河北省石家庄市新华区人民法院民 事 判 决 书（2020）冀0105民初3516号原告：石家庄宝泰房地产开发有限公司，住所地石家庄新华区。法定代表人：张风林，该公司执行董事。委托代理人：李晓亮，该公司员工。委托代理人：郭美玲，该公司员工。被告:河北高比楼宇设备销售有限公司，住所地石家庄市高新区。法定代表人：杨红风，该公司执行董事。委托代理人：段美龙，该公司总经理。原告石家庄宝泰房地产开发有限公司（以下简称宝泰房地产）与被告河北高比楼宇设备销售有限公司（以下简称高比楼宇公司）承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月13日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月4日公开开庭进行了审理。原、被告双方的委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宝泰房地产公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原、被告双方签订的关于天下锦程项目《电梯设备采购及安装工程购销合同》；2.被告返还原告所购部分电梯的货款、余款、预付款、延期交货产生的费用和利息以及因违约支付的违约金和应返还的定金共计2797228元；3.本案代理费、保全费、诉讼相关费用由被告承担。事实和理由：原、被告双方于2016年7月7日签订了总价为5784000元的《电梯设备采购及安装工程购销合同》，合同约定由被告向原告提供天下锦程项目使用的电梯30台，其中包括无机房消防客梯16台（型号：L1-L16）、无机房客梯7台（型号：L17-L23）、无机房消防担架梯7台（型号：L24-L30）。合同签订后，原告方已严格按照合同约定全部向被告付清货款，但用于10#、11#楼的3台无机房客梯（L17-L19），5台无机房消防担架梯（L24-L28）经原告方多次催促，被告方至今也未按合同约定的义务交货；被告方的违约行为已经给原告方造成了巨大经济损失。另外，原告依约支付货款后，因被告没有交货，政府主管部门对此事非常关注，业主对原告的反面情绪非常严重，正常情况下应该在2019年10月份左右交付业主，多次引起群体上访，为此原告又从其他公司另行采购了电梯，现正在安装调试阶段，预计2020年10月份交付使用。为维护原告合法权益，故诉至法院，请求判如所请。被告高比楼宇公司答辩意见：现因原告定制了其他公司的电梯，原、被告双方无法再继续履行合同，请求法院按双方签订的合同条款进行判决。案件事实一、2016年7月7日原告宝泰房地产公司（甲方）与被告高比楼宇公司（乙方）签订《天下锦程项目电梯设备采购及安装工程购销合同》（以下简称购销合同），约定被告（乙方）向原告（甲方）提供天下锦程项目使用的电梯30台，其中包括无机房消防客梯16台（设备编号L1-L16，其中L1-L5为5台，价款为742200元；L6-L10为5台，价款为743200元；L11-L4为4台，价款为598560元；L15-L16为2台，价款为310080元）、无机房客梯7台（设备编号L17-L23，单价236440元）、无机房消防担架梯7台（设备编号L24-L30，单价247840元），合同总价为5784000元（含17%增值税，所有进口部件的关税）。付款条件：甲方应当在合同签订之日起7天内支付给乙方5000元/台电梯，作为定金（首期付款)，即15万元；甲方应当在要求乙方排产前80天向乙方支付至本合同总价款的30%作为排产款（第二期付款），即1585200元，已支付的定金可算入累计付款比例；甲方应在根据本合同第3.2条规定的最终交货日期前45天支付至本合同总价款的100%作为发货款（第三期付款），即4048800元；乙方在每期货款和支付凭证扫描件收到后，向甲方开具等额的增值税专用发票或增值税普通发票。违约责任和赔偿：第6.1条约定，若甲方逾期付款，每逾期1天，须向乙方支付该期应付价款的千分之一作为违约金，但违约金最高不超过本合同总额的百分之五，若甲方逾期付款超过60天，则乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方的直接损失；第6.2条约定，若由于乙方自身原因交货延迟，每延迟1天，须向甲方支付延误部分设备价款的千分之一作为违约金，但违约金最高不超过本合同总额的百分之五，若延误超过60天，则甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的直接损失；第6.6条约定，本合同生效后，因乙方原因全部或部分解除合同的，乙方向甲方双倍返还全部或者相应部分的定金。因甲方原因全部或部分解除合同的，乙方将没收全部或者相应部分的定金，若定金已计入甲方累计已付设备价款的，甲方应当另行向乙方支付与全部或相应部分定金等额之款项；第6.7条约定，双方就对方遭受的任何间接损失和衍生性损失不承担赔偿责任。