河南省平顶山市石龙区人民法院民 事 判 决 书（2018）豫0404民初503号原告：镇江建工建设集团有限公司，住所地镇江市黄山南路**，统一社会信用代码91321100141377637N。法定代表人：李卫忠，董事长。委托诉讼代理人：李永燕，江苏金荣恒顺律师事务所律师。被告：平顶山瑞平石龙水泥有限公司，，住所地平顶山市石龙区孙岭村统一社会信用代码91410404786210500F。法定代表人：王运行，董事长。委托诉讼代理人：朱英华，男，1983年11月7日生，汉族，住河南省郏县，该公司员工。原告镇江建工建设集团有限公司（以下简称“镇江建工公司”）与被告平顶山瑞平石龙水泥有限公司（以下简称“瑞平石龙水泥公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2018年9月3日立案后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。原告镇江建工建设集团有限公司委托诉讼代理人李永燕，被告平顶山瑞平石龙水泥有限公司委托诉讼代理人朱英华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告镇江建工公司向本院提出诉讼请求：1、解除双方于2015年签订的建设工程施工合同；2、判令被告支付原告工程款共计3740254.75元，给付原告钢材款50295元，贴息（600000元承兑汇票）的损失10152元，逾期支付工程款损失511168元，停工之后的人工工资以及租赁费用212810元，以上共计4524679.75元，原告就所建工程享有工程款优先受偿权；3、诉讼费由被告承担。事实与理由：2015年初，原告与被告签订建设工程施工合同一份，合同约定原告承建被告公司100万吨水泥粉末综合利用技改项目，施工内容为土建、装饰、室内给排水、电照以及采暖工程，合同对合同价款、工程验收以及结算等内容进行了详细的约定。合同签订后，由于被告建设手续不全，不及时支付工程款等原因，工程建设一直断断续续，直到2015年10月份停工后，没再复工。原告按照合同约定以及施工程序，每个阶段施工完成后均交付验收并合格，根据相关法律规定，被告对原告施工完成的工程应当支付工程款，因自己的违约行为应赔偿原告损失。至今为止，被告只支付原告600000元的承兑汇票作为工程款，余额未再支付，故诉至法院，请求依法判决。被告瑞平石龙水泥公司辩称，1、按照双方合同约定，工程款是按照工程进度支付的，现在已经超过了诉讼时效，即使支付工程款，被告同意按照鉴定意见书中的已完工程总额6209788.15元，并扣除我公司提供的材料款5263051.68元；2、原告主张的自备钢材价值50295元，已用到工程中，包含在鉴定工程总额中，不应另行支付；3、承兑汇票属原告单方面提前支取，损失应当由原告自行承担；4、关于停工期间的工资及租赁损失，因机器设备是原告就近租赁，停工时，原告可以将设备归还，租赁费没有实际发生。关于工程停工，原告在开工前就已得知该工程手续不完备，也应承担不利后果；原告提供的证据中郭俊德，已经从被告公司离职，原告所提交的证据，被告有理由怀疑是郭俊德离职后与原告合伙伪造；5、型材、钢材、水泥应当以被告提供的吨数为准。原告提出的损失要求，被告认为没有法律依据，且均已超出诉讼时效。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：针对原告镇江建工公司提交的证据：1、原告发给被告联系单8页及收发文记录单一份，该份证据在庭审中经被告确认，联系单上的签名人员确为被告公司工作人员，对该份证据真实性本院予以确认；2、律师函一份，该份证据显示2017年6月14日江苏金荣恒顺律师事务所接受原告委托向被告催促工程款进度，对该份证据本院予以认可。针对被告瑞平石龙水泥公司提交的证据：被告物资验收单复印件一组37页，该份证据不能充分证明物资验收单上显示的甲供材全部用于工程施工，对该份证据本院不予认可。根据当事人陈述和经庭审确认的证据，本院认定事实如下：2015年，原告镇江建工公司与被告瑞平石龙水泥公司签订建设工程施工合同，约定开工日期为2015年5月2日，竣工日期为2015年9月2日，合同价款暂定为26548960元。原、被告双方就工程质量、权利义务、工程进度、材料供应、价款支付、违约责任等进行约定。2015年8月9日，平顶山市石龙区环境保护局向被告瑞平石龙水泥公司下发平龙环责【2015】07号责令停产整治通知书，责令被告瑞平石龙水泥公司立即全面停产，进行整改。2015年10月15日停工后，一直未复工，原、被告未对工程价款进行结算。经原告镇江建工公司申请，本院委托河南世纪工程管理有限公司对被告瑞平石龙水泥公司100万吨水泥粉末综合利用技改项目已建工程进行造价鉴定，2019年2月13日，河南世纪工程管理有限公司作出豫世价鉴【2019】第8号鉴定意见书，鉴定意见为：1、平顶山瑞平石龙水泥有限公司内的100万吨水泥粉末综合利用技改项目工程造价为6209788.15元（未扣除甲供材），详见附表1；2、甲供材金额为2469533.40元，详见附表2；3、甲供材中钢筋和型材金额以附表1中鉴定工程量为基准量计算，水泥金额以甲供数量为基准量计算；4、经现场勘查，现场有已加工完的钢筋及金属结构构件（9根钢梁），因当事人双方合同中未约定计价原则，鉴定造价未计入。被告瑞平石龙水泥公司分三次共向原告镇江建工公司以银行承兑汇票的方式支付工程款600000元。