宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法院民事判决书（2019）宁0104民初4458号原告：刘豫，男，1967年5月30日出生，汉族，个体从业者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。被告：杨懿智，男，1988年8月24日出生，汉族，个体从业者，住宁夏回族自治区银川市兴庆区。原告刘豫与被告杨懿智装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年3月20日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告刘豫、被告杨懿智到庭参加诉讼。本案现已审理终结。刘豫向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付原告工程款11285元，并支付一年的逾期付款利息959.23元（11285元×6.2%）；2.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2017年9月5日原、被告签订《装修工程施工承包合同》，约定原告对被告位于银川市兴庆区北京东路234号房屋进行装修，合同签订后被告在原告施工过程中多次要求变更、增减项目，而且未按约定支付进度款，2017年10月20日工程完工，但被告至今拖欠工程款11285元，经原告多次催要未果，现诉至法院，望判如诉请。杨懿智辩称，原告所述不实，截止合同约定的竣工日2017年9月25日，原告仍有未完成工序，而且不接被告电话，被告发信息也不回复，后来双方签订了补充协议，但原告并未按约定履行，被告另找他人对一楼进行收尾，二楼至今未完工；原告在施工中擅自改变装修施工方案、增减施工项目，总工程款为57500元，被告先后支付原告51805元，剩余5695元扣减双方协商减掉的费用，目前仅剩2875元未付。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年9月5日杨懿智与刘豫签订《装修工程施工承包合同》，约定杨懿智将其位于银川市兴庆区北京东路234号房屋室内装饰工程以包工包料的方式由刘豫承包施工，价款57500元，工期20天自2017年9月5日至2017年9月25日；工程款分3次付清，开工前3天付34500元，工程进度过半付20125元，验收合格3天内付2875元；工程内容详见施工图纸及报价单，并以报价单为准；杨懿智要求增加施工项目时应支付刘豫费用并签订变更协议，工期顺延；如在工程施工过程中杨懿智提出设计修改意见及增减工程项目时，须在变更部分未施工前与刘豫的代表联系，杨懿智在施工中减项累计金额不得超过总造价的5%，在签订变更单后方能进行该项目施工，否则杨懿智须承担该项目已施工部分的材料费、运费、搬运费和返工费用。合同还对其他事项进行了约定。合同签订时，杨懿智对刘豫制作的《装修工程报价单》进行了签字确认，该报价单载明装修工程施工项目分为电路改造、水路改造、瓦工、木工、油工、其它共计6项，工程价款共计57500元，其中木工项目中载明“外立面装饰生态板”计价2520元、2个“木制岛式工作台”为“免费”，其他项目中2套“生态木套装门”计价800元、“塑钢推拉门隔断”计价2420元。该报价单还载明了其他具体施工项目及计价。《装修工程施工承包合同》签订后刘豫开始施工，期间杨懿智累计支付刘豫装修价款51805元。2017年10月22日，杨懿智（甲方）与刘豫指派施工的木工刘伟（乙方）签订《补充协议》，协议载明：“经双方协商一致，未完工序从2017年10月23日开工至2017年10月29日完工。若乙方逾期一天，赔偿甲方合同总金额的5%。增项费（5172元）及剩余款项（2845元）待工程全部完工后，甲方验收合格三日内付清。未完工程清单1、工作台人造石面板、键盘抽屉、暖气罩片。2、楼上楼下强弱电路（包含数据接口、吊灯、所有插座面板）。3、2个工作导台钢化玻璃，另外台板。4、厕所改造（包含洗手盆及地砖安装）。5、过门石。6、一、二层刮腻子补漆。7、厨房推拉门、2个生态木套装门。8、厨房水槽、人造石面板及水龙头安装。9、落地窗套喷漆。10、一楼顶灯一个”。该协议本案庭审时刘豫以其未授权刘伟签订《补充协议》而不认可。该协议中所涉“未完工程清单”共计10项，杨懿智认可协议签订后刘豫已完成第2项、第8项、第10项及第1项中的“工作台人造石面板”，剩余项目至今未完成，刘豫对此认为10项中至今未完成项目与其无关。《补充协议》中涉及的5172元增项费，杨懿智陈述该金额来源于刘豫给其的《装修工程增（减）项目报价（结算）单》，但刘豫不认可该报价单，并否认其向杨懿智提供过该报价单。