上海市普陀区人民法院民 事 判 决 书（2019）沪0107民初6717号原告：安寨彬，男，1983年11月4日出生，汉族，住河南省濮阳市。委托诉讼代理人：朱一，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师。被告：上海钗头凤影业有限公司，住所地上海市普陀区。法定代表人：秦卿，执行董事。委托诉讼代理人：桑成露，上海先诚律师事务所律师。原告安寨彬与被告上海钗头凤影业有限公司委托创作合同纠纷一案，本院于2019年3月17日立案后，依法由审判员华碧芳独任审理，于同年5月17日公开开庭进行了审理。原告安寨彬及其委托诉讼代理人朱一、被告的委托诉讼代理人桑成露的到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告安寨彬向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告已完成的1-8集剧本酬金87500元；2、诉讼费被告承担。审理中，原告变更第1项诉请的金额为83332.53元。事实与理由：2017年9月15日,被告、原告及案外人武某某签订了《网络剧剧本委托创作合同》，约定被告委托原告创作16集剧本，酬金合计25万元，分六期支付。合同签订后，原告依约向被告发送了1-4集及5-8集剧本，被告先是表示可以向原告打款，后又要求将16集剧本改为12集，故原合同三方就12集剧本另行签订《网络剧剧本委托创作合同》。后，被告再次提出变更要求，要求将12集改为24集。原告认为，上述合同约定为附履行条件的民事法律行为，被告在收到已完成的剧本后，不依约审核作品并提出意见，而是反复对剧本总集数进行变更，恶意不确认已完成的剧集。根据法律规定，被告的行为应当视为为自己利益不正当地阻止条件成就，因而应视为条件已成就，应向原告支付1-8集剧本的酬金。根据双方签订的第一份合同，原告完成8集被告应当支付87500元，后来虽然重新签订了合同，但原告并未在新合同中约定放弃已履行的第一份合同的债权，根据新合同双方口头约定1-8集微调，9-12集收尾。原告在履行第一份合同中已经交付8集。第二份合同的5-8集未再进行调整交付。现原告主张按照第二份合同约定的1-8集金额，要求被告支付。被告上海钗头凤影业有限公司辩称：因为重新签订了合同，原告没有完成新合同的1-8集创作，甚至连1-3集都没有交付，原告未按照第二份合同约定的交付时间交付作品，已经构成严重违约，而被告已按照第一份合同支付原告5万元，原告的违约行为导致被告与第三方签订合同构成违约，造成损失，故要求驳回原告的诉讼请求。经审理查明：2017年9月13日，本案被告(甲方)与案外人叶某(乙方)签订《海外协理制片合同》，主要内容为：甲方正在计划制作16集网络剧《你是我的Superman》，甲方聘用乙方担任该网剧项目中海外协理制片一职，酬金8000元，第一期于合同签订后三个工作日内支付4000元，网剧杀青后三个工作日内支付4000元。9月17日，被告通过其员工刘长峰个人账户向叶某个人账户支付4000元，标注为“第一笔款”。2017年9月15日，本案被告(甲方)、本案原告(乙方)、案外人武某某(丙方)签订《网络剧剧本委托创作合同》。主要内容为：甲方委托乙方及丙方担任网络剧《你是我的Superman》的编剧，甲方指定丙方完成剧本中关于足球比赛部分，合同中与“乙方”有关的内容同时适用于“丙方”；剧本篇幅暂定为16集，本合同执行结束甲方结清尾款后，乙方创作剧本及其创作前期的故事大纲、分集梗概及任务小传等著作权归甲方独家所有，乙方、乙方编剧团队及丙方享有剧本署名权；乙方根据甲方要求，为本剧编写原创文学剧本，并根据双方讨论、商定的故事内容、任务表、情节走向、风格样式等进行创作。乙方有义务根据甲方的要求，对剧本进行调整、甲方对剧本修改及完善拥有终审权；乙方各阶段创作成果及甲方修改意见、确认函均以电子邮件方式提交给对方。