济南市槐荫区人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁0104民初7182号原告（反诉被告）：侯晓峰，男，1962年12月17日出生，汉族，住山东省菏泽市。原告（反诉被告）：李卫三，男，1971年12月9日出生，汉族，住山东省菏泽市。原告（反诉被告）：靳庆钱，男，1989年3月16日出生，汉族，住山东省邹城市。以上三原告（反诉被告）共同委托诉讼代理人：钟建福，北京市邦盛（济南）律师事务所律师。被告（反诉原告）：山东富翔集团有限公司，住所地济南市。法定代表人：宋晓燕，执行董事。委托诉讼代理人：葛志坚，浙江阳光时代（上海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：沈楠忻，浙江阳光时代（上海）律师事务所律师。原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱与被告（反诉原告）山东富翔集团有限公司（以下简称富翔公司）股权转让纠纷一案，本院于2018年11月12日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。三原告（反诉被告）共同委托诉讼代理人钟建福，被告（反诉原告）富翔公司委托诉讼代理人葛志坚、沈楠忻到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）向本院提出诉讼请求：1、判令被告立即向原告支付股权转让价款人民币600万元整，并按照同期银行贷款利率向原告赔偿违约金：其中100万元转让价款的违约金106140元，自股权转让工商登记变更完成5日后开始计算至2018年10月；其余500万元转让价款的违约金304500元自合同签订后一年，即自2017年5月7日开支计算至2018年10月。嗣后至实际付款之日的违约金按照合同约定继续支付；2、判令被告承担本案诉讼费、申请费等费用。事实和理由：2016年5月6日，本案被告与原告签订《邹城市天宇新能源有限公司股权转让合同》，约定被告以600万元的价款受让原告持有的邹城市天宇新能源有限公司的全部股权，在目标公司完成股权转让工商变更登记后的5个工作日内，被告向原告支付第一笔转让价款100万元，在原告配合被告完成邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目全部施工并成功并网且取得该项目全部政府批文之日后，支付剩余的500万元。《股权转让合同》签订后，原告即于2016年5月17日在邹城市工商局完成股权转让变更登记手续，目标公司的全部股权已于2016年全部转移至被告所有。原告并按照《股权转让合同》附件一约定将目标公司的全部已取得的批文等档案材料移交被告，并积极协助被告办理邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目相关手续。虽经原告多次催促，被告至今未支付股权转让价款，也未决定是否继续建设光伏发电项目。股权转让既然已经完成变更登记，被告就应当按照约定时间支付其中的100万元转让价款。剩余的500万元转让价款，原告认为该500万元首先是股权转让对价，股权转让完成，被告就应当承担支付义务；其次，既然股权转让已经完成，原告与目标公司即不再存在任何权利义务方面的关系，20MW光伏发电项目是否施工，如何施工以及目标公司如何经营等决定权在于被告。按照诚实信用原则，被告不能以其拥有完全决定权的邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目施工与否拒付剩余500万元股权转让价款。有鉴于此，原告特依据我国《民事诉讼法》的相关规定具状起诉被告，请求判令被告立即向原告支付股权转让价款600万元，并按照合同约定对原告承担违约责任。被告（反诉原告）富翔公司辩称，原告的诉讼请求及保全存在恶意，请求驳回原告的诉讼请求并解除查封。被告并没有赠送原告3%的股权，目标公司决策的权利归属本案被告，原告是配合，是混淆合同的约定。第6.2.3条规定，甲方16年6月30日前具有项目所有需要的批文，6.3条约定……，8.3条约定……，9.2.2条约定……。项目已过期，是由于原告的违约造成的，原告无权索要股权价款的。取得股权转让前的文件并没有移交我们，在原告处，原告称为了方便项目的开展。被告（反诉原告）富翔公司向本院提出反诉请求：1、请求判决解除《邹城市天宇新能源有限公司股权转让合同》；2、请求判决反诉被告支付反诉原告10万元违约金。事实和理由：2016年5月6日，反诉原被告之间签订《邹城市天宇新能源有限公司股权转让合同》（以下简称“系争合同”），约定反诉被告将其对邹城市天宇新能源有限公司的100%股权转让给反诉原告，此外，反诉被告还有义务配合反诉原告完成邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目（以下简称“系争项目”）全部施工并成功并网，且为项目公司取得全部政府批文。股权转让对价为600万元，按照股权交割义务和取得全部批文、建成并网义务的分别完成节点分两笔支付。