四川省眉山市东坡区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1402民初144号 原告：李树明，男，1963年11月7日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 委托诉讼代理人：谷海洋，四川齐协律师事务所律师。 委托诉讼代理人：孙川页，四川齐协律师事务所律师。 被告：卢秀清，女，1968年10月26日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 被告：徐崇先，男，1965年5月22日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 被告：游素华，女，1956年6月9日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 被告：徐雷，男，1986年11月6日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 被告：徐聪，男，1981年3月11日出生，汉族，住四川省眉山市东坡区。 五被告的共同委托诉讼代理人：李强，四川达宽律师事务所律师。 第三人：四川天工建设工程有限公司，住所地：眉山市东坡区环湖路。 法定代表人：邱义泉，总经理。 委托诉讼代理人：代吉，男，1967年10月8日出生，系公司员工。 原告李树明与被告卢秀清、徐崇先、游素华、徐雷、徐聪、第三人四川天工建设工程有限公司（以下简称天工公司）建设工程合同纠纷一案，本院于2019年1月4日立案受理，依法适用简易程序审理，因案情复杂，依法转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告李树明及其委托诉讼代理人孙川页，被告卢秀清、徐崇先、游素华、徐聪，被告卢秀清、徐崇先、游素华、徐聪、徐雷的委托诉讼代理人李强，第三人天工公司的委托诉讼代理人代吉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告李树明向本院提出诉讼请求：1.判令被告卢秀清立即支付原告工程款26000元，被告徐崇先支付原告工程款370200元，被告游素华、徐雷、徐聪共同支付原告工程款106600元。前述款项均按月息2%从2016年10月16日起计算滞纳金至付清时止；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：被告均为东坡区永寿镇蔬菜6组安置户，2014年5月13日，因修建安置小区，徐泽安作为该安置小区楼长，代表各安置户与原告借用的第三人四川天工建设工程有限公司名义，签订《建设工程承包施工合同》，由原告采取包工包料方式承包东坡区永寿镇安置小区10﹟B区房屋，合同约定，工程价格以测绘面积，按每平方788元包干计算，工程款按基础正负零完工后支付总工程款20%、三楼现浇板完工后支付总工程款20%、主体工程现浇完工后支付总工程款20%、内外墙等装饰工程完工后支付总工程款20%。竣工验收合格后交房钥匙支付总工程款10%进度，取得竣工验收备案书后15天内支付工程款的6%，待原告协助被告和政府办理两证后付总工程款的1%，余质保金3%，一年后无工程质量问题付清。并在合同第十一条第2款约定了逾期付款按工程总价千分之一每天计算违约金，各被告均在合同业主签字处签字。合同签订后，原告进场施工，按期完成施工任务，并在2016年9月16日完成竣工验收并交付使用。经原告多次催促，要求各被告结算支付剩余工程款，被告以各种理由予以推诿。 被告卢秀清、徐崇先、游素华、徐雷、徐聪辩称，原告已施工完成的案涉工程主体结构存在严重质量问题，其不能以质量不合格的工程向答辩人主张工程价款；在案涉工程主体结构与施工涉及图纸明显不相符的情况下，案涉工程五方质量责任主体（即建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位）将不合格的案涉工程按照合同工程进行了验收，系违法行为；双方并未对案涉工程进行结算，原告诉称答辩人欠付的工程价款无依据；请求驳回原告的诉讼请求。 第三人天工公司的答辩称其意见与原告李树明一致，且同意原告李树明向五被告主张案涉工程款,请求支持原告的诉讼请求。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.原告提交的竣工验收报告，拟证明房屋已经过竣工验收，房屋并无质量问题，且房屋已经交付给了被告；被告对该报告的真实性、关联性予以认可，对合法性有异议，认为案涉工程明显与施工图纸不相符，不符合竣工验收条件。第三人天工公司无异议。本院认为，该竣工验收报告为原件，且各方当事人对其真实性无异议，本院对该份证据异议采纳；2.被告提交的案涉房屋视频，拟证明案涉工程主体结构存在严重质量问题；原告质证称案涉房屋缺梁并没有缺梁，是将裸露梁改为隐藏式的横梁，裂缝是正常现象。第三人天工公司质证称，房屋是隐藏式横梁，被告可以要求处理裂缝问题，不应因此不支付工程款。本院认为，视频反映的是案涉房屋的现状，各方当事人对其真实性无异议，本院对该视频予以采纳；3.