河南省驻马店市驿城区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫1702民初3503号原告曹卫锋，男，1979年2月13日出生，汉族，住河南省内黄县。委托代理人李钢、苗文博，河南国基律师事务所律师。被告北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司，住所地：北京市房山区凯旋大街建设路**-D47，统一社会信用代码：91110111723989756D。法定代表人：鲍丙符，该公司经理。被告杨鹏远，男，1984年7月23日出生，汉族，住郑州市。二被告委托代理人杨胜利，河南北法律师事务所律师。原告曹卫锋与被告北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司（以下简称惠佳信公司）、杨鹏远建设工程施工合同纠纷一案，本院受理后，依法由审判员梁中和独任审判，公开开庭进行了审理，原告委托代理人苗文博、被告惠佳信公司和杨鹏远的委托代理人杨胜利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告曹卫锋诉称，2017年，被告惠佳信公司承接了中国工商银行股份有限公司驻马店分行“营业部装饰装修工程”，后将该工程发包给原告，双方于2017年7月1日签订《装修工程施工合同》。被告杨鹏远为惠佳信公司履行合同的担保人、于大伟为原告履行合同的担保人。合同签订后，原告按合同约定施工，期间，应被告要求对涉案工程进行了变更，工程造价在原1800000元的基础上增加155912元。原告完成施工，工程于2017年11月经发包人中国工商银行股份有限公司驻马店分行验收合格。中国工商银行股份有限公司驻马店分行验收合格将涉案工程款支付给被告惠佳信公司完毕，但惠佳信公司迟迟不按合同约定支付相应工程款，仅通过其经办人裴国强支付原告53000元。请求：1、判令被告惠佳信公司支付原告工程款1902912元及利息（从2017年12月1日起至清偿完毕之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算。）；2、判令被告杨鹏远对被告北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司欠付原告的全部工程款及利息承担连带还款责任。被告惠佳信公司辩称，1、原告主体不对，应是于大伟和曹卫锋，而不是曹卫锋自己，于大伟不是担保人，是乙方承包人；2、原告应提交证据对工程量和造价予以证明；3、按照合同约定质保金5%期限为两年，并未到期；4、合同约定本案应归仲裁委仲裁，不应由法院受理；5、原、被告之间的《装修工程施工合同》是无效合同，利息不应得到支持；6、该工程至今未结算；7、原告给被告造成损失40余万元，应当抵扣或赔偿被告；8、工程约定质量为优良，但原告的施工未达到优良，且涉嫌转包；9、被告已支付于大伟近200万元，不欠原告工程款；10、因工期延误，原告应支付被告每天500元。被告杨鹏远辩称，本案已超过担保期间，担保人不应承担责任。经审理查明，2017年6月1日，中国工商银行股份有限公司驻马店分行与惠佳信公司签订《建筑装饰工程施工合同》，约定：工程名称：驻马店分行营业部营业用房装修改造；承包方式：包工包料工期60天自2017年7月4日至2017年9月3日以监理工程师发出的开工令日期算起；合同价款：壹佰捌拾万元整竣工结算审定后支付工程款95%交工验收合格之日2年后支付5%等内容。经杨鹏远和于大伟介绍，原、被告于2017年7月1日签订《装修工程施工合同》，约定：甲方：北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司乙方：曹卫锋；乙方以包工、包料、包质量，按期完成；；地址：工商银行驻马店分行营业部施工范围和内容：室内外装修；造价：1800000元；款项支付：竣工验收合格后结算总额的95%，留5%（甲方乙方）各承担一半质保金满二年后退还；工期2017年7月1日至2017年9月1日，因甲方原因及不可抗力造成工期延误，乙方不承担相关责任；工程质量：优良；因乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方500元；施工中所需资金由乙方筹备；本协议甲乙双方应遵守，如有异议，双方协商解决，如不能达成协议，可提交仲裁委员会仲裁等内容。惠佳信公司在甲方处加盖印鉴、杨鹏远作为担保人在惠佳信公司下方签名、原告曹卫锋在乙方处签名并按指印、于大伟在曹卫锋下方担保人（打印字样）处签名。原告在与被告签订《装修工程施工合同》之前，原告曹卫锋与禹恩于2017年6月24日签订了《装修工程劳务分包合同》和《补充条款》，将工程的劳务部分以每平方米360元分包给禹恩。合同签订后，原告于2017年7月26日开始施工。2017年11月6日，被告惠佳信公司作为施工单位、河南光大建设管理有限公司作为监理单位、中国工商银行股份有限公司驻马店分行作为建设单位对工程进行了验收，《交工验收报告表》显示：工程最终验收结论为“合格”。因工程存在增项，工程价款由原定1800000元增加为1955912.06元。2017年12月28日，中国工商银行股份有限公司驻马店分行将95%的工程款1858116.46元支付给惠佳信公司，按合同约定留质保金97795.60元。