按照合同约定，反诉被告应当在2016年6月30日之前取得系争项目所需的全部批文，然而，反诉被告至今都未能为目标公司取得该等批文，导致系争项目一直未能动工，更未能在项目备案有效期内完成建设投运。如今项目备案已过期。根据系争合同第6.3条、第8.3条和第9.2条，反诉被告未能完成上述义务导致项目无法推进的，反诉原告有权单方解除合同，并要求反诉被告承担10万元违约金。综上，反诉原告特此提起反诉，要求贵院判决合同解除、反诉被告承担相关违约责任，保障反诉原告合法权益。原告（反诉被告）反诉辩称，反诉请求不成立，股权转让合同系双方真实意思表示，内容不违反法律强制性规定，是有效的。本案原告按照合同约定，在股权转让完成后合同义务是配合被告施工、并网，取得文件是被告和目标公司的义务和职责。本案诉争的是股权转让，并不是本案所讲的以股权转让为名，行光伏买卖之实。股权转让的对价600万元是双方协商认可的，并不是原告强加于本案被告的。反诉请求是没有事实和法律依据。对反诉原告提交的登记备案证明的真实性没有异议，办理相关批文后原告的义务只是配合。本院经审理认定事实如下：2016年5月6日，被告（反诉原告）富翔公司与原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱签订《邹城市天宇新能源有限公司股权转让合同》，主要约定富翔公司以600万元的对价收购三原告所持有的天宇新能源有限公司（以下简称天宇公司）100%股权（侯晓峰、李卫三、靳庆钱分别持股24.5%、24.5%、51%，实际出资额均为0万元）。根据系争合同第2.5条约定目标公司股权转让款总计为人民币600万元。在目标公司完成股权转让工商变更登记后的5个工作日内，乙方向甲方支付第一笔股权转让款100万元；在甲方配合乙方完成邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目全部施工并成功并网且取得该项目全部政府批文之后，支付剩余500万元。第3.4条约定自本合同签订起的当日，乙方可参加目标公司股东会会议或董事会会议，行使相应的权利。鉴于甲方已经协调好郭里镇成立启动委员会，甲方承诺村镇集体在2016年5月10日前将青苗补偿和土地租金按照甲方签订的合同支付村镇集体（土地租赁合同和青苗补偿清单由乙方及时派人和甲方一起到现场确认后，由乙方支付给村集体，详见附件），乙方应尽快委托施工方进行围栏、基础施工和场平工作。乙方在股权转让变更登记完成后五日内第一批支付款100万元给甲方，待甲方配合乙方施工并网后，支付剩余500万元。第6.2.2条约定甲方承诺目标公司及其附属公司已经取得的审批、核准或备案等报批手续，均在项目公司名下，该等批文系甲方依法以目标公司名义取得并持续有效，不存在被终止、撤回、中止、变更或更改或影响其续展的任何情形，已经取得的批文明细列如附件一。没有在项目公司名下的批文，甲方负责在2016年5月6日前变更至项目公司名下。如在批文中载明项目存在瑕疵，影响项目开工建设或运营的，保证在乙方通知后30日内进行消除，不能消除的甲方有义务继续完善。第6.2.3条约定在2016年6月30日之前使目标公司具备邹城郭里羊石山20MW光伏发电项目所需的全部批文，批文合法有效。第6.3条约定甲方对于本条上述承诺失实或违反其保证，影响目标公司推进本合同约定项目或者影响其他与本合同约定相关事项进展，甲方应返还乙方股权转让款并承担10万元的违约责任；如果甲方造成的实际损失超出违约金之数额，甲方并应赔偿其差额。第8.3条约定甲方违反本合同第6条及本合同、附件约定其他义务的任何情形之一，乙方有权解除合同，甲方应返还乙方所支付的股权转让款并承担10万元违约金，不足以弥补乙方损失的，由甲方负责赔偿实际经济损失。第9.2条约定本合同在发生下列情形之一时乙方有权单方解除或终止本合同。9.2.1甲方故意隐瞒影响项目报建、建设及运营的重大情形，导致项目推进遇到严重障碍的，或出现未披露债务的，乙方有权解除合同。9.2.2目标公司备案、土地预审、电力接入批复、电价批复文件等关键文件迟延取得超过30日，项目土地使用权不合法合规或使用面积等不能满足项目开工建设需要或不能满足25年建设运营需要，经乙方催告后仍不能有效完成；或取得后被依法撤销，归于无效的，乙方有权单方解除合同。9.2.3合同约定的股权转让工商变更登记迟延超过1个月，乙方有权单方解除本合同。乙方依据本条约定解除合同的，甲方应返还乙方已经支付的全部款项并赔偿乙方受到的经济损失。反诉被告未能完成上述义务导致项目无法推进的，反诉原告有权单方解除合同，并要求反诉被告承担10万元违约金。该转让合同签订时，三原告向被告富翔公司出示了批文清单（附件一）中的相关批文。2016年5月17日，三原告办理股权转让登记变更手续，将所持有的天宇公司97%的股权转让给富翔公司，剩余3%股权由原告李卫三代为持有。股权转让登记变更手续办理后，因富翔公司未向三原告支付股权转让价款600万元，三原告向本院提起诉讼，被告富翔公司以三原告未能完成合同约定义务为由向本院提起反诉，要求解除合同，支付违约金10万元。原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱提供与被告（反诉原告）富翔公司的微信记录，证明双方对合同履行情况的沟通。