福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）闽0203民初629号 原告：戴伟华，女，1964年3月23日出生，汉族，住厦门市思明区。 委托诉讼代理人：连重祥，福建远大联盟律师事务所律师。 委托诉讼代理人：钱毅容，福建远大联盟律师事务所律师。 被告：天耀（厦门）置业发展有限公司，住所地厦门市思明区湖滨北路**中信惠扬大厦****。 法定代表人：李永隆，总经理。 委托诉讼代理人：卓亮超，福建天翼律师事务所律师。 委托诉讼代理人：林振豪，福建天翼律师事务所实习律师。 被告：陆鸿翔，男，1969年3月1日出生，汉族，住厦门市思明区。 原告戴伟华与被告天耀（厦门）置业发展有限公司（以下简称天耀公司）、陆鸿翔商品房预售合同纠纷一案，本院于2019年1月7日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告戴伟华的委托诉讼代理人连重祥、钱毅容，被告天耀公司的委托诉讼代理人卓亮超到庭参加诉讼，被告陆鸿翔经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 戴伟华向本院提出诉讼请求：1.天耀公司向戴伟华支付逾期交房违约金137419元；2.天耀公司立即协助戴伟华取得厦门市思明区的权属证书；3.天耀公司向戴伟华支付逾期办证违约金（以购房款1353178元为基数，按每月千分之一计算，自2015年10月1日起至实际取得房屋权属证书之日止）；4.天耀公司向戴伟华交付一台“大金”或“三菱”拼盘的户式中央空调（主机）、一台“大金”或“三菱”品牌的户式新风系统（主机）、一台美国“史密斯”或澳大利亚“恒热”品牌的户式热水器（主机）；5.陆鸿翔对天耀公司上述债务承担连带清偿责任。事实和理由：戴伟华与天耀公司于2009年4月15日签订《商品房买卖合同》及《补充协议》，约定：戴伟华向天耀公司购买厦门市思明区（以下均称讼争房产），购房总价款为1353178元；天耀公司应于2010年12月31日前交付房屋，否则应按日支付已付款万分之1.5的逾期交房违约金；天耀公司应在交付后60日内，向当地房屋权属登记机构办理所有权初始预登记，并将办理权属登记需由天耀公司提供的资料交付戴伟华。如因天耀公司原因致使戴伟华在讼争房屋交付之日起365日后仍不能取得房屋权属证书的，天耀公司应自逾期之日起每月按已付购房款的千分之一向戴伟华支付违约金。天耀公司应向戴伟华装修提供一台“大金”或“三菱”拼盘的户式中央空调（主机）、一台“大金”或“三菱”品牌的户式新风系统（主机）、一台美国“史密斯”或澳大利亚“恒热”品牌的户式热水器（主机）。合同签订后，戴伟华依约向天耀公司支付了全部购房款，但直至2013年7月31日天耀公司才将上述房屋交付戴伟华。同时天耀公司至今未能向戴伟华交付办理权属登记所需资料，已构成违约，应承担相应违约责任。 天耀公司辩称，第一，戴伟华与天耀公司签订的《商品房买卖合同》第八条约定：出卖人应当在2010年12月31日前将房屋交付买受人使用。根据该约定戴伟华在2011年1月1日起就应当知晓天耀公司违反合同约定未依约交付房屋，戴伟华最晚应当于2012年12月31日向天耀公司主张违约责任，但戴伟华直至2019年才向法院起诉。因此，戴伟华要求天耀公司支付逾期交房违约金的诉讼请求已经超过诉讼时效。第二，双方签订的《商品房买卖合同》补充协议第三条第6款约定了可据实延期交房的情形，天耀公司对该部分延期无须承担违约责任。自2009年4月15日至房屋交付之日2013年7月31日期间，天耀公司可据实合理延期共计320天（已扣除相互重合的情形），具体为：由于天气原因[中雨以上（含中雨）、六级以上大风（含六级）及高温]导致延误203天（已扣除相互重合的情形），因九八交通管制造成延误16天，因马拉松交通管制造成延误5天，因高考、中考噪声污染控制造成延误134天，因停水造成延误1天。第三，2017年1月24日，厦门市不动产登记中心向天耀公司发出《项目土地房屋权属登记通知书》，天耀公司已完成合同约定的办理初始预登记的义务。天耀公司于2013年7月31日将讼争房产交付戴伟华使用，根据合同约定，戴伟华自2013年11月1日起就应当知晓天耀公司违约，戴伟华最晚应当于2015年11月1日向天耀公司主张违约责任，但戴伟华直至2019年1月7日才向法院起诉。因此，其要求天耀公司支付逾期交房违约金的诉讼请求已经超过法律所保护的诉讼时效期间。即便法院将天耀公司逾期办证的行为视为继续性侵权，戴伟华也仅享有自起诉之日起向前倒推三年的违约金请求权。因此本案逾期办证违约金仅能自2016年1月7日起计算至2017年1月24日。第四，天耀公司已于2013年7月31日将讼争房产交付戴伟华使用，戴伟华自接收房产之日起就已知晓天耀公司违约未按合同约定交付户式中央空调、户式新风系统及户式热水器等设备，戴伟华最晚应当于2015年7月31日向天耀公司主张违约责任，但戴伟华直至2019年才向法院起诉。因此，其要求天耀公司支付前述设备的诉讼请求已经超过诉讼时效。 陆鸿翔书面答辩称，首先，戴伟华虽于2018年2月28日将面积补差款22327元支付至其账户，但其已于2018年3月21日将该笔款项退回戴伟华账户。其未收取戴伟华任何款项，且与天耀公司不存在财产混同。其次，本案为商品房买卖合同纠纷，戴伟华为买受人，天耀公司为出卖人，根据合同相对性，若天耀公司存在违约，戴伟华应向天耀公司主张违约责任，戴伟华要求其对本案债务承担连带清偿责任，缺乏事实和法律依据。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下： 2009年4月15日，戴伟华与天耀公司签订一份《商品房买卖合同》及附件，约定：买受人戴伟华向出卖人天耀公司购买位于厦门市思明区，购房总价款为1353178元。