陕西省西安市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）陕01民终5562号 上诉人（原审原告）：周华梅，女，汉族，1976年3月4日出生，住四川省合江县。委托诉讼代理人：陈巧计，陕西莱锦律师事务所律师。上诉人（原审原告）：乔晓峰，男，汉族，1986年9月27日出生，住西安市阎良区。委托诉讼代理人：陈巧计，陕西莱锦律师事务所律师。上诉人（原审被告）：西安西水置业有限公司，住所地：西安市莲湖区。法定代表人：段惠生，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人:叶竞，陕西大秦律师事务所律师。上诉人周华梅、乔晓峰因与上诉人西安西水置业有限公司（以下简称：西水公司）商品房预售合同纠纷一案，不服西安市雁塔区人民法院（2017）陕0113民初13807号，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，周华梅、乔晓峰与西水公司签订合同登记号为Y16079437的《商品房买卖合同》（预售），约定周华梅、乔晓峰购买西水公司开发的位于西安市高新区XX路XX号XX幢XX单元XX层XX号房屋，总价款578151元。合同第七条约定，付款方式为公积金贷款，买受人应于2016年4月22日前支付首期房价款218151元，余款360000元向中国工商银行股份有限公司西安南关支行申请贷款支付。合同第八条约定，除不可抗力外，买受人未按照约定付款的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理。（1）逾期在90日之内，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金。（2）逾期超过90日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，应当书面通知买受人。买受人应当自解除合同通知送达之日起5日内按照累计应付款的3%向出卖人支付违约金，同时，出卖人退还买受人已付全部房款（含已付贷款部分）。出卖人不解除合同的，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之三的违约金。合同第九条约定，该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。合同第十一条约定，出卖人应当在2016年12月31日前向买受人交付该商品房。该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日（不少于10日）将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按第十二条处理。合同第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，逾期超过90日后，买受人有权解除合同。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之三的违约金。合同第十六条约定，该商品房应当使用合格的建筑材料、构配件和设备，装置、装修、装饰所用材料的产品质量必须符合国家的强制性标准及双方约定的标准。不符合上述标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第（1）、（3）方式处理（可多选）：（1）及时更换、修理；（3）详见附件八第十一条之约定。具体装饰装修及相关设备标准的约定见附件六。合同附件六约定，电梯品牌为蒂森克虏伯。合同附件十二第五条对合同第九条的补充约定：经买卖双方协商一致，将商品房交付条件变更如下：该商品房所在楼栋经验收合格即可交付买受人，该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。出卖人交付房屋的必要条件是买受人已签订备案合同并按合同规定缴纳全部房款（若为按揭付款方式，则除首期款外，还包括银行已将全部按揭贷款划入出卖人账户）。