剧本发至指定邮箱后，七个工作日后，若甲方未回复，则视为甲方默认剧本通过；2017年9月22日前乙方完成大纲、人设以及分集和1-4集剧本，9月29日前完成5-8集剧本，10月4日前完成9-12集剧本，10月9日前完成13-16集剧本；甲方向乙方支付酬金25万元，分期支付，合同签订后三个工作日内，甲方向乙方支付50000元，1-4集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付43750元；5-8集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付43750元，9-12集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付43750元，13-16集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付43750元，本剧开机后，甲方根据拍摄制作条件及演员实际情况提出剧本修改意见，乙方修改工作得到甲方书面确认后3个工作日内向乙方支付25000元；甲乙双方一致确认，合同约定总价款已包含丙方创作酬劳，丙方的创作酬劳由乙方支付；甲方有权对乙方的创作提出质量和时间要求，并就每集剧本是否完成的标准拥有最终决定权；如乙方未在规定的时间内交付剧本稿件，甲方有权解除合同，因乙方违约导致合同解除或终止的，乙方退回甲方已付的全部费用；甲方在规定时间内无故拖延剧本费，乙方有权要求甲方按时付款，有权要求甲方支付逾期违约金，逾期达到10日的，乙方有权解除合同。合同签订后，被告通过其员工刘长峰个人账户向原告个人账户支付5万元，标注为“上海钗头凤影业剧本第一笔款”。2017年9月19日，本案被告(甲方)与案外人湖州戴文瑞影视工作室(乙方)签订的《导演聘用合同》，片名《我的男友有是超人》，编剧安寨彬，主要内容为：甲方聘请乙方戴文瑞为导演，酬金10万元，合同签署之日起三日内支付预付款3万元(其余付款进度略)，该剧拟定于2017年11月至12月开机，如该剧在本合同签订后一年内非因乙方原因仍未开机，甲方有权依据实际情况决定是否解除合同，甲方解除合同的，甲乙双方互不承担违约责任，乙方应将已收取的酬金按照甲方要求全部返还给甲方。合同签订当日，被告通过其法定代表人秦卿个人账户向戴文瑞个人账户支付30000元，标注为“我的超能男友导演费首款”。涉案《网络剧剧本委托创作合同》签订后，2017年9月18日至10月30日期间，原告通过邮件先后向被告方工作人员付红涛(即合同中甲方的授权代表)交付《你是我的Superman》人物小传修改版、故事梗概修改版，1-4集分集大纲、分集故事及情感线励志线、1-8集、1-3集新修改版。2017年10月31日，原告与被告财务人员曾有微信联系，主要内容是合同款项的支付问题。前述合同履行期间，因被告提出剧集篇幅更改，经协商三方重新签订《网络剧剧本委托创作合同》，被告(甲方)、原告(乙方)于2017年11月7日签字盖章、案外人武某某(丙方)于2017年11月14日签字。后一份合同对前一份合同作了以下修改：剧本篇幅改为暂定12集；2017年10月9日前乙方完成剧本的第一次统稿，11月11日前完成大纲、人设、分集、1-4集剧本，11月16日前完成5-8集剧本，11月22日前完成9-12集剧本；甲方向乙方支付酬金20万元，分期支付，合同签订后三个工作日内，甲方向乙方支付50000元，1-4集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付41666.66元；5-8集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付41666.66元，9-12集剧本完成，经甲方审核通过并书面确认后3个工作日内，甲方向乙方支付41666.66元，本剧开机后，甲方根据拍摄制作条件及演员实际情况提出剧本修改意见，乙方修改工作得到甲方书面确认后3个工作日内向乙方支付25000元。第二份合同的其余内容与第一份合同保持一致。2017年11月17日，原告通过邮件先向被告方工作人员付红涛交付《你是我的Superman》1-3集新修改版，后未再交付其他剧本内容。