诉讼中，被告惠佳信公司提交四份中国工商银行交易凭证，凭证显示：惠佳信公司通过裴国强于2018年1月5日转账给于大伟1000000元、于2018年1月13日转账给于大伟800000元、于2018年2月14日转账给于大伟100000元、于2019年2月3日转账给曹卫锋58000元。用以证明惠佳信公司已支付工程款1958000元。原告对此质证称，对2019年2月3日的58000元没有异议；对转账给于大伟的款有异议，于大伟是原告履行合同的担保人，不具有代原告收取款项的权利，原告也没有授权于大伟代收工程款，惠佳信公司与于大伟之间有其他经济纠纷。上述事实，有当事人陈述、借条相关证据，经庭审质证据以认定。本院认为，关于原、被告之间于2017年7月1日《装修工程施工合同》是否有效。本院认为，《中华人民共和国建筑法》并未要求从事室内装修装饰施工，必须具备相应的施工资质。建设部《建筑装饰装修工程设计与施工资质标准》虽规定了从事建筑装饰装修设计与施工活动企业资质等级的依据，但并未明确规定未取得资质企业不得进行装饰装修工程施工，且该规定系部门规章，不能认定民事合同无效的法律依据。故被告惠佳信公司称曹卫锋无相应施工资质，合同应属无效的主张，缺乏法律依据，本院不予采纳。关于原告是否为适格主体。本院认为，原、被告之间于2017年7月1日《装修工程施工合同》明确约定：甲方为北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司、乙方为曹卫锋。于大伟系在担保人一栏处签名。故曹卫锋作为承包人提起诉讼，其原告主体资格符合法律依据。被告惠佳信公司称于大伟不是担保人，是乙方承包人，原告主体应为于大伟和曹卫锋两人的主张，无事实和法律依据，本院不予采纳。关于本案是否需经过仲裁，原告能否直接诉至法院。本院认为，原、被告之间于2017年7月1日《装修工程施工合同》虽约定：双方协商解决，如不能达成协议，可提交仲裁委员会仲裁。但未约定明确的仲裁机构，属于约定不明，该约定不能排除法院管辖。故原告诉至本院并无不当。关于被告惠佳信公司支付于大伟的款项是否系支付原告工程款。本院认为，于大伟系为原告曹卫锋履行合同的担保人，原告曹卫锋不认可被告惠佳信公司支付给于大伟的款项系本案工程款，且被告惠佳信公司未提交证据证明于大伟经过原告授权收取工程款，故被告惠佳信公司支付于大伟的款项不能认定系支付本案工程款。关于被告杨鹏远是否承担担保责任。本院认为，被告杨鹏远为被告惠佳信公司履行合同提供担保，但未约定担保方式，根据相关法律规定，当事人未约定担保方式或者约定不明确的，应视为连带责任担保。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任，在合同约定的保证期间和前款规定的保证期间，债权人未要求保证人承担保证责任的，保证人免除保证责任。因双方对保证期间未约定，故保证期限自主债务履行期届满之日起六个月。原告起诉时，已超出保证期间，故被告杨鹏远不应再承担保证责任。关于被告惠佳信公司辩称原告给被告造成损失40余万元，应当抵扣或赔偿被告，因被告未提交相应证据对其主张加以，本院对此意见不予采纳。关于被告惠佳信公司辩称因工期延误，原告应支付被告每天500元。本院认为，虽原、被告约定了：工期2017年7月1日至2017年9月1日，因甲方原因及不可抗力造成工期延误，乙方不承担相关责任。但在实际施工中，工程项目存在增项，现有证据不能证明双方未就增项后工程工期进行约定，故被告此项辩称意见，本院不予采纳。综上，本院认为，被告惠佳信公司与原告在2017年7月1日签订《装修工程施工合同》后，原告依约对驻马店分行营业部营业用房装修改造工程进行施工，并于2017年11月6日验收合格。2017年12月28日，中国工商银行股份有限公司驻马店分行将95%的工程款1858116.46元支付给惠佳信公司，按合同约定留质保金97795.60元后，被告惠佳信公司应依约将除质保金之外的工程款1858116.46元支付给原告曹卫锋，被告惠佳信公司仅支付原告58000元，其行为已构成违约，应支付原告除质保金外的工程款1800116.46元及逾期利息。依据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国担保法》第十九条、第二十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、限被告北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司于判决生效后十日内支付原告曹卫锋工程款1800116.46元及逾期利息（从2017年12月28日起至清偿完毕之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）。二、驳回原告其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费21926元，减半收取10963元，由被告北京市惠佳信建筑装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河南省驻马店市中级人民法院。审判员  梁中和二〇一九年六月二十日书记员  杨程淏