买受人若未签订备案合同或未按期缴纳全部房款或者其他费用（包括房屋面积补差款、逾期付款的违约金）的情形下，除应按合同及补充协议规定承担违约责任外，出卖人有权不为其办理房屋交付手续；如果在此期间，该房屋产生任何费用，则买受人在补齐相关费用后（包括物业费、采暖费等），方能要求出卖人为其办理房屋交接手续。合同附件十二第十一条对合同第十六条第（三）款第（3）种处理方式补充约定如下：出卖人交付使用的商品房的装饰装修及相关设备标准以附件四为准，但出卖人以同类、同等级的材质对附件四所列装饰装修及相关设备进行调整的，应视为符合交付标准。2016年4月18日，周华梅、乔晓峰向西水公司支付购房定金20000元。2016年4月22日，周华梅、乔晓峰向西水公司支付认筹款5000元及购房款198151元。2016年4月26日，银行向周华梅、乔晓峰发放购房贷款360000元。经查，西水公司为涉案房屋所在楼宇安装的是蒂森克虏伯制造的尚途电梯，该电梯经西安特种设备检验检测院检验合格。蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司（以下简称蒂森克虏伯公司）出具证明，证明西水公司开发的西水·水岸阳光项目使用的电梯系其公司生产的电梯型号。西水公司2017年11月17日通过EMS邮件通知周华梅、乔晓峰收房，周华梅、乔晓峰于2017年12月1日收房。庭审中，周华梅、乔晓峰表示逾期交房违约金请求至收房之日。另查，案涉房屋所在项目至今未通过消防验收，亦未取得建设工程竣工验收备案证明文件。周华梅、乔晓峰诉至原审法院称，2016年3月，周华梅、乔晓峰购买西水公司开发的位于西安市高新区XX路XX号名为西水水岸阳光的1幢1单元14层11402号房屋。合同约定，西水公司应于2016年12月31日前向周华梅、乔晓峰交付符合合同约定的房屋，但至今西水公司已逾期311天仍未履行交付义务。另，西水公司未按合同约定安装蒂森克虏伯品牌电梯，致使周华梅、乔晓峰居住房屋的电梯安全得不到保障。现周华梅、乔晓峰诉至法院，请求：1、更换西水公司安装的与合同约定品牌不相符的电梯。2、要求西水公司承担自2016年12月31日至今的逾期交房违约金53941.5元（暂计算至2017年11月7日）。3、要求西水公司承担2017年11月8日至实际交房之日的逾期交房违约金。4、西水公司承担本案诉讼费。西水公司辩称，1、其公司曾告知周华梅、乔晓峰交房时间推至2017年8月，且已就此取得周华梅、乔晓峰的同意和谅解，属双方协商一致对交房时间的变更。2、涉案房屋因不可抗力导致工期延误416天，交房时间应在前述2017年8月的基础上再顺延416天，故截至其公司通知的收房日期（即2017年11月25日）尚不构成迟延交房。3、周华梅、乔晓峰至今未缴纳大修基金，其公司依法、依约可以不向周华梅、乔晓峰交房。4、其公司已于2017年11月17日通知周华梅、乔晓峰于2017年11月25日收房，周华梅、乔晓峰于2017年12月1日收房，故即便不考虑上述几点，周华梅、乔晓峰也无权主张2017年11月25日以后的迟延交房违约金。5、周华梅、乔晓峰主张的违约金标准过分高于其损失，依法应予调低。6、涉案房屋所在楼栋安装的电梯符合合同约定，周华梅、乔晓峰要求更换电梯无事实依据。7、其公司代已收房的周华梅、乔晓峰交纳了2017年11月1日至2018年10月31日的费用，包括物业费、电梯费、公摊电费、生活垃圾费，该部分费用及资金占用期间的利息应从周华梅、乔晓峰的诉请中扣减。原审法院认为，周华梅、乔晓峰与西水公司签订的《商品房买卖合同》（预售）系双方当事人真实意思表示，并未违反法律、行政法规的强制性规定，系合法有效合同，双方均应按照合同约定履行各自义务。现周华梅、乔晓峰已向西水公司履行了支付购房款的义务，西水公司应按合同约定时间向周华梅、乔晓峰交付房屋。