福建省三明市梅列区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0402民初1693号 原告：余育伍，男，1967年1月15日出生，汉族，住三明市梅列区。 委托诉讼代理人：张慧敏，福建明经律师事务所律师。 委托诉讼代理人：宋超，福建明经律师事务所律师。 被告：三明市碧桂园房地产开发有限公司，统一社会信用代码91350400075048201M，住所地三明市梅列区碧桂园******。 法定代表人：傅卫兵，执行董事。 委托诉讼代理人：吴杰，福建闽中律师事务所律师。 委托诉讼代理人：叶素华，福建闽中律师事务所律师。 原告余育伍与被告三明市碧桂园房地产开发有限公司（以下称碧桂园房地产公司）房屋买卖合同纠纷一案，本院于2019年4月9日立案后，依法适用简易序，公开开庭进行审理。原告余育伍的委托诉讼代理人张慧敏，被告碧桂园房地产公司的委托诉讼代理人吴杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 余育伍向本院提出诉讼请求：1、请求判令碧桂园房地产公司支付违约金15092.99元（其中逾期交房违约金6692.99元、逾期办证违约金8400元）。2、请求判令由碧桂园房地产公司承担本案的诉讼费用。事实和理由：2015年8月25日，余育伍与碧桂园房地产公司签订了《商品房买卖合同》及补充协议，双方约定：余育伍向碧桂园房地产公司购买其开发的梅列区碧桂园218幢302室商品房，房屋总价款619721元。碧桂园房地产公司应当于2017年9月30日前将商品房交付给余育伍，碧桂园房地产公司未按约定时间交付的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自合同约定的交付期限届满之日次日起至实际交付之日止，出卖人每日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金。合同签订后，余育伍如约向碧桂园房地产公司支付了房款，但碧桂园房地产公司却未能在合同约定的2017年9月30日前将符合条件的商品房交付给余育伍，且未按期办证。根据双方签订的合同及补充协议的约定，碧桂园房地产公司已构成违约，应支付违约金。逾期交房：从2017年10月1日至2017年11月6日，619721×0.03%×36天＝6692.99元；逾期办证：从2017年9月30日至2018年6月15日，扣除90天为168天，每天50元，计8400元。 碧桂园房地产公司辩称，一、碧桂园房地产公司不应承担逾期交房的违约责任。首先，碧桂园房地产公司于合同约定交房日前通知余育伍收房，合同所约定的义务碧桂园房地产公司已履行完毕。余育伍因自身原因延迟接收房产，应视为余育伍自愿将交房时间延期至实际收房日。其次，余育伍已实际收房，以实际行动认可了交房行为。房屋未经验收并不影响交付行为本身的效力。交付未经验收的房屋不属于逾期交房。根据《城市房地产开发经营管理条例》第三十六条规定“违反本条例规定，将未经验收的房屋交付使用的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门责令限期补办验收手续；逾期不补办验收手续的，由县级以上人民政府房地产开发主管部门组织有关部门和单位进行验收，并处10万元以上30万元以下的罚款。经验收不合格的，依照本条例第三十七条的规定处理。”尽管讼争房屋交付时未经竣工验收，但根据上述条例第三十六条的规定，未经验收承担的是补办验收手续的责任，未经验收交付房屋产生的是行政责任，并不导致相应民事法律行为无效。根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定“对房屋的转移占有，视为房屋的交付使用”，以及合同的约定碧桂园应承担的逾期交付责任应是“自合同约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止”，因此碧桂园房地产公司不应再承担余育伍实际收房后的逾期交房违约责任。综上，碧桂园房地产公司于合同约定交房日前通知余育伍收房，吴身因自身原因未及时查验房产，应视为余育伍自愿将交房时间延期至查房日。实际收房后，余育伍以实际行动认可了碧桂园的交房行为，碧桂园房地产公司就不应再承担余育伍实际收房后的逾期交房违约责任。