本院认为，侯晓峰、李卫三、靳庆钱与富翔公司签订《邹城市天宇新能源有限公司股权转让合同》，该合同是将侯晓峰、李卫三、靳庆钱所持有的天宇公司股权转让给富翔公司，从合同内容来看，双方约定将侯晓峰、李卫三、靳庆钱取得的项目批文一并转让给富翔公司后，富翔公司再向三原告支付股权转让款，依据《光伏电站项目管理暂行办法》第三十三条“项目单位不得自行变更光伏电站项目备案文件的重要事项，包括项目投资主体、项目场址、建设规模等主要边界条件”，《国家能源局关于规范光伏电站投资开发秩序的通知》（国能新能[2014]477号）中“已办理备案手续的项目的投资主体在项目投产之前，未经备案机关同意，不得擅自将项目转让给其他投资主体”等强制性规定，根据该规定，如果是具有行政许可性质的批文转让，是偷换投资主体是违反法律规定，现双方的合同只是转让股权，其工程备案不具有行政审批的性质，双方的转让是一般合同转让，不违反法律法规，是有效合同，对双方均有约束力，在合同约定的付款条件看，股东变更后，被告（反诉原告）富翔公司应当按照合同的约定支付100万元，其逾期支付，原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱请求其付款并承担违约责任，证据充分，应予支持。对于其余500万元的支付，其支付条件是否成就，原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱的保证承诺是配合义务还是绝对保证义务，从庭审双方的主张及依据分析，合同约定被告（反诉原告）富翔公司应履行的义务，没有采取积极措施；在原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱没有提供其他批文的情况下没有采取催告通知等积极措施，并且合同约定如原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱不能履行主要义务，被告（反诉原告）富翔公司有权解除合同，在2016年6月30日以后，光伏政策发生变更，双方没有形成新的意见，原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱要求被告（反诉原告）富翔公司付款，被告（反诉原告）富翔公司希望能够以其他方式启动项目，但始终没有行使合同解除权，因此，原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱主张在工商登记变更后，被告（反诉原告）富翔公司具有对项目启动的主要控制权，其获取批文是辅助配合义务的主张予以采纳，被告（反诉原告）富翔公司应继续履行合同，向原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱支付约定的股权转让款。被告（反诉原告）富翔公司要求解除合同，从其意思表示是认可合同是有效的，只有有效合同才存在解除的问题，无效合同自始无效。其解除的主张在约定情形出现后没有积极行使，现原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱主张转让款才要求解除，于法于情皆不合理，不能支持。原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱主张的逾期付款违约，其主张从2017年5月7日起算，依据双方的微信往来，从其提起诉讼起算比较符合客观情况，其余部分不予支持。综上，依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《中华人民共和国公司法》第七十一条、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、被告（反诉原告）山东富翔集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱股权转让款100万元，承担逾期付款违约金，自2016年5月22日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期借款利率标准计算。二、被告（反诉原告）山东富翔集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱股权转让款500万元，承担逾期付款违约金，自2018年11月12日起至实际付清之日止，按照中国人民银行同期借款利率标准计算。三、驳回原告（反诉被告）侯晓峰、李卫三、靳庆钱其他诉讼请求。四、驳回被告（反诉原告）山东富翔集团有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费56674元，诉讼保全费5000元，反诉费27250元，合计88924元，由被告（反诉原告）山东富翔集团有限公司负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。审 判 长  吕强华人民陪审员  姜爱丽人民陪审员  付玉俊二〇一九年六月二十一日书 记 员  李 松