在任何情况下合同任何一方所承担违约赔偿金额（包括违约金）总计不应超过本合同总价的百分之十。同时，双方对设备的生产与交付、设备的验收与保管、质量保证和服务、合同变更、争议解决等进行了约定。该合同附件为技术规格表、排产通知、最终发货日期确认通知等。二、合同签订后，原告于2016年7月15日向被告支付412万元，2019年1月30日支付420600元，2019年4月4日支付660828元（原告交付被告电子商业承兑汇票一张，金额660828元，出票日2019年1月30日，汇票到期日2019年3月30日，被告收到汇票后背书转让给河北日立电梯工程有限公司，该公司于2019年4月4日提示付款），即原告共计支付被告5201428元。三、被告收到原告货款后，陆续向原告履行了部分交货义务。2019年1月30日原告向被告发出《最终发货日期确认通知》，要求天下锦程项目11#楼无机房客梯2台（设备编号L20-L21）、无机房消防担架梯2台（设备编号L27-L28）最终发货日期为2019年4月24日。2019年4月4日原告向被告发出《最终发货日期确认通知》，要求天下锦程项目10#楼无机房客梯3台（设备编号L17-L19）、无机房消防担架梯3台（设备编号L24-L26）最终发货日期为2019年6月27日。被告高比楼宇公司委托安装的高比电梯股份有限公司在上述两份通知上盖章确认后，被告仅提供了11#楼无机房客梯2台（设备编号L20-L21），其余8台未履行供货义务，包含10#楼的3台无机房客梯（L17-L19，单价236440元），10#、11#楼的5台无机房消防担架梯（L24-L28，单价247840元）。根据合同约定计算，被告未供货部分的价款为1948520元（3台无机房客梯×236440元/台+5台无机房消防担架梯×247840元/台）。四、双方均认可合同约定被告应向原告供应30台电梯，原告已付26台电梯货款，被告实际供货18台电梯，尚有8台电梯未供货，合同未能继续履行系被告未按期供货所致。原告主张其已付26台电梯货款5201428元，被告已供18台电梯货款2866920元，尚欠2334508元的货物未提供[未供货8台电梯价款1948520元+预付货款385988元(4#楼L22、L23、L29、L30电梯部分预付款)]。五、原告提交2019年11月30日工程签证单，欲证明案涉天下锦程项目的施工单位江苏省苏中建设集团股份有限公司租赁升降机发生的费用，其中升降机租赁费前期为540元/天，后调整为640元/天。施工单位提交工程签证单后，原告审定价款为195740元。六、原告要求被告赔偿因延期交货产生的费用、违约金，并双倍返还定金，具体计算方式如下：1.案涉8台电梯因未交货产生升降机费用142280元。案涉11#楼2台无机房消防担架梯（设备编号L27-L28）电梯排产日2019年1月30日，交货日2019年4月24日，至2019年9月24日仍未交货，延期153天，升降机产生费用94220元（540元/天×37天+640元/天×116天）；10#楼无机房客梯3台（设备编号L17-L19）、无机房消防担架梯3台（设备编号L24-L26）排产日2019年4月4日，交货日2019年6月27日，至2019年9月24日仍未交货，延期89天，升降机产生费用48060元（540元/天×89天）。2.案涉电梯因延迟交货1台、未交货8台，根据《购销合同》违约责任和赔偿第6.2条约定，被告须向原告支付延误部分设备价款的千分之一的违约金，共计230440元。（1）案涉11#楼型号为L21电梯，交货日期应为2019年4月24日，实际交货日期2019年8月9日，延迟交货107天，236440元/台×1台×107天×1‰=25299元。（2）案涉10#楼型号为L17—L19电梯3台，交货日期应为2019年6月27日，至2019年9月24日仍未交货，延期89天，236440元/台×3台×89天×1‰=63129元。（3）案涉10#楼型号为L24—L26电梯3台，交货日期应为2019年6月27日，至2019年9月24日仍未交货，延期89天，247840元/台×3台×89天×1‰=66173元。（4）案涉11#楼型号为L27—L28电梯2台，交货日期应为2019年4月24日，至2019年9月24日仍未交货，延期153天，247840元/台×2台×153天×1‰=75839元。以上合计230440元（25299元+63129元+66173元+75839元）。3.双倍返还未供货部分的定金，根据《购销合同》违约责任和赔偿第6.6条约定，被告须向原告双倍返还相应部分定金，即5000元/台×9台×2倍=90000元。以上金额共计462720元（升降机费用142280元+违约金230440元+双倍定金90000元）。