二、即使碧桂园房地产公司需承担逾期交房的违约责任，但余育伍主张日万分之三的违约金明显过高。碧桂园房地产公司即开发商迟延取得竣工验收备案表并未实际影响购房人接收商品房，也未造成其对房屋的占有、使用、收益和处分产生不利后果，即对余育伍的利益根本无实际影响，没有造成实际损失，故而日万分之三的标准过分高于余育伍的损失。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条之规定“当事人以约定的违约金过高为由请求减少的，应当以违约金超过造成损失30%为标准适当减少……”。余育伍没有证据证明其有因碧桂园房地产公司迟延取得竣工验收备案表对其造成损失。因此，碧桂园房地产公司认为约定的违约金过高，请求法院依法予以调整。三、商品房买卖合同履行过程中证照办理发生了重大变化，因情势变更是由于政策调整所致，该责任不能归责于碧桂园房地产公司，因此逾期办理不动产权证的违约责任不应由碧桂园房地产公司承担。（一）碧桂园房地产公司出售给业主的房产基本上是2014年和2015年预售的。碧桂园房地产公司与业主签订购房合同约定的是办理房屋权属证书而非不动产权证，且碧桂园房地产公司在为该时段购房业主准备办理产权登记申报资料都是按照原来办理房屋产权证要求准备的资料。然而，随着《不动产统一登记暂行条例》的施行，我市于2016年10月19日起全面实行不动产统一登记，即我市从2016年10月19日开始只受理不动产登记申请业务而不再受理原房屋产权登记申请业务。为此，碧桂园房地产公司在此之前准备的房屋产权登记申报资料在2016年10月19日后，由于国家产权登记制度的调整，都不符合不动产权登记申报要求而被退件，碧桂园房地产公司须按不动产权登记要求重新准备资料。（二）不动产权登记申报资料除了字面内容上与房屋产权登记申报资料不同以外，关键还增加了一项必备资料，即《不动产权籍调查报告》。不动产权籍调查是不动产统一登记申请必备的前置条件，该项工作是未实施不动产登记制度前办理国有土地使用证所需工作，而办理国有土地使用证非商品房买卖合同中出卖人应履行的义务。其工作繁琐复杂，规程不是简单地将以前房屋信息与土地信息资料的叠加，而是必须严格按照落图、落地、落宗、落号要求，在逐宗外业测量的基础上将原有的房屋平面测绘信息和房屋幢基地信息，准确地实现落宗落地并配置不动产单元号。我市不动产统一登记实施之初，由于不动产权籍调查业务供需矛盾严重等多元客观因素影响，权籍调查进度缓慢，在一段时间内给不动产统一登记工作带来较大影响。碧桂园房地产公司无法在短期内为业主准备齐不动产登记申报资料，客观上影响了办理不动产权证的进度确是其主观无法改变的客观事实。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十八条的规定：“由于出卖人的原因，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书(?https:?/??/?baike.baidu.com?/?item?/?%E6%88%BF%E5%B1%8B%E6%9D%83%E5%B1%9E%E8%AF%81%E4%B9%A6"t"_blank?)的，除当事人有特殊约定外，出卖人应当承担违约责任……”（虽然该法条约定得是取得房屋权属证书，但因不动产登记暂行条例的出台，此房屋权属证书应理解为不动产权证书）该法条明确必须是出卖人主观上存在过错是其承担法律责任的基础，如因第三人或者不可抗力导致的逾期办证，可以作为出卖人逾期办证的免责事由。由于国家调整了产权登记制度，由原来分开办理、颁发的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》，统一改变为办理、颁发《不动产权证书》，即从2016年10月19日起，依照变化后的法律规定，双方约定办理的《房屋所有权证》的目的已不能实现。该情况的发生系国家政策调整所致，并不能归责于本案任何一方当事人。由于三明市人民政府通知不再办理《房屋所有权证》，碧桂园房地产公司只能协助余育伍按照《不动产权证书》办理的程序和要求，重新组织材料另行向政府相关部门申请办理。因此，双方于政策调整之前关于办理权属证书的责任约定在没有重新协商达成一致的情况下，并不能直接适用约束政策调整之后出现的情形。即使碧桂园房地产公司需承担逾期办理不动产权证的违约责任，但根据合同的约定，本案中余育伍主张的逾期办证天数依法亦应当予以相应的扣减。