安徽省宿松县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖0826民初1450号原告：杨继荣，男，1975年10月1日出生，汉族，个体工商户，住安徽省芜湖市马塘区。委托诉讼代理人：王巨峰，安徽安江律师事务所律师。被告：宿松县海霞电器工程服务部，住所地安徽省宿松县孚玉镇孚玉东路通和金水湾香墅园******。经营者：周海霞，女，1979年11月15日出生，汉族，个体工商户，住安徽省宿松县。委托诉讼代理人：高治友，安徽八里江律师事务所律师。原告杨继荣与被告宿松县海霞电器工程服务部（以下简称“海霞电器服务部”）承揽合同纠纷一案，本院于2019年4月2日立案后，依法适用简易程序，于2019年5月10日公开开庭进行了审理。原告杨继荣的委托诉讼代理人王巨峰，被告海霞电器服务部的委托诉讼代理人高治友到庭参加诉讼。本案现已审理终结。杨继荣向本院提出诉讼请求：判令海霞电器服务部支付安装费121140元,本案诉讼费由被告承担。庭审中，杨继荣将其诉讼请求数额变更为142136元。事实与理由：2018年7月22日，杨继荣与海霞电器服务部签订了《格力中央空调安装工程合同》，杨继荣依约履行合同之后于2018年8月16日与海霞电器服务部确认了未付工程款为121140元，海霞电器服务部承诺当天支付但至今未付。为维护合法权益，杨继荣特故起诉请求判如所请。海霞电器服务部辩称，其与杨继荣签订合同属实，但未对欠付工程款进行确认。合同约定安装空调212台，安装空调所需的材料及人员工资均由杨继荣负责。但杨继荣实际安装了146台，且只完成了主机安装，对146台空调的辅助安装工程如主管道安装、加氟、做主管下水、装木操器、装面板接线及主机调试均未完成。按照杨继荣完成的工作量，海霞电器服务部只需支付约27000元（含5%质保金）。另外由于杨继荣未按合同约定使用辅助材料，导致业主单位扣除部分工程款，这部分损失杨继荣应予赔偿。杨继荣为证明其诉讼主张向本院提交的杨继荣身份证及企业查询信息证明原、被告诉讼主体适格，《格力中央空调安装工程合同》证明杨继荣与海霞电器服务部就空调安装签订合同并约定数量、价款的事实，微信聊天记录反映了杨继荣与海霞电器服务部的经营者周海霞在合同履行过程中就安装费的支付等问题进行了沟通的事实，海霞电器服务部对其真实性未提出异议，本院予以确认，但该记录不足以证明海霞电器服务部与杨继荣确认欠付安装费的事实，不能达到杨继荣的证明目的。在本院另行指定的举证期限内，杨继荣未能提交证据证明其主张的海霞电器服务部欠付142136元安装费的事实，亦未申请司法鉴定评估。根据本院审查确认的证据及当事人陈述，本院经审理查明：2018年7月22日，杨继荣与海霞电器服务部签订《格力中央空调安装工程合同》，约定海霞电器服务部将中央空调安装工程外包于杨继荣，合同对安装空调数量、总价款均作了约定。合同第二条工作范围约定“乙方所用材料品牌为：铜管为锦轮410铜管，保温华美B1级橡塑保温，空调冷凝水为UPVC给水管，制冷剂为华冷R410，质量应符合相关国家质量标准要求”。合同第四条结算方式及期限中约定“合同签订后，甲方向乙方支付约2万元，一层装完支付70%再补贴3万元，三、四层装完分别付清70%，安装调试完成验收合格后，甲方向乙方支付总额的95%，余款5%为质保金壹年后付清”。合同第六条关于保修的约定为“每项工程的安装保修期为验收合格后12个月”。在合同履行过程中，双方对安装数量及价格亦作了相应调整，具体为安装空调146台，每台18**元，总价款271560元。2018年7月23日、25日，海霞电器服务部经营者周海霞预付杨继荣2万元。2018年8月11日，杨继荣向周海霞要求预付一层安装费127650元（后变更为121140元，即1860元/台×**台×**%＋30000元），8月16日，周海霞支付了部分安装费，庭审中，双方确认周海霞支付安装费总计10万元（含签订合同时预付的2万元）。