原告与被告方付红涛的微信聊天记录显示：2017年11月13日，付红涛问：“前四集今天可以给到吧安老师”，11月17日原告回“查收哈”；11月24日，付红涛问：“安老师，请问一下，剧本进度如何啦”，原告回“已经做了初步调整”；12月1日，付红涛问：“今天前三集可以出来吧”，原告回“可能要周日哈”；12月4日，付红涛问：“安老师剧本好了吗”，12月5日问“安老师请回复我”，12月6日又问“安老师在的话请回复我”，原告一直未回复。12月8日，被告向原告发《告知函》，主要内容为：经双方协商，确认对剧本集数以及交付时间做出变更，由12集变更为24集，阁下应在2017年12月3日前向我司交付1-3集剧本，但是阁下并未按照约定时间交付，我司通过多方努力想与阁下取得联系了解与其交稿原因，但阁下未作任何回复，为保障合同正常履行，限阁下于2017年12月11日与我司付红涛取得联系，并将已延期交付的1-3集剧本发送至我司指定邮箱，若阁下未履行，我司将根据双方合同约定，向阁下主张包括违约责任、损失赔偿及解除合同等在内的所有权利。12月18日，被告向原告发《律师函》，收件人地址和联系电话为原告在合同中留的联系地址及手机号码。被告持有EMS“寄件人存”快递单原件并提供从网站查询的投递信息为“他人收签收”。律师函主要内容为：北京法贤律师事务所接受上海钗头凤影业有限公司(下称委托人)的委托发函，由于阁下(即被告安寨彬，下同)并未按照与委托人之间合同约定的时间于2017年11月11日前交付将大纲、人设、分集、1-4集剧本，委托人通过多方努力想与阁下取得联系了解逾期交稿原因，但阁下未作任何回复，已构成严重违约，委托人有权要求解除合同并主张相应的违约责任，要求阁下将5万元退还给上海钗头凤影业有限公司。上述事实，有合同、银行转账凭证、邮件、微信聊天记录、律师函、EMS寄件人联原件及查询详情、庭审笔录等为证，本院依法予以认定。本院认为：合同当事人应当按照约定全面履行自己的义务，并遵循诚实信用原则，履行相应的通知义务。合同履行期间，经协商一致，可以变更合同内容。涉案《网络剧剧本委托创作合同》，系当事人自愿签订，后自愿在履行期间协商变更内容，重新签订，则当事人应当按照变更后的合同履行，即原告应在2017年11月11日前完成大纲、人设、分集、1-4集剧本，同年11月16日前完成5-8集剧本，同年11月22日前完成9-12集剧本。之后被告虽又口头提出将剧本篇幅改为24集，但原告没有同意，合同没有达成新的变更，双方仍应按合同的书面约定履行，即将第一次签订合同后交付的1至8集微调，9至12集收尾，如此时原告对剧本走向存有疑问，按照合同条款的约定应与被告共同协商确定，而不是停止履行。事实上，原告在签订第二份协议后，仅交付1-3集修改稿，认为第4集是足球赛内容不需修改。根据微信聊天记录，直到2017年11月下旬，被告还在催促原告交付前3集剧本的修改稿，当时被告表示会再进行修改，而合同中确有乙方有义务根据甲方要求调整剧本、甲方对剧本修改拥有终审权的约定，但到12月初，原告不再回复被告的微信，未继续交付剧本，至今即未履行通知义务要求与被告协商剧情走向，也未履行交付完整12集剧本的合同义务，经被告按照合同标明的原告联系地址发律师函催告，仍未回复，也不履行，造成被告签订合同的目的——取得完整剧本不能实现，故原告无权要求被告支付1-8集的剧本创作费。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第七十七条的规定，判决如下：对原告安寨彬的诉讼请求不予支持。案件受理费1987元，减半收取计993.5元，由原告负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海知识产权法院。审判员  华碧芳二〇一九年六月三日书记员  王 燕附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第七十七条当事人协商一致，可以变更合同。