庭审中，原告镇江建工公司与被告瑞平石龙水泥公司自愿解除双方于2015年签订的建设工程施工合同。本院认为，原告镇江建工公司与被告瑞平石龙水泥公司签订的建设工程施工合同是双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，对其合法有效性本院予以确认。双方应当按照合同的约定履行各自的权利义务。涉案工程虽未竣工，但因停工原因是被告造成，故原告镇江建工公司主张被告支付已完工工程款的请求，本院予以支持。河南世纪工程管理有限公司作出的豫世价鉴【2019】第8号鉴定意见书，原、被告均无异议，本院对该鉴定意见书的合法有效性予以确认，可作为原、被告的结算依据。本案已完工工程造价为6209788.15元，甲供材合价共计2469553.4元（其中钢筋522.6355吨，合价为2090542元；型材12.957吨，合价为54419.4元；水泥1014.35吨，合价为324592元），被告瑞平石龙水泥公司已支付600000元工程款，故被告未支付原告已完工工程款扣除上述两项后共计3140234.75元。原、被告争议的甲供材价值为913635.6元（其中钢材103.0845吨，计价412338元；型材77.608吨，计价325953.6元；水泥547.95吨，计价175344元）。在停工离场时，原告未将争议甲供材及时移交给被告，根据原、被告的陈述及客观事实，本院认为原告应承担争议甲供材价款损失的20%，为182727.12元（913635.6元×20%），该金额应当在工程款中予以扣除。综上，被告应当支付原告工程款为2957507.63元。关于原告主张其有价值50295元的钢材用于已完工工程中，因涉案工程完工部分已经作出鉴定，原告所提供的材料应包含在内，被告无需另行支付上述材料费用，原告主张要求被告支付50295元材料费的诉讼请求，本院不予支持。因原、被告未在合同中明确约定工程款的支付方式，被告以银行承兑汇票的形式向原告支付工程款600000元，原告未提异议，视为对该付款方式的认可。原告在明知承兑汇票未到期的情况下提前支取，其损失应当由原告自行承担，故原告要求被告支付10152元贴息损失的诉讼请求，本院不予支持。关于原告要求被告支付逾期工程款损失511168元的诉讼请求，根据原、被告签订的建设工程施工合同中第三部分专用条款第15项工程（进度）款支付约定：“工程进度款：每月按实际完成工程量扣除业主供应的当月实用在工程上的材料款后的80%于次月5日前支付给承包人···”，涉案工程原告自认2015年10月15日停工后一直未复工，被告对停工时间没有异议，故被告应在2015年11月5日前支付原告工程款。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。”第十八条第一款规定：“利息从应付工程价款之日计付。”故被告逾期支付时间至原告主张的2018年6月30日。本案中，原、被告均未及时对已完工工程进行结算，导致工程款未及时清结的损失，双方均应承担相应责任。原告要求被告支付逾期工程款合理部分，本院依法予以支持。故被告应支付原告工程款逾期损失为223365.76元。原告要求被告支付停工之后的人工工资以及租赁费用的诉讼请求，因原告提交的证据不足以证明其损失的具体数额，且未经被告方确认，故本院不予支持，待有新的足够充分的证据，可再行主张。关于诉讼时效的问题，本院认为，该工程属于未竣工工程，在原告起诉时，双方并未解除签订的建设工程施工合同，原告提交的律师函，可以证实原告向被告主张过权利，故被告辩称已超诉讼时效的意见，本院不予支持。故依据《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条、第一百八十八条、《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条之规定，判决如下：一、解除原告镇江建工建设集团有限公司与被告平顶山瑞平石龙水泥有限公司于2015年签订的建设工程施工合同；二、被告平顶山瑞平石龙水泥有限公司于判决生效后十日内一次性支付原告镇江建工建设集团有限公司工程款2957507.63元及损失223365.76元；三、驳回原告镇江建工建设集团有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行的债务利息。案件受理费42997元，由原告镇江建工建设集团有限公司负担12899.1元，由被告平顶山瑞平石龙水泥有限公司负担30097.9元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于平顶山市中级人民法院。审 判 长  刘国华审 判 员  党晓凯代理审判员  安一珂二〇一九年六月二十四日书 记 员  孙莉娜相关法律法规：《中华人民共和国民法总则》第一百七十九条承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百五十二条判决书应当写明判决结果和作出该判决的理由。判决书内容包括:(一)案由、诉讼请求、争议的事实和理由;(二)判决认定的事实和理由、适用的法律和理由;(三)判决结果和诉讼费用的负担;(四)上诉期间和上诉的法院。判决书由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。