湖南省浏阳市人民法院民 事 判 决 书（2018）湘0181民初6289号原告：四川南雁建筑安装工程有限公司，住所地成都市清河路峨影宿舍20幢2单元3楼5号。法定代表人：程永才，董事长。委托代理人：刘云鸽，男。1972年10月13日出生，汉族，住重庆市沙坪坝区。被告：湖南省鸿腾建设工程有限公司，住所地湖南永州零陵区何家坪23号。法定代表人：唐仁斌，董事长。委托代理人：周文茂，湖南湘永律师事务所律师。原告四川南雁建筑安装工程有限公司（以下简称南雁公司）与被告湖南省鸿腾建设工程有限公司（以下简称鸿腾公司）建设工程施工合同纠纷一案，于2018年8月30日向本院提起诉讼。本院受理后，依法组成由审判员李岳担任审判长、人民陪审员吴运年、邵爱国参加的合议庭于2019年2月26日公开开庭进行了审理。原告的委托代理人刘云鸽，被告的委托代理人周文茂均到庭参加诉讼。诉讼中，原告于2018年10月19日向本院提出申请，要求对涉案工程（湖南省浏阳河国际名酒城工程项目酿造车间屋面雁形板工程）进行安装造价鉴定。本院委托湖南汇才工程项目管理有限公司进行工程造价鉴定。本案现已审理终结。原告南雁公司向本院提出如下诉讼请求：1、判令被告返还工程质保金248800元、车间工程款含质保金2908074元、原告增加留守人员人工费93000元，共计工程款3249874元。2、判令被告按银行同期贷款利率支付逾期付款利息。3、本案诉讼费用由被告承担。被告湖南省鸿腾建设工程有限公司辩称，被告对原告诉称尚欠工程款及质保金的数额无异议，但工程完工后存在漏水现象及质量问题，被告多次要求原告维修，原告至今没有维修，原告要求被告返还质保金无事实依据，基酒中心的工程款主张已超过诉讼时效；原告要求支付酿造车间雁形板费用过高，业主应当承担过错责任，原告未按照合同约定将工程完工，导致答辩人无法将工程交付给建设单位，也无法和建设单位进行结算，现场预支的雁形板浪费，失去了合同约定的价值；原告至今未将工程交付给被告，原告要求被告支付逾期付款利息无事实与法律依据；原告支付留守人员工资无事实依据，且人员工资的支付责任不在被告方，与被告无关。原告的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法院驳回原告的诉讼请求。本院经审理认定事实如下：被告系湖南省浏阳河国际名酒城工程项目总承包施工单位。被告将该项目工程的基酒中心、酿造车间屋面雁形板制安工程分包给原告。2011年10月28日，原、被告签订《基酒中心、酿造车间屋面雁形板制安工程专业分包合同》。双方约定：1、工程内容为：基酒中心、酿造车间屋面雁形板的预制、张拉、灌浆、运输、吊装、灌缝。2、工程合同价：基酒中心跨度13-17米，面积约500平方米，单价240元每平方米，单项造价按实结算；酿造车间跨度18米，面积约为18000平方米，单位造价240元每平方米，总造价按实结算。3、付款方法：合同签订后，乙方（原告）人员及设备，包括原材料到位，经甲方（被告）现场施工员核实，拨付该栋总工程款10%给乙方，制作完单栋总工程量的50%时，经甲方现场施工员核实，拨付给乙方该栋总工程款的20%，雁形板预制完成500平方米甲方按该栋工程总造价的40%支付给乙方，雁形板全部安装完毕后一个月内甲方按该栋工程总造价的15%支付给乙方，雁形板全部安装完，经甲方及有关部门验收合格，资料完成后，拨付该栋总工程款的10%给乙方，余下5%作为质保金，若无质量问题，甲方应在质保期后一周内退还乙方质保金。合同签订后，原告按约进行了基酒中心、酿造车间的施工。2012年9月22日针对基酒中心的屋面雁形板施工工程双方进行结算，原告提交的《工程结账单》上记载工程造价为1108800元，已经支付的工程款为193000元，被告公司项目部在该《工程款结账单》上加盖了公章。至原告起诉时止，被告支付基酒中心的雁形板工程款为860000元，尚欠原告248800元。2013年6月26日针对酿造车间的雁形板工程双方进行结算，原告出具的《四川南雁建筑安装工程有限公司工程请款报告》记载酿造车间雁形板的工程造价为4271707元，已经支付1150000元，尚欠工程款1840000元。但是在该请款单上被告没有加盖项目部的公章。由于被告的主体工程延误工期，原告一直未将酿造车间的雁形板吊装完毕。2015年11月25日，原告向浏阳市公证处申请公证。公证事项为：酿造车间的屋面已经完成部分雁形板的安装，在酿造车间周围摆放有尚未安装的雁形板168块。诉讼中因酿造车间的部分雁形板没有安装完工，本院委托湖南汇才工程项目管理有限公司进行工程造价鉴定。该鉴定机构于2018年12月25日出具了汇才造价字（2018）第106号鉴定报告，该报告的结论为：“浏阳河国际名酒城工程项目酿造车间屋面雁形板工程制作造价及安装造价为4058074元”。因被告未按约支付工程款，原告遂向本院提起诉讼。另查明，2013年4月至2015年10月，因工地尚有雁形板没有安装完毕，原告以每月工资为3000元聘请朱明学看守168块雁形板，共计支付朱明学工资96000元。