虽双方在合同附件中将交房条件变更为所在楼栋经验收合格，但依据《中华人民共和国建筑法》第六十一条关于“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”的规定和《建设工程质量管理条例》第四十九条关于“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收”的规定，涉案房屋至今未取得建设工程竣工验收备案证明文件，未达到法律规定的交付条件，西水公司的行为已构成违约，应按合同约定承担违约责任。关于西水公司辩称违约金约定过高一节，违约金除了弥补损失，还有一定的惩罚性，由于西水公司原因案涉房屋至今未达到交付条件，其违约行为明显，应当承担违约责任。根据双方的履约情况及过错程度，合同约定的日万分之三的逾期交房违约金标准过高,原审法院酌情降至日万分之一。西水公司应以房价款为基数按日万分之一的标准向周华梅、乔晓峰支付2017年1月1日至收房日即2017年12月1日的逾期交房违约金，计算为19368.06元（578151元×335天×0.01%）。周华梅、乔晓峰请求逾期交房违约金计算至实际交房之日，因实际交房的日期未知，该项诉请具有不确定性，故本案计算至庭审之日，之后再有产生周华梅、乔晓峰可另案主张。关于周华梅、乔晓峰请求更换西水公司安装的与合同约定品牌不相符的电梯一节，合同约定的电梯品牌为蒂森克虏伯，西水公司为涉案房屋所在楼宇安装的电梯系蒂森克虏伯制造的尚途电梯，符合合同约定，且该电梯经西安特种设备检验检测院检验合格，周华梅、乔晓峰主张电梯安全得不到保障不能成立，同时该电梯系公用电梯，更换需该栋楼宇所有业主一致同意才可，故周华梅、乔晓峰该项诉请不符合合同约定和法律规定，原审法院依法不予支持。关于西水公司辩称双方协商一致将交房时间推至2017年8月一节，因无证据佐证，故该项辩称原审法院依法不予采信。关于西水公司辩称涉案工程因不可抗力导致工期延误一节，西水公司亦未向法庭提供充分确实证据予以佐证，加之西水公司至今尚未取得建设工程竣工验收备案证明文件，导致案涉房屋至今未达到交付条件，违约行为明显，故西水公司该项辩称原审法院依法亦不予采信。至于西水公司辩称代周华梅、乔晓峰缴纳2017年11月1日至2018年10月31日的物业费、公共区域耗能费、电梯费、生活垃圾费等费用，因与本案不是一个法律关系，不能合并处理，西水公司可另案主张。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条、第一百零七条之规定，原审法院遂判决：一、被告西安西水置业有限公司于本判决生效后十日内向原告周华梅、乔晓峰支付2017年1月1日至2017年12月1日的逾期交房违约金19368.06元；如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二、驳回原告周华梅、乔晓峰的其余诉讼请求;本案案件受理费1149元，由原告负担736元，被告负担413元。因原告已预交，故被告应在履行判决义务时将其负担的案件受理费一并支付给原告。一审宣判后，周华梅、乔晓峰、西水公司均不服，分别向本院提起上诉。周华梅、乔晓峰上诉称，一、周华梅、乔晓峰在一审中提交了证据证明合同约定的蒂森克虏伯电梯与西水公司安装的尚途电梯为完全不同的两个品牌电梯。二、一审判决砍掉合同约定的三分之二的违约金，没有证据和法律支持。西水公司没有提供证据证明合同约定的违约金过高。三、最高人民法院认为违约金条款是合同主体契约自由的体现，除具有对违约行为的惩罚性和对守约方的补偿性功能之外，还应体现预先确定性和效率原则。约定违约金降低了发生纠纷时合同主体的举证成本，使合同主体在订立合同时即明确违约后果，从而做到慎重订约、适当履约，人民法院对约定违约金进行调整应依法、审慎、适当。（摘自《西宁凯达实业发展有限责任公司、陈险峰股权转让纠纷案》案号为（2016）最高法民终20号），同时与该案确定违约金标准为年24%比较（约日万分之六点六），双方合同约定的日万分之三的违约金标准，没有违约金过高的表现。四、在消防验收没有通过的情况下，该房屋不具备居住功能，同时该房屋亦未取得建设工程竣工验收备案证明文件，至今仍为临时供水供电，无法达到收房条件。五、日万分之三的违约金的合理性不需证明。1、高新区XX路万达one附近的房租，必然高于日万分之一的赔偿标准；2、周华梅、乔晓峰承受着高于日万分之一点四的银行贷款利率，承受着房屋70年产权被恶意侵害，居无定所。