河北省石家庄市裕华区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0108民初3367号 原告：古一辰，男，1984年11月3日出生，汉族，现住石家庄市桥西区。 委托诉讼代理人：刘文素，女，1955年9月13日出生，汉族，现住石家庄市桥西区，系原告母亲。 被告：河北美庭装饰工程有限公司，住所地河北省石家庄市裕华区金利街与汇通路口长虹大厦四层。 法定代表人：刘宝岭，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：王康，该公司员工。 委托诉讼代理人：郭伏天，该公司员工。 原告古一辰与被告河北美庭装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告古一辰及委托诉讼代理人刘文素、被告河北美庭装饰工程有限公司委托诉讼代理人王康、郭伏天到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 古一辰向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告向原告给付8㎏滚筒洗衣机、1.5P空调、双开门冰箱、60寸液晶彩电等海尔电器的折价后赔偿金，一次性向原告支付25000元。2.依法判令被告向原告支付暂计算至2020年7月27日的违约金54720元。3.本案诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年9月3日，原、被告双方签订《河北美庭装饰工程有限公司家庭居室装饰装修工程施工合同（2017版）》，约定由被告承包原告名下的盛邦五期8-1-803房屋装修工程事宜。根据合同约定，该工程期限为90个工作日，开工日期为原告首期款（工程款的70%）打到被告账后的第四日。并且对工程承包方式、工程延误、工程款支付及违约责任等内容进行了明确约定。同时双方还约定原告享有美庭VIP客户专享，赠送内容包括海尔电器礼包、全屋灯具、全屋单/双垭D套、窗套、30卷壁纸、客厅/餐厅/走廊造型顶等主材。合同签订后，原告依约支付了相应价款，并积极履行了合同约定的全部义务。但被告未按照合同约定履行其义务，至今仍未给付原告8㎏滚筒洗衣机、1.5P空调、双开门冰箱、60寸液晶彩电，并且该装修工程早已超过合同约定期限，房屋至今仍处于未竣工验收状态。被告的上述行为严重违反了合同约定，给原告造成了巨大的经济损失。综上，原告为维护自身合法权益，诉至法院，望判如所请。 河北美庭装饰工程有限公司辩称，关于违约金，当时不是从签订合同当天开始，而是从开工的日期计算。应该是2019年七八月份开的工。拖拖拉拉家里边装修，因家庭纠纷，产生停工。有时因石家庄遇到雾霾天气无法装修。硬装是去年过年之前已经装修完。后来因为原告称卫浴不好，过年之后给拆走。今年给原告6000多元，具体金额不知道，算是把卫浴折抵了。相当于完工了。装修到这种程度，还需要原告向我公司支付6000元，但是原告没有支付。原告所说的赠送，我公司活动单页显示，优惠活动需要客户定制整套家具，才能生效，否则视为无效。像这些优惠赠送也给了不少。对与原告签订的合同内容无异议。 本院经审理认定事实如下：2018年6月24日，原告古一辰向被告河北美庭装饰工程有限公司支付装修订金200元；2018年9月3日，原告古一辰（甲方）与被告河北美庭装饰工程有限公司（乙方）签订《河北美庭装饰工程有限公司家庭居室装饰装修工程施工合同》约定，工程地点：盛邦五期；工程期限：90工作日，开工日期为甲方首期款（工程款的70%+第1、7款的2+3+4+5+6）到乙方账后第四日，如物业部门开工手续完备时间晚于前述时间或其他时间耽误开工，则以《现场交底单》时间为开工时间；合同总价款为12万元；工程款支付方式为：第一次首期款，签订合同即付，款项包含，工程款×70%+合同1、7的②+③+④+⑤工程款；中期款，中期验收即付，款项包含工程款×25%水电结算款+变更全款；尾款，竣工验收即付，款项包含工程款×5%+后期变更尾款；工期延误：甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延，因乙方责任不能按期完工，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。且每延误一日应向甲方支付工程款的1‰违约金。因甲方原因造成工期延误由甲方承担相应费用，且每延误一日应向乙方支付剩余工程款的1‰违约金；有关责任：甲方未按期足额支付中期款、尾款的，每延误一天应向乙方支付工程款的1‰违约金；由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”）。同日双方还签订《“5S形象工地”申请协议书》约定，总工程款12万元，预约金（家庭包）30%预约金：￥36000（仅限当天支付）；电器免费安装；此次优惠需客户定整体家居（主材+施工+设计）生效，否则视为无效。签订协议当天，原告向被告支付工程款16000元，2018年9月9日支付工程款1.5万元，2018年9月13日支付工程款0.5万元，2018年12月13日支付工程款4.78万元，2019年6月13日支付工程款3万元。 被告于2019年3月12日开始施工。施工过程中，双方发生纠纷，原告主张被告未按时完工，提交刘博2020年4月25日书写的内容为：“盛邦小区8号楼1-803小区2020.5.2前全部剩余项目到位达到业主满意”的条及加盖被告合同专用章并由郭伏天签名的承诺书复印件及微信聊天记录证明。被告对上述证据均不认可。被告主张去年过年应完工，原告之后说橱柜为假冒伪劣产品，后协商赔偿原告6000元。 本院认为，原被告签订的《河北美庭装饰工程有限公司家庭居室装饰装修工程施工合同（2017版）》系双方真实意思表示，且不违反法律法规强制性规定，合法有效，本院予以确认。双方应按照合同约定履行各自义务，原告应按照合同约定的在签订合同时支付被告首期款即工程款的70%即8.4万元，但是原告未按照合同约定支付，原告违约在先，直至2018年12月13日原告才将首期工程款支付完毕。按照合同约定的原告未按期支付工程款，合同工期相应顺延；因此应按照实际施工的起始时间即2019年3月12日开始计算工期的90工作日，即截止到2019年7月18日应当完工。被告未提交有效证据证明已经施工完毕，结合原告提交的证据，被告主张已经完工，本院不予支持。原告主张至2020年7月27日的违约金，按照合同约定由于被告原因致使工期延误，每延误一天向原告支付工程款的1‰违约金（但不承担其他“租房”、“单位罚款”等各种任何名目的“损失”），违约金为120000元×1‰×375天（2019年7月18日至2020年7月27日）=45000元。依据原被告签订的《“5S形象工地”申请协议书》，在签订合同当日，原告交付3.6万元并且需客户定整体家居，才能享受优惠赠家电，但是本案原告当天仅支付1.6万元并且未定制整体家居，因此按照约定，原告不享受上述优惠；且原告无有效证据证明与被告约定即使不按照上述协议履行也享受优惠的事实存在；因此原告主张被告向其交付家电或折价赔偿2.5万元，本院不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百二十条的规定，判决如下： 一、被告河北美庭装饰工程有限公司于本判决生效后五日内，一次性向原告古一辰支付违约金45000元。 二、驳回原告其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费897元（已减半收取），由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于石家庄市中级人民法院，上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：石家庄市裕宁街77号石家庄市，邮编：050000，收件人：材料收转窗口）。上诉案件受理费1794元应当在提交上诉状之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  李文环 二〇二〇年九月二十八日 书记员  赵 萍