2014年8月24日，被告与湖南浏阳河国际名酒称有限公司签订《工程清算退场协议》，第三条第二款约定：“乙方（被告）分包酿造车间雁形板施工方，因部分雁形板未吊装，考虑到工程主体施工的延续性，现甲方（湖南浏阳河国际名酒称有限公司）已将雁形板的所有施工费用全部结算给乙方，乙方必须保证雁形板施工方完成吊装及灌缝等工作，具体吊装时间为甲方根据本合同支付的款项达到800万元的日起为准……”。第三条第六款约定：“自雁形板吊装完成之日起7日内，乙方必须完成所有人员及设备材料的退场工作”。本院认为，2011年10月28日，原、被告签订的《基酒中心、酿造车间屋面雁形板制安工程专业分包合同》系双方当事人真实意思表示，合同内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效，对双方当事人具有约束力，本院予以认定。合同签订后，原告按照被告的要求组织人员进场施工，被告应当按照合同约定支付工程款项。1、关于基酒中心雁形板制作及安装工程的工程款问题，原被告对该项工程进行了结算并有双方认可的《工程结账单》，被告应当按约支付剩余工程款248800元。2、关于酿造车间雁形板制作及安装工程的工程款问题。原告按约制作了雁形板并运送至工地，但是被告一直未能按约支付工程款，原告未将运送至工地的雁形板全部吊装灌缝，因此双方未能对酿造车间的工程款进行结算。经本院委托专业机构对酿造车间的雁形板工程造价及未吊装的雁形板进行价格评估，鉴定结果为：“已经全部制造完工的雁形板工程制作造价及安装造价为4058074.08元”。本院对该鉴定结果予以认定。被告已经支付1150000元，剩余工程款2908074.08元应当按约支付。3、关于工地留守人员工资的问题。因雁形板没有吊装完毕原告聘请留守人员朱明学长达两年半的时间，已经超过了必要合理的期限。故原告对该留守人员的工资损失应当自行承担一半。4、关于逾期支付工程款利息的问题。2012年9月22原、被告已经对施工完毕的基酒中心雁形板工程进行了结算，被告应当在质保期届满后立即支付剩余工程款。因此被告所欠工程款中的248800元应当从2013年9月22日开始计算逾期付款利息。对于酿造中心的雁形板工程，因工程尚未施工完毕，双方又未能对已经施工的雁形板工程及未吊装的雁形板进行结算，故欠款金额一直不能确定。但是经本院委托进行造价鉴定后，被告应当支付剩余工程款，逾期未支付应当承担逾期利息。所以被告所欠工程款中的2908074.08元应当从2018年12月25日开始计算。5、关于本案是否超过诉讼时效的问题。本案所涉的酿造车间雁形板工程一直未完工，工程款一直未确定。基酒中心与酿造车间的工程均系本案《基酒中心、酿造车间屋面雁形板制安工程专业分包合同》的标的工程，按照惯例一个合同的工程款应当一起结算，故诉讼时效应当从整个合同工程价款确定之日起开始计算，故本案没有超过诉讼时效，本院对被告称基酒中心的工程款超过诉讼时效的抗辩理由不予采信。综上，本院对原告要求被告支付工程款的诉讼请求予以支持，对要求被告支付逾期付款利息及留守人员工资的诉讼请求予以部分支持。据此，根据《中华人民共和国民法通则》第三十五条、第八十四条，《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零八条、第一百零九条、第二百六十九条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：一、湖南省鸿腾建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付四川南雁建筑安装工程有限公司留守人员工资46500元及工程款3157504元及其利息（利息的计算方法：1、248800元工程款本金自2013年9月22日起至实际付款之日止；2908074.08元工程款从2018年12月25日起至实际付款之日止，利率均按照同期人民银行贷款利率计算）；二、驳回四川南雁建筑安装工程有限公司的其他诉讼请求；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当应按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案诉讼受理费32800元，鉴定费53445元，合计86245元，由四川南雁建筑安装工程有限公司负担6245元，由湖南省鸿腾建设工程有限公司负担80000元。若不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省长沙市中级人民法院。（此页无正文）审 判 长  李 岳人民陪审员  吴运年人民陪审员  邵爱国二〇一九年六月四日书 记 员  陈 航附：相关法律条文：1、《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。2、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条，被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。3、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。