3、自2017年以来，西安市房价飞涨，装修材料费、人工费增长速度惊人，装修成本增长。4、周华梅、乔晓峰为了维护合法权益数次与西水公司协商，直至诉讼，此过程中产生了律师费、诉讼费、交通费、误工费等。5、涉案房屋是高新第二小学学区房，因西水公司至今无法交房，无法办理产权手续，致使该房屋学区房价值难以实现，学龄儿童无法入学。6、西水公司所售车位从2016年底十几万涨至如今约26万，购置车位增加近10万元成本，该实际损失远大于一审判决所定的赔偿标准。上诉请求：1、撤销一审判决；2、改判西水公司更换安装与合同约定不相符的电梯；3、要求西水公司承担自2016年12月31日至实际交房之日的逾期交房违约金（按合同约定以房价款为基数按日万分之三计算）；4、西水公司承担本案诉讼费。西水公司辩称，一、西水公司安装的电梯确为蒂森克虏伯生产制造的，符合合同约定，且该电梯经西安特种设备检验检测院检验合格，周华梅、乔晓峰要求更换电梯无事实依据。二、关于迟延交房违约金。（一）涉案房屋虽未能在2016年12月31日交付，但西水公司不因此构成迟延交付。1、周华梅、乔晓峰至今未交纳大修基金，西水公司依法、依约可不向其交房，且不构成迟延交房。2、由于双方协商一致将合同约定的交房日期推迟至2017年8月，且涉案房屋因不可抗力导致工期延迟416天，交房日期应当顺延至2018年10月21日，故截止西水公司通知收房的收房日期乃至乔晓峰、周华梅实际收房的日期，西水公司都不构成延迟交付。（二）一审判决对合同约定的迟延交房违约金计算标准进行的调整是依法行使自由裁量权，并无不当。1、按照合同约定标准计算的迟延交房违约金过分高于迟延交房产生的损失。按照合同约定的总房款的日万分之三计算的每个月的违约金是5203元，过分高于同地段同类型房屋租金标准。且迟延交房损失不包括周华梅、乔晓峰所称的房贷利息、装修费、律师费、诉讼费、交通费、误工费、车位损失及学区房价值等。2、一审法院在西水公司提出违约金调整的请求后，依法行使自由裁量权对逾期交房违约金进行调整，并无不当。三、周华梅、乔晓峰主张一审法院变更其诉讼请求无事实依据。西水公司上诉称，一、一审判决以涉案房屋至今不具备法律规定的交付条件为由认定西水公司违约属法律适用错误。第一，法律规定的交付条件是指“验收合格”，并非“取得竣工备案证明”。根据《建筑法》第六十一条第二款规定，建筑工程能否交付使用的判断标准为是否经过验收合格。而根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》第四条规定，工程竣工验收备案是工程竣工验收合格后应当进一步办理的手续。这意味着，一方面，未办理竣工验收备案手续不等同于工程未进行竣工验收或竣工验收不合格；另一方面，要求建设单位在工程竣工验收合格后继续办理工程竣工验收备案是从行政管理角度出发的管理型规定，不是效力型规定。其次，合同约定的“该商品房所在楼栋经验收合格”的交房条件并未违反法律禁止性规定，属有效条款。再次，西水公司在一审中提交了《验收会议纪要》、《分户验收表》等证据足以证明涉案房屋已经验收合格，具备合同约定的交付条件。二、周华梅、乔晓峰至今未缴纳涉案房屋的住宅专项维修资金，西水公司依法、依约均可不向其交付房屋。一审判决无视周华梅、乔晓峰未先履行交存首期房屋专项维修资金的在先义务，仍然要求周华梅、乔晓峰按期履行交房义务违反了《住宅专项维修资金管理办法》之规定，也不符合争议双方的合同约定。三、西水公司曾于2017年11月17日通知周华梅、乔晓峰于2017年11月25日前收房，周华梅、乔晓峰因己方原因推迟至2017年12月1日收房，应由其自行承担延期收房的不利后果。四、一审判决以证据不足及涉案房屋未能取得竣工验收备案表证明为由认定涉案房屋工期不存在不可抗因素无事实和法律依据。首先，西水公司一审中提交的《工期情况统计》显示，涉案房屋所在西水水岸阳光项目因不可抗力导致工期延误416天，而该证据系由西水水岸阳光项目的监理公司西安普迈项目管理有限公司根据其监理日志整理汇总，能够客观真实反应项目工期延误的具体情况。