第一、本案讼争房屋楼幢完成首次登记后，根据双方的约定，房屋权属登记代办事宜，由业主自行将办理该商品房《不动产权证书》所需的权属登记资料送交三明市不动产登记中心，并自行将办理该商品房的《不动产权证书》所需的税费缴纳给相关部门，即出卖人与买受人已约定办理讼争商品房权属证书由买受人自行前往不动产登记中心办理。在碧桂园房地产公司完成讼争商品房首次登记后，碧桂园房地产公司的合同义务即已完成。此后碧桂园房地产公司又通知业主自行办理权属证书的相关资料。因此在碧桂园房地产公司完成讼争商品房楼幢的首次登记后，余育伍怠于行使其自身义务，加重出卖人即碧桂园房地产公司责任的，从公平原则角度，也不应由碧桂园房地产公司承担讼争商品房首次登记后的责任。第二、由于国家调整了产权登记制度由原来分开办理、颁发的《房屋所有权证》、《国有土地使用权证》，统一改变为办理、颁发《不动产权证书》，因办理不动产权证所前置的工作“权籍调查成果”工作时限应予以扣除（据从不动产登记中心了解权籍调查成果工作时限为20个工作日），因此违约办理期限扣除30日符合客观实际情况，公平合理。第三，假设认为逾期交付主张成立的前提下，关于“交付”问题，余育伍主张前后矛盾：（1）余育伍主张逾期交房违约责任时，认为未取得竣工备案表之前交付行为，不符合交付条件，交付行为不成立，要求碧桂园房地产公司承担逾期交付违约责任。（2）余育伍在主张逾期办证违约责任时，又认可之前房屋交付行为成立，要求碧桂园房地产公司从该日起承担逾期办证的违约责任。如认为之前交付行为成立，则碧桂园房地产公司无须承担逾期交付的违约责任；如认为之前交付行为不成立，则逾期办证起算点应作相应顺延：在竣备日之前交付的，应以竣工备案日为交付日；在竣工备案日之后交付，以实际交付日为交付日。讼争逾期办证违约金的计算应从交付日起届满90日的次日开始起算计算至讼争房屋所在楼幢首次登记之日止，并扣除“权籍调查成果”时限30日。恳请法院查明本案事实，依法适用法律，以正确认定当事人的法律责任，并依法驳回余育伍的诉讼请求。 余育伍与碧桂园房地产公司围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理查明事实如下： 2015年8月25日，余育伍与碧桂园房地产公司签订《商品房买卖合同》一份，约定余育伍向碧桂园房地产公司购买位于三明市梅列区的房产；购房总价款为619721元；碧桂园房地产公司应于2017年9月30日前，向买受人交付该商品房；商品房交付时应取得建设工程竣工验收备案证明文件，逾期交房的，自合同约定的交付期限届满之日起至实际交付之日止，出卖人每日按已交付房款万分之三向买受人支付违约金。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋所有权证书的，出卖人自逾期之日起每日按50元向买受人支付违约金。余育伍支付619721购房款。碧桂园房地产公司于2017年9月30日将案涉商品房交付给余育伍，但未告知是否取得验收备案文件，2017年11月6日碧桂园房地产公司取得案涉房产所涉工程项目验收备案文件。碧桂园房地产公司于2018年6月15日通知余育伍领取办理房屋权属证书所需资料。 本案争议的焦点及本院对证据和事实的分析与认定： 一、关于碧桂园房地产公司于2017年9月30日向余育伍交付案涉房产的行为应如何认定，以及碧桂园房地产公司是否需要向余育伍支付逾期交房违约金的问题。 本院认为，《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，为有效合同，应受法律保护。除不可抗力外，碧桂园房地产公司应于2017年9月30日前将已经取得建设工程竣工验收备案证明文件的商品房交付给业主，否则应当承担相应违约责任。碧桂园房地产公司于2017年11月6日才获批案涉房产所涉工程项目竣工验收备案，2017年9月30日的交房行为，显然不符合前述约定，已构成违约。故余育伍要求碧桂园房地产公司支付逾期交付房屋违约金的诉讼请求，予以支持。违约金以已付房款619721元为基数，按每日万分之三，自2017年10月1日计算至2017年11月5日。碧桂园房地产公司认为违约金过高要求调整的辩解意见，于法无据，本院不予采纳。鉴于余育伍未举证证明因碧桂园房地产公司的上述违约行为导致其对房屋的占有、使用、收益和处分产生不利后果，并未造成实际损失，故本院酌情确定应以上述标准计算出的结果乘以80%作为确定逾期交房违约金数额。 