截至2018年4月25日供应的混凝土，大成建筑公司于2018年4月24日支付180万元（以双方核对账单为准），自2018年5月份起，每月支付100万元，余总混凝土款的10%在2019年春节前一次性付清。经双方对账，截至2018年5月3日，山鹰建材公司供应混凝土价款合计19258176.33元（2018年5月对账单确认的总价款19278208.33元扣除双方认可的20032元）。双方签订《解除预拌混凝土买卖合同的协议》后，大成建筑公司分别于2018年4月、2018年6月、2018年7月、2018年9月、2018年11月分别支付山鹰建材公司货款180万元、100万元、100万元、100万元、50万元。截至目前，大成建筑公司尚结欠山鹰建材公司货款4858176元，山鹰建材公司多次催讨未果，故纠纷成诉。本院认为，山鹰建材公司、大成建筑公司签订《长兴县预拌混凝土买卖合同》、《补充协议》及《调价及付款协议》、《解除预拌混凝土买卖合同的协议》系双方真实意思，合法有效，双方应全面履行的各自义务。（一）关于本诉。根据双方在《解除预拌混凝土买卖合同的协议》中约定，对结欠货款2018年4月24日支付180万元，余款从2018年5月开始每月支付100万元，但大成建筑公司只支付货款530万元，至今还结欠山鹰建材公司货款4858176元，故山鹰建材公司要求大成建筑公司支付货款4858176元的诉讼请求于法有据，本院予以支持。山鹰建材公司要求大成建筑公司按照日万分之二店一支付逾期付款利息174682元（暂计算至2019年3月30日），因双方对付款时间进行约定，大成建筑公司并未按照约定的付款期限履行，构成违约，故本院确定大成建筑公司按照日万分之二店一支付山鹰建材公司逾期付款违约金262202元（计算至2019年6月25日），2019年6月25日后的逾期付款违约金，以未付金额按日万分之二点一计算至货款付清之日。（二）关于反诉。大成建筑公司以山鹰建材公司供应混凝土两车间距超过半小时为由，要求山鹰建材公司赔偿不能连续供货造成的损失2064764.62元，山鹰建材公司辩称双方在解除合同属于一揽子解决方案，其请求违背诚信原则，无合同与法律依据。本院认为，虽然双方签订的《长兴县预拌混凝土买卖合同》约定供方保证混凝土浇捣时必须连续供货，无特殊情况间隔不超过半个小时，该约定应属对供方对混凝土质量的保证约定，并无约定未连续供货造成其他损失应予赔偿，即便存在损失，大成建筑公司也未充分举证，故本院对该项诉讼请求不予支持。另外，大成建筑公司要求山鹰建材公司赔偿更换混凝土供货单位后导致混凝土采购成本增加的847620元，因双方系协商一致解除《长兴县预拌混凝土买卖合同》，对解除合同后混凝土采购差价并未约定，该差价应属市场风险，不应由山鹰建材公司承担，故大成建筑公司该项诉讼请求无合同与法律依据，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、被告盐城市大成建筑工程有限公司支付原告长兴山鹰顺达建材有限公司货款4858176元，限于本判决生效之日起十日内付清；二、被告盐城市大成建筑工程有限公司在本判决生效之日起十日内支付原告长兴山鹰顺达建材有限公司逾期付款违约金262202元（计算至2019年6月25日），2019年6月25日后的逾期付款违约金，以未付金额按日万分之二点一计算至货款付清之日；三、驳回原告长兴山鹰顺达建材有限公司其余的诉讼请求；四、驳回反诉原告盐城市大成建筑工程有限公司的诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费48903元，由被告盐城市大成建筑工程有限公司负担。反诉案件受理费15048元，由反诉原告盐城市大成建筑工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省湖州市中级人民法院。审判员  马立平二〇一九年六月二十五日书记员  张思媛