被告称需要核实延期天数等有关情况，本院限被告于2020年9月9日之前书面回复意见，逾期将依法裁决。被告未在限期内回复本院。七、被告主张根据双方签订的合同第6.2条约定，违约金总额不超过合同总额的5%，即289200元（5784000元×5%）。原告主张根据合同第6.7条约定，在任何情况下合同任何一方所承担违约赔偿金额（包括违约金）总计不应超过本合同总价的10%，据此计算被告应支付违约赔偿金额为578400元（5784000元×10%）。原告在本案中主张违约赔偿总额462720元，未超过合同约定的限额。裁判理由与结果本院认为，原、被告签订的《天下锦程项目电梯设备采购及安装工程购销合同》系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规的禁止性规定，合同依法成立并有效。原告依约向被告支付货款后，被告应按约向原告履行供货义务。根据查明的事实可以认定，原告已付货款5201428元，被告已供设备编号为L1—L16及L20—L21的电梯共计18台，根据合同约定价款计算，被告实际供货价款为2866920元（742200元+743200元+598560元+310080元+236440元/台×2台），据此计算，被告尚有2334508元（已付款5201428元—已供货价款2866920元）的货物未供应。因合同不能继续履行系被告未能按期供货所致，现原告已另行定制其他厂家电梯，双方继续履行合同已不现实，故原告要求被告退还货款2334508元的请求，理据充分，本院予以支持。关于违约赔偿问题。双方签订的购销合同第6.2条约定，若由于乙方（被告）自身原因交货延迟，每延迟1天，须向甲方（原告）支付延误部分设备价款的千分之一作为违约金，但违约金最高不超过本合同总额的百分之五，若延误超过60天，则甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方的直接损失。第6.6条约定，本合同生效后，因乙方原因全部或部分解除合同的，乙方向甲方双倍返还全部或者相应部分的定金。第6.7条约定，双方就对方遭受的任何间接损失和衍生性损失不承担赔偿责任。在任何情况下合同任何一方所承担违约赔偿金额（包括违约金）总计不应超过本合同总价的百分之十。原告根据被告延期交货情况，依据合同约定计算，被告应承担违约赔偿额462720元（升降机费用142280元+违约金230440元+双倍定金90000元）。本案双方签订的合同既约定了违约金条款，又约定了定金条款。经本院释明，原告要求选择适用违约金条款。据此计算，被告应承担违约赔偿额372720元（升降机费用142280元+违约金230440元）。本院对此认定如下：首先，合同不能继续履行系被告违约所致，原告并不存在违约行为；其次，双方签订的购销合同第6.7条明确约定，在任何情况下合同任何一方所承担违约赔偿金额（包括违约金）总计不应超过本合同总价的百分之十，即578400元（合同总额5784000元×10%），本院认定的违约赔偿总额372720元未超过合同约定的金额578400元；第三，原告主张延迟交货损失仅计算至2019年9月24日，原告并未主张此后的损失，而至原告起诉前被告仍未交付剩余8台电梯。根据公平及诚信原则，本院认定被告承担违约赔偿金额为372720元。综上，依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条、第一百一十六条之规定，判决如下：一、解除原告石家庄宝泰房地产开发有限公司与被告河北高比楼宇设备销售有限公司签订的《天下锦程项目电梯设备采购及安装工程购销合同》；二、被告河北高比楼宇设备销售有限公司于本判决生效之日起十日内退还原告石家庄宝泰房地产开发有限公司货款2334508元，并支付违约赔偿金372720元；三、驳回原告的其他诉讼请求。被告如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费29178元，减半收取14589元，原告负担360元，被告负担14229元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状正本四份，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。并自递交上诉状之日起7日内预交上诉费（上诉费按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳，收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号：6232010905xxxx，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期不交纳的，按自动撤回上诉处理。审判员  杨有凤二〇二〇年九月十五日书记员  崔泽豪