本案庭审时，刘豫提交《装修工程增（减）项目报价单（新）》（以下简称新报价单），报价单载明工程结算价为63990元，该金额包含原项目价款57500元和增加（减）项目价款6490元，其中6490元已扣减“外立面装饰生态板”计价2520元、“塑钢推拉门隔断”和2套“生态木套装门”计价3220元、厨卫贴墙砖计价1000元，但包含增加项目2个“钢木制岛式工作台”计价2200元、“壁柜安装”计价400元、“电路改造”计价3548元、“卫生间洁具（便池、小型洗手盆）”计价400元、“木制生态板门套”计价500元、“卫生间门维修”计价150元。杨懿智对增加的项目“电路改造”计价3548元、“木制生态板门套”计价500元、“卫生间门维修”计价150元、“钢木制岛式工作台”计价2200元及“卫生间洁具（便池、小型洗手盆）”计价400元中的小型洗手盆，均不认可，对其他的项目及计价认可。2019年6月10日本院会同杨懿智、刘豫查看装修现场，杨懿智、刘豫一致认可案涉装修分为一二楼两部分，其中一楼装修后分为东、西两房间。按照《装修工程报价单》载明的内容，刘豫、杨懿智一致认可“外立面装饰生态板”项目取消，应扣减2520元；二楼装修部分，刘豫至今未完成“塑钢推拉门隔断”和2套“生态木套装门”，应扣减3220元；二楼隔断上方屋顶至今未处理，刘豫自述面积约20平方米、每平米27元，扣减540元或继续施工；增加“壁柜安装”项目，计价400元；一楼东房间中“木制生态板工作台”后面墙体踢脚线部分未刷，工作台后面缺一部分背板；东房间的卫生间未完工，计价1000元；2个岛式工作台现为铁制，每个计价1100元，但钢化玻璃由杨懿智支出400元配置。一楼东、西房间之间的过门台，双方约定台面由刘豫免费贴瓷砖，但刘豫未贴，后由杨懿智自行贴大理石。本院认为，原、被告签订的《装修工程施工承包合同》，该合同系当事人双方的真实意思表示，且内容未违反相关法律的强制性规定，故合同合法有效，双方应按约定履行。案涉装修价款的最终金额，原、被告双方主张不一，是本案的争议焦点。原告在装修过程中，由于装修项目发生增、减和变更，但原、被告双方并未按《装修工程施工承包合同》的约定履行相应手续，而且部分项目刘豫至今未完工，最终酿成纠纷，而且根据原、被告提交的证据难以确定最终的装修价款。本院根据原、被告双方的陈述和现场查看，以双方签字确认的《装修工程报价单》为依据，并结合新报价单及现场查看中双方一致确认的增、减、变更项目，予以确定最终的装修价款。新报价单载明装修价款为63990元，原告对二楼隔断上方屋顶未处理，应扣减540元；东房间中“木制生态板工作台”后面墙体踢脚线部分未刷，工作台后面缺一部分背板，本院酌定扣减200元；《装修工程报价单》中2个“木制岛式工作台”变更为“钢木制岛式工作台”，计价2200元，但钢化玻璃未配制，本院参照被告配置钢化玻璃的价款400元，予以扣减；原告对其增加的“电路改造”计价3548元、“木制生态板门套”计价500元、“卫生间门维修”计价150元，并未提供证据证明，而被告否认上述项目，故本院对上述项目及计价，均不予认可；“卫生间洁具（便池、小型洗手盆）”计价400元，被告主张小型洗手盆未装，本院酌定扣减200元。综上，最终的装修价款为58452元（63990元-540元-200元-400元-3548元-500元-150元-200元），此款扣减被告已付的51805元，被告还应付原告6647元（58452元-51805元）。原告要求被告支付逾期付款利息959.23元，因部分项目原告至今未完成已违约，故本院对该项诉请不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条规定，判决如下：一、被告杨懿智自本判决生效之日起三日内支付原告刘豫装修款6647元；二、驳回原告刘豫的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费106元，已减半收取53元，原告刘豫负担30元，被告杨懿智负担23元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于宁夏回族自治区银川市中级人民法院。审 判 员 周 勇 二○一九年六月十九日法官助理 陆钰莹书 记 员 张 如附本案适用的相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第十四条人民检察院有权对民事审判活动实行法律监督。第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断、适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。