江苏省江阴市人民法院民 事 判 决 书（2019）苏0281民初14130号原告(反诉被告)：上海韬岳环境节能工程有限公司，统一社会信用代码91310113591642477X，住所地上海市宝山区河曲路118号3005室。法定代表人：熊猛，该公司总经理。委托诉讼代理人:孙强，江阴市青阳法律服务所法律工作者。被告（反诉原告）：上海风润建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码91310230072919892C，住所地上海市崇明县跃进南路495号4幢2186室（光明米业经济园区）。法定代表人：顾赛龙，该公司总经理。委托诉讼代理人：潘洪，江苏恒大天仪律师事务所律师。原告（反诉被告）上海韬岳环境节能工程有限公司（以下简称韬岳公司）与被告（反诉原告）上海风润建筑安装工程有限公司（以下简称风润公司）买卖合同纠纷一案,本院于2019年9月25日立案受理后，依法由审判员刘尧宇、人民陪审员刘培、人民陪审员顾婷组成合议庭分别于2020年8月20日公开开庭进行了审理。原告韬岳公司的委托诉讼代理人孙强、被告风润公司的委托诉讼代理人潘洪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告（反诉被告）韬岳公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即给付原告货款人民币22万元，并承担该款自2017年6月16日起至实际给付之日止按每日1‰计算的逾期付款违约金；2.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年3月8日，他公司与风润公司签订美的空调安装工程合同一份，合同约定由他公司为风润公司承包的江阴奥特莱斯品牌直销广场B1展厅、改装车间的全部空调安装工程，合同总价款80万元，支付方式为合同签订后支付合同总价的30%，验收合格15个工作日支付合同总价的65%，工程结算审计后15个工作日支付合同总价的95%，余款作为质保金在一年质保期满后15个工作日付清。合同签订后，他公司根据合同约定安装空调，于2017年5月将空调安装调试完毕。2017年5月26日，他公司将美的空调的相关资料、检测报告、合格证书等交付给风润公司。2017年5月30日，风润公司对空调设备进行了开机验收，验收结论为运行一切正常。风润公司已支付货款58万元，余款22万元经他公司多次催要未能给付，故诉至法院，请求判如所请。被告（反诉原告）风润公司辩称：1.他公司认为不需要再向原告支付货款，按照双方签订的合同，约定工程期限为2017年3月8日至2017年3月28日，原告于2017年5月30日移交设备，于2017年8月15日验收合格，按照约定原告实际的完工期至少逾期两个月；合同第六条第8项约定的逾期完工的违约金计算方式为每延期一天支付合同总价款的千分之五，原告逾期完工需向他公司支付违约金，支付的数额高于原告主张的货款数额，双方实际早已达成口头约定，互不追究，这也是原告不向他公司提交相关材料进行结算的原因。2.按照合同第3条第6条约定，原告应及时开具发票，他公司见票后付款，原告至今未向他公司开具发票。被告（反诉原告）风润公司反诉称：1.判令原告向他公司支付违约金22万元；2、判令原告立即向他公司开具增值税发票80万元；3.本案诉讼费用由原告承担。事实理由同答辩意见。本院经审理认定事实如下：2017年3月8日，韬岳公司作为乙方、风润公司作为甲方签订《空调销售及安装合同》一份，合同约定由乙方为甲方承包的江阴奥特莱斯品牌直销广场B1展厅、改装车间的全部空调安装工程，合同总价款80万元，支付方式为合同签订后支付合同总价的30%，验收合格15个工作日支付合同总价的65%，工程结算审计后15个工作日支付合同总价的95%，余款作为质保金在一年质保期满后15个工作日付清；因乙方原因造成工期延误，每延期一天支付总价款5‰的违约金；乙方应及时开具发票，甲方见票后付款；工程期限自2017年3月8日至3月28日；工程质保期为一年，自《竣工验收证明书》之日开始。2017年5月26日，韬岳公司将美的空调的相关资料、检测报告、合格证书等交付给风润公司；2017年5月30日，风润公司对空调设备进行了开机验收，验收结论为运行一切正常。风润公司已支付价款58万元，尚有余款22万元未支付。韬岳公司未开具价税额为80万元的增值税专用发票。为催收价款，韬岳公司于2019年9月25日具状本院。上述事实，有《空调销售及安装合同》、移交清单、验收单、验收证明书及当事人在法庭上的陈述等证据在卷佐证。本院认为：韬岳公司与风润公司签订的《空调销售及安装合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。韬岳公司已将合同约定的全部空调安装结束并已经验收合格，风润公司应按合同约定的支付价款。合同约定工程期限自2017年3月8日至3月28日，而实际韬岳公司在2017年5月26日将美的空调的相关资料、检测报告、合格证书等交付给风润公司，于2017年5月30日验收合格，韬岳公司的实际工期与合同约定的工期延误了近2个月；虽然韬岳公司陈述延误的原因是风润公司不能及时安排工作场地所致，但其未提供相应的证据予以证明，本院对其陈述的意见不予采信，韬岳公司应承担延迟履行的违约责任。韬岳公司认为风润公司主张的违约损失过高，并请求法院按参照实际损失予以调整，因风润公司未提供证据证明韬岳公司延迟履行给其带来的实际损失的依据，本院对韬岳公司延迟履行违约金酌定为6万元，故本院对风润公司反诉请求支付的违约金予以部分支持。对于韬岳公司主张的利息，因合同约定见票付款，韬岳公司至今未向风润公司开具增值税专用发票，故对韬岳公司主张的利息损失本院不予支持。合同约定韬岳公司应开具发票，韬岳公司销售空调应开具相应价税额即80万元的增值税专用发票给风润公司，故本院对风润公司反诉请求判令韬岳公司开具80万元的增值税专用发票予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条之规定，判决如下：一、上海风润建筑安装工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付上海韬岳环境节能工程有限公司价款22万元；二、上海韬岳环境节能工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付上海风润建筑安装工程有限公司违约金6万元；三、上述一、二两项合并后上海风润建筑安装工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内给付上海韬岳环境节能工程有限公司价款16万元；四、上海韬岳环境节能工程有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内开具80万元的增值税专用发票给上海风润建筑安装工程有限公司；五、驳回上海韬岳环境节能工程有限公司的其他诉讼请求。六、驳回上海风润建筑安装工程有限公司其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本诉案件受理费4600元（上海韬岳环境节能工程有限公司已预交），反诉案件受理费4600元（上海风润建筑安装工程有限公司已预交）。由上海韬岳环境节能工程有限公司负担4600元，由上海风润建筑安装工程有限公司负担4600元，上海韬岳环境节能工程有限公司、上海韬岳环境节能工程有限公司应负担的部分相互抵消，不再互相支付。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于江苏省无锡市中级人民法院。同时根据国务院《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向江苏省无锡市中级人民法院预交上诉案件受理费。审 判 长  刘尧宇人民陪审员  刘 培人民陪审员  顾 婷二〇二〇年九月二十四日书 记 员  蒋梦绮本案援引法律条款《中华人民共和国合同法》：第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。第一百五十九条买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者约定不明确的，适用本法第六十一条、第六十二条第二项的规定。第一百六十一条买受人应当按照约定的时间支付价款。对支付时间没有约定或者约定不明确，依照本法第六十一条的规定仍不能确定的，买受人应当在收到标的物或者提取标的物单证的同时支付。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释（二）》第二十九条当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。