其次，未办理竣工验收备案证明并不违反涉案合同约定，西水公司主张的不可抗力因素也并未发生在西水公司违约期间，应予采信。五、一审判决未认定双方协商一致将交房期限延期至2017年8月，与事实不符。合同履行中，西水公司曾告知周华梅、乔晓峰原合同约定的交房时间将推迟至2017年8月，且已就涉案房屋未能在2016年12月31日交付而以免费封闭阳台等诸多措施表达歉意，周华梅、乔晓峰已实际享有免费封阳台等利益，且未在2017年8月甚至一审起诉前要求交房，应当视为其已同意将涉案房屋交付时间从2016年12月31日变更为2017年8月。六、一审判决认定周华梅、乔晓峰贷款到账日期有误，实际应为2016年7月12日。上诉请求：1、请求撤销一审判决；2、依法改判驳回周华梅、乔晓峰的全部诉讼请求；3、请求判令周华梅、乔晓峰承担全部诉讼费。周华梅、乔晓峰共同辩称，西水公司至今不具备交房条件，过错在于西水公司；关于迟延付款西水公司可以另案起诉，与本案无关。本院经审理查明，涉案房屋所在楼栋楼高25层，于2015年12月17日进行了地基与基础分部工程验收，2016年12月14日进行了主体分部工程验收。但至二审询问时未通过消防验收，未组织竣工验收，未取得竣工验收备案证明。另查，《商品房买卖合同》附件四为关于商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定。附件六为关于装饰装修及相关设备标准的约定。原审法院查明的其他事实属实。本院认为，西水公司与周华梅、乔晓峰签订的《商品房买卖合同》及其附件系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，应合法有效。关于西水公司逾期交房违约责任的认定问题。房屋的交付条件除符合合同约定外，亦不得于法相悖。首先，案涉合同附件约定的验收条件并不包括消防验收，而本案西水公司交付涉案房屋时未进行消防验收的事实显然属于《中华人民共和国消防法》第十三条规定的不得交付的法定情形。此外，西水公司关于其与周华梅、乔晓峰就推迟交房达成一致意见的主张并无相关证据支持，且空气污染、高温等原因所导致的停工，亦非属于不可抗力因素，故原审法院认定西水公司应依法承当相应逾期交房违约责任并无不当，西水公司认为其公司尚不构成违约迟延交房的主张，本院不予支持。另一方面，违约金以弥补损失为主要目的，原审法院根据双方的履约情况及过错程度，按总房款日万分之一调低逾期交房违约金应属恰当；而周华梅、乔晓峰在明知涉案楼盘未经消防验收的情况下，仍实际接收并享有涉案房屋相关权益之行为，应视为其自收房之日起不再享有向西水公司主张之后逾期交房违约责任的权利，原审法院将逾期交房违约期间计算至实际收房之日应衡平了双方利益，亦无不当。综上，本院对原审关于西水公司违约期间和违约金给付标准的认定，均依法予以支持。关于案涉电梯是否符合合同约定的问题。《商品房买卖合同》附件十二第十一条约定，出卖人交付使用的商品房的装饰装修及相关设备标准以附件四为准，但出卖人以同类、同等级的材质对附件四所列装饰装修及相关设备进行调整的，应视为符合交付标准。而《商品房买卖合同》附件四是关于商品房价款的计价方式、总价款、付款方式及期限的具体约定。附件六是关于装饰装修及相关设备标准的约定。因此，附件十二第十一条中所写的附件四应为附件六，才符合附件十二第十一条所表述的内容。因此，涉案项目所使用的电梯虽非蒂森克虏伯牌，但系蒂森克虏伯公司制造的电梯型号，且经西安特种设备检验检测院检验合格，并不违反合同附件十二第十一条约定。故周华梅、乔晓峰上诉要求更换电梯，没有依据，不予支持。综上，周华梅、乔晓峰与西水公司的上诉请求均不予支持。据此，一审判决正确，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费，周华梅、乔晓峰预交的768元，由周华梅、乔晓峰共同负担；西安西水置业有限公司预交的284元，由西安西水置业有限公司负担。本判决为终审判决。审 判 长  董    凡审 判 员  肖 晓 通审  判  员  辛   娟 二○一九年六月十八日  书 记 员  石 李 婷      1