前述合同第五条“面积确认及面积差异处理”约定“建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%以内（含3%）的，据实结算房价款”。第八条“出卖人应当在2010年12月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将同时符合下列各项约定条件的商品房交付买受人使用”。第九条“出卖人逾期交房的违约责任”约定“逾期超过90日的，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已付款万分之1.5的违约金”。第十四条“关于产权登记的约定”约定“出卖人应当在商品房交付使用后60日内，向当地房屋权属登记机构办理房屋所有权初始预登记，并将办理权属登记需由出卖人提供的资料交付买受人。如因出卖人原因，买受人不能在商品房交付使用后90日内取得房屋权属证书的，双方同意按下列第2项处理：……2．买受人不退房，出卖人自逾期之日起每日按买受人已付款的0.0001%向买受人支付违约金”。前述合同附件六《补充协议》第五条约定“中央空调（主机）、新风系统（主机）、热水器（主机）在买受人装修书面提出要求后的30日内由出卖人提供前述设备给买受人自行安装”，第五条“费用及产权证书的办理事项”第6款约定“如因出卖人原因，买受人从商品房交付使用之日起365日后仍不能取得房屋权属证书的，买受人不得退房，但出卖人应自逾期之日起每月按买受人已付款的千分之一向买受人支付违约金”、“因出卖人原因导致买受人从商品房交付使用之日起90日至365日期间未取得房屋权属证书的违约金计算方式以本合同第十四条的约定为准”。 上述《商品房买卖合同》签订后，戴伟华已依约向天耀公司支付全部购房款1353178元，2013年7月31日，天耀公司将讼争房产交付给戴伟华。 另查明，2017年1月24日，厦门市不动产登记中心向天耀公司发出编号为的《项目土地房屋权属登记通知书》，载明“你单位向本中心申报的国际广场项目中部分土地房屋初始登记，经审查，现已核准登记，登记号。贵单位即日起可办理该项目相关部分的分户登记及转移登记手续。” 审理中，戴伟华确认于2018年2月28日向陆鸿翔支付面积补差款22327元，2018年3月21日，该笔补差款经由陆鸿翔账户退还戴伟华。 本院认为，戴伟华与天耀公司签订的《商品房买卖合同》及相应附件系双方当事人的真实意思表示，其内容未违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效，双方应依约全面履行。根据合同约定，天耀公司应于2010年12月31日前交付讼争房产，而讼争房产的实际交付时间为2013年7月31日，天耀公司已构成违约。天耀公司负有协助戴伟华办理讼争房屋权属证书的义务，现天耀公司未完全履行该项义务，其行为已经构成违约。 关于逾期交房违约金及交付空调、新风系统、热水器等设备的诉讼请求，根据合同约定，戴伟华最晚应当于2015年11月1日向天耀公司主张违约责任，天耀公司关于戴伟华要求支付逾期交房违约金的诉讼请求超过诉讼时效的抗辩意见成立，本院予以采纳。戴伟华自接收房产之日起就已知晓天耀公司违约未按合同约定交付户式中央空调、户式新风系统及户式热水器等设备，其最晚应于2015年7月31日向天耀公司主张违约责任，因此，天耀公司关于戴伟华要求其交付前述设备的诉讼请求超过诉讼时效的抗辩意见成立，本院予以采纳。 关于逾期办证，戴伟华要求天耀公司协助其办理讼争房产的权属证书，符合法律规定，本院予以支持。根据《商品房买卖合同》第十四条约定，天耀公司应于讼争房产交付的2013年7月31日起60日内办理房屋所有权初始预登记并负有协助戴伟华办理讼争房产权属证书的义务，天耀公司实际于2017年1月24日取得土地房屋初始登记获得核准的《项目土地房屋权属登记通知书》，应依约支付戴伟华逾期办证违约金，违约金从戴伟华起诉之日起倒推三年即2016年1月7日起计至2017年1月24日止，合计17275.6元（135×××××383天／30×0.1%）。陆鸿翔并非《商品房买卖合同》相对人，戴伟华要求其对本案债务承担连带清偿责任，缺乏事实和法律依据。 据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百九十二条第一款、《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、天耀（厦门）置业发展有限公司于本判决生效之日起十五日内协助戴伟华办理厦门市思明区的权属证书； 二、天耀（厦门）置业发展有限公司于本判决生效之日起十五日内支付戴伟华逾期办理房屋权属证书的违约金17275.6元； 三、驳回戴伟华的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的履行期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4025元，由戴伟华负担3652元，天耀（厦门）置业发展有限公司负担373元。款项应于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 审 判 长 （吕云平） 人民陪审员 （廖静巧） 人民陪审员 （柯素华） 二〇一九年六月二十八日 书 记 员（王 雪） 附：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国民法总则》 第一百九十二条诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。