二、碧桂园房地产公司逾期办理权属登记是否构成情势变更，是否应承担违约责任 本院认为，就房屋权属登记事宜，国务院常务会议于2013年11月20日确定了不动产统一登记的改革方向，并于2014年11月24日颁布《不动产登记暂行条例》。鉴于碧桂园房地产公司系专门从事房地产开发的企业，对房地产领域的相关法律、政策，以及房地产登记的改革方向应有充分的了解和预判。三明市不动产登记自2016年10月19日即开始实施，案涉合同约定的交房时间为2016年12月30日前，实际交房时间为2016年12月30日，且合同约定的办理权属登记期限是在房屋交付之日起90日内。可见，在本案商品房买卖合同卖方合同义务履行期限届满前，碧桂园房地产公司完全具备充分的履行合同义务时间。显然，碧桂园房地产公司以房屋权属登记制度的变化属于情势变更，由此造成碧桂园房地产公司未能按合同约定履行合同义务的责任不在于碧桂园房地产公司的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。余育伍与碧桂园房地产公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律和效力性强制性规定，属合法有效合同，应受法律保护。因碧桂园房地产公司的原因导致余育伍未能在交房后90日内取得不动产权证书，碧桂园房地产公司已经构成违约，应依照合同约定承担相应的违约责任。 三、碧桂园房地产公司逾期办证的期间如何确定问题 本院认为，《商品房买卖合同》约定，因出卖人原因，买受人未能在商品房交付之日起90日内取得房屋权属证书的，每逾期一天出卖人应向买受人支付50元的违约金。碧桂园房地产公司于2017年9月30日向余育伍交付商品房，依合同约定，碧桂园房地产公司应于商品房交付之次日起第91日开始向余育伍计付违约金，鉴于本案认定的交房日为碧桂园房地产公司取得案涉房产所涉工程项目验收备案文件之日（2017年11月6日），故应以该日为计算逾期办证违约金起算的时间节点。碧桂园房地产公司于2018年6月15日通知余育伍领取办理房屋权属证书所需资料，至此碧桂园房地产公司已尽相应合同义务。余育伍向房屋登记机构申办房屋权属证书及相关事前准备等因素导致其延后取得房屋所有权证书，不宜归责于碧桂园房地产公司。因此，违约金计算至办证所需资料通知前一日为宜。 综上所述，本院认为，碧桂园房地产公司应于2017年9月30日前将取得建设工程竣工验收备案证明文件的商品房交付给业主，否则应当承担相应违约责任。碧桂园房地产公司于2017年11月6日才申请并获批案涉房产所涉工程项目竣工验收备案，显然不符合前述约定，已构成违约。故余育伍要求碧桂园房地产公司支付逾期交付房屋违约金的诉讼请求，予以支持。因碧桂园房地产公司的原因，致余育伍不能在案涉房产交付使用后90日内取得房屋权属证书，构成违约，碧桂园房地产公司应向余育伍支付违约金。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条的规定，判决如下: 三明市碧桂园房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向余育伍支付房屋逾期交房违约金（以619721元为基数，按每日0.03%计算，从2017年10月1日计算至2017年11月5日止，确定支付80%）； 三明市碧桂园房地产开发有限公司应于本判决生效之日起十日内向余育伍支付房屋逾期办证违约金（按每日50元，从2018年2月3日计算至2018年6月14日止）； 三、驳回余育伍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费177元，因适用简易程序审理，减半收取89元，由余育伍负担10元，三明市碧桂园房地产开发有限公司负担79元，应于本判决生效之日起七日内向本院交纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省三明市中级人民法院。 审判员  陈昌 二〇一九年六月二十五日 书记员  邓乐 附：本判决所依据的具体法律条文 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 执行提示： 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行。