交纳工程款金额，原告提交了被告的交费收据，被告徐崇先对其已支付的工程款为214000元无异议，本院予以确认；被告徐聪、徐雷、游素华对原告票据金额为315000元有异议，称已支付的工程款为325000元，但称票据遗失，无证据证明其主张，本院不予采纳；被告卢秀清称其已交付工程款9万余元，但未提交票据证明，本院不予采纳；4.原告提交施工日志，拟证明被告所主张房屋缺梁部分是经过被告方的楼长签字确认变更的；被告质证称对施工日志的真实性、合法性、关联性均无法确认，被告并没有授权楼长签字变更设计，工程的设计变更应当交设计单位出具变更设计报告后，施工单位再根据变更报告施工，且楼长签字的位置无把梁改为隐藏梁的内容。第三人天工公司对施工日志无异议。本院认为，该施工日志为原件，是对施工过程进行的记录，且有部分被告的签字，应属真实，本院予以采纳；5.原告提交了眉山市东坡区永寿镇人民政府出具的情况说明，被告对该情况说明的真实性无异议，对合法性有异议。本院对情况说明的真实性予以认可，予以采纳。关于上述予以采纳的证据是否能达到当事人的证明目的，在本院认为部分予以评述。 根据当事人陈述和审理查明确认的证据，本院认定如下事实：2014年5月13日，案外人徐泽安作为发包方代表，被告卢秀清、徐崇先、游素华、徐雷、徐聪、案外人管玉珍为发包方业主（甲方），与承包方第三人天工公司（乙方）签订《建设工程承包施工合同》，被告李树明挂靠第三人天工公司，系该工程实际施工人。合同约定：工程名称为东坡区永寿镇安置小区10＃B区；工程地点为四川省眉山市东坡区永寿镇蔬菜6组（原永利4、5、6组）；工程结构为底框、砖混、共六层；工程承包方式为双包：包工包料、施工队伍的组织，技术人员搭配、机械设备、安全设施全部由乙方制定和实施；工程承包范围1.按甲方提供的建筑涉及图纸施工，2.双方同意变更部分：（1）取消厨房灶台、案板和卫生间所有器具、室内内门、楼梯地砖……；工程质量要求1.按国家验收规范验收合格，以质监站竣工验收备案书为依据，2.主体结构任何一方均不得擅自修改，如确实需要修改，必须征得设计单位同意；3.……；合同还对权利义务、工程款支付方式等内容进行了约定。合同签订当日，工程开工。被告卢秀清所有的房屋为该工程中的43栋1单元201号共计一套，被告徐崇先所有的房屋为43栋2单元201号、203号、206号共计三套，被告游素华、徐雷所有的房屋为43栋2单元401、402号共计两套，被告徐聪所有的房屋为42栋1单元601号共计一套。工程完工后，2016年9月16日，工程建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位同意对包含五被告七套房屋在内的工程进行验收，并出具竣工验收报告，案涉工程至今未进行竣工验收备案。被告徐崇先、游素华、徐雷、卢秀清、徐雷已分别收取其对应房屋的钥匙。庭审中，原被告双方对工程价格的计算方式达成一致：按原告提交的测绘报告上载明的面积以770元／㎡计算工程款。 本院认为，原告李树明作为自然人不具备承建案涉工程资质，其借用第三人名义与被告签订建设工程施工合同，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）……（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）……。”故原告李树明借用第三人天工公司名义与被告签订的《建设工程承包施工合同》为无效合同。原告李树明实际完成案涉工程施工，根据前述司法解释第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”原告李树明系实际施工人，其请求发包人支付工程款需以案涉工程经竣工验收合格为前提。原告李树明虽提交了建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位共同出具的竣工验收报告，本院根据原告李树明调查取证申请调取证据过程中，自眉山市东坡区永寿镇人民政府了解到竣工验收报告并未报相关部分备案。同时双方当事人一致认可一处横梁未按设计图纸施工，原告称系根据业主代表要求更改为隐藏式横梁，被告认为原告在施工中取消了该处横梁，虽然双方就变更施工内容原因存在争议，但本院认为，横梁系案涉工程主体结构部分，施工中需要进行变更的，应当取得设计单位书面同意，在原告未提交相关证据证实履行了法定变更程序的情况下，应当进一步举证证实该处变更对案涉工程质量不存在安全隐患，原告提交的证据不足以证实前述事实，故即便提供了竣工验收报告，仍不足以证实案涉工程质量符合双方约定、符合国家强制标准。另双方一致认可，案涉工程存在墙体松动、裂缝等客观瑕疵。综上，本院对原告李树明的诉讼请求不予支持。依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 驳回原告李树明的诉讼请求。 案件受理费8828元，由原告李树明负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省眉山市中级人民法院。 审 判 长  李光毅 审 判 员  邓丽萍 人民陪审员  夏文安 二〇一九年六月二十六日 书 记 员  豆 敏