2018年9月7日，杨继荣再次要求周海霞支付二层安装费142136元，9月10日、12日，周海霞在微信中称“今天来结账，几个地方不合格没过关，结不到钱”，“甲方钱没有到账”，“到了立即转给你”。2018年10月8日，因杨继荣未能按周海霞要求的品牌与质量提供空调安装辅材，周海霞未再支付安装费，杨继荣也未再继续空调安装的后续工作，双方的合同事实上解除。庭后，海霞电器服务部称杨继荣未完成的空调安装工作由其自行完成，整个安装工程经验收合格。海霞电器服务部自认其后续安装的主管道铜管570米计114000元，13台主机410A氟每台10**元计13000元，装面板接线、做主管下水、装木操器工时费9000元，3层主机调试费5880元，管道支架2000元，13台主机减震垫715元，合计144595元。146台空调总安装费271560元，扣除上述海霞电器服务部自行安装的费用144595元，海霞电器服务部应支付杨继荣126965元，已经预付10万元，尚应支付26965元（含5%的质保金）。但海霞电器服务部主张质保金应于安装工程验收合格一年后支付，同意以杨继荣施工结束的日期即2018年9月12日作为质保期的起始日期。另查，杨继荣系个体工商户芜湖市星辰制冷电器维修服务部的经营者，其经营范围为电器安装、维修、保养相关服务。本院认为，海霞电器服务部将其承包的格力空调安装业务外包于杨继荣，双方为此签订的合同合法有效。双方签订的合同对杨继荣所用辅材的品牌作了约定，应当认定空调安装的辅材由杨继荣提供，海霞电器服务部主张空调安装辅材由杨继荣提供符合双方合同约定。杨继荣在履行合同过程中未能依据合同约定提供辅材导致双方合同解除，海霞电器服务部继续履行完成安装义务后，该安装工程已经验收合格，故对杨继荣履行合同义务产生的安装费，海霞电器服务部应当依据合同约定给付。杨继荣所举证据不足以证明海霞电器服务部欠付其142136元安装费，故对海霞电器服务部自认的欠付安装费26965元本院予以确认。关于质保金的问题，根据合同约定海霞电器服务部留存5%安装费作为质保金，但因案涉工程系杨继荣与海霞电器服务部共同完成，故海霞电器服务部依据合同约定扣留的质保金应以杨继荣实际施工产生的安装费即126965元为基数计付，为6348.25元（126965元×5%），于海霞电器服务部确认的杨继荣施工结束之日2018年9月12日起一年期满后支付。本院确认海霞电器服务部应付杨继荣的安装费为20616.75元（26965元－6348.25元）。杨继荣要求海霞电器服务部支付安装费的诉讼请求，本院予以支持，杨继荣诉讼请求数额超出本院认定的部分不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第九十一条第二项、第九十四条第三项、第一百零七条、第二百八十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告宿松县海霞电器工程服务部于本判决生效之日起三日内支付原告杨继荣安装费20616.75元。二、驳回原告杨继荣其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1361元，由原告杨继荣负担1130元，被告宿松县海霞电器工程服务部负担231元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省安庆市中级人民法院。审判员  周玉峰二〇一九年六月五日书记员  董 琪附：相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第九十一条有下列情形之一的，合同的权利义务终止：（一）债务已经按照约定履行；（二）合同解除；（三）债务相互抵销；（四）债务人依法将标的物提存；（五）债权人免除债务；（六）债权债务同归于一人；（七）法律规定或者当事人约定终止的其他情形。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第九十八条合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决