成都市金牛区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川0106民初10326号 原告：四川省川能水利电力建设有限公司，住所地成都市金牛区高新技术产业园区蜀西路46号2栋701、702号。 法定代表人：宋沁伦，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：蒲红，四川蜀鼎律师事务所律师。 被告：成都旭景机电设备有限公司，住所地成都高新区盛和一路88号1栋2单元21层2119号。 法定代表人：赵清兰，该公司经理。 委托诉讼代理人：周阳，四川仁卓律师事务所律师。 原告四川省川能水利电力建设有限公司（以下简称“川能公司”）诉被告成都旭景机电设备有限公司（以下简称“旭景公司”）买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月6日受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告川能公司的委托诉讼代理人蒲红，被告旭景公司的委托诉讼代理人周阳到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告川能公司向本院提出诉讼请求：1.判令旭景公司向川能公司支付延迟交货损失55470元；2.判决由旭景公司承担问题产品的维修、更换的质保义务，以使其能正常使用；3.本案的诉讼费由旭景公司承担。事实和理由：川能公司与旭景公司于2019年11月15日签订一份销售合同，由旭景公司向川能公司宜宾市天宜锂业科创有限公司35KV变电站项目提供手车式真空断路器、电压互感器、零序互感器、电流互感器产品。同日，旭景公司向川能公司提供总额为1264334.62元的报价单一份。2019年12月4日，双方经协商签订了一份补充协议，对合同金额等条款做了相应的调整，同时，旭景公司提供了一份新的总额为1290000元的报价单。2019年12月20日，川能公司支付旭景公司预付货款64.5万元，双方签订的合同正式生效。按照合同约定，合同生效后，卖方收到买方每批次订货单之日起30日内供货。实际买方订货单为卖方提供的报价单，不需要卖方重新出具订货单。故旭景公司实际应在合同生效后30日内，即2020年1月19日前向川能公司提供产品。川能公司实际分别在2020年1月11日，1月16日，2月26日及3月2日才陆续收到旭景公司提供产品。按照合同约定，旭景公司每逾期交货一天，支付逾期交货部分价款1‰的违约金，最高不超过逾期货物金额的20%。故旭景公司应向川能公司支付违约金55470元。川能公司实际损失远大于违约金约定，川能公司保留追偿权利。2020年3月25日，川能公司发现部分电流互感器二次绕组抽头接线螺丝无法拧紧，立即通过电话和微信的方式要求旭景公司在3月27日前派人进行处理。然而直至业主要求的3月31日设备送电日，旭景公司都没有派人处理。川能公司请四川万控电气成套有限公司临时处理保证按时送电，后川能公司多次要求旭景公司处理都未得到响应。为维护川能公司合法权益，诉至法院。 被告旭景公司辩称，川能公司的诉讼请求无事实和法律依据，请求驳回。双方签订的《销售合同》第四条明确约定，“若因水灾、火灾、地震、台风、战争、海关检查、进口手续及厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，供货时间顺延，卖方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。”，本案中，旭景公司系ABB公司代理商，交货方式为ABB原厂供货，川能公司对此情况知晓，双方在合同中明确约定因厂商供货延迟，旭景公司不承担因此导致的一切损失及相关费用。厂商延期交货没有给川能公司造成任何损失，川能公司未举证证明因厂商延期交货而产生损失，请求驳回川能公司诉请第一项。案涉货物无任何质量问题，若符合质保的范畴，川能公司可以依据合同约定主张质保义务，旭景公司予以配合。旭景公司仅为经销商，销售的产品经川能公司验收无误，没有质量瑕疵，不存在任何质量问题。货物由四川万控电气成套有限公司负责安装，川能公司所述问题并非产品质量问题，不排除系安装时的问题，且已经处理完毕，产品能正常使用，川能公司所述与事实不符。 本院经审理认定事实如下：2019年11月15日，川能公司与旭景公司签订《销售合同》，双方对供货时间约定为“本合同生效后，卖方收到买方每批次订货单之日起30日内供货，若因……厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，供货时间顺延，卖方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。”。对质保期约定为“产品质保期为收货之日起12个月”。 2019年12月4日，旭景公司出具编号CDXJ20191204-1《成都旭景机电设备有限公司报价单》，就具体的货物型号、数量、金额等做作出报价，在货期备注栏载明手车式真空断路器货期为4周，电压互感器货期为5周。同日，双方签订《补充协议》载明，川能公司将价格修订，详细型号、数量及技术要求，以川能公司和旭景公司双方签字盖章确认的清单为准；合同价格增加后为1,290,000.00元，税率13%；详细更换型号、数量及价格清单、技术协议、设计图纸，以编号为CDXJ20191204-1的《宜宾市天宜锂业科创有限公司35kv变电站项目报价单》为准，经双方签字盖章确认后，即成为原合同和本协议不可分割的组成部分；本协议与原合同发生冲突时以本协议为准；除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。 2020年1月16日，双方签订《补充协议》对电流互感器型号和数量进行变更，总价格未变。 2019年12月20日，川能公司向旭景公司支付货款645,000.00元。 2020年1月至2020年2月期间，厦门ABB电力设备有限公司向川能公司发货，由川能公司直接收货。发货及收货时间如下表：                            发货时间                       收货时间                               2020.1.2                       2020.1.11                               2020.1.10                       2020.1.16                               2020.2.20                       2020.2.26                               2020.2.28                       2020.3.2                2020年2月17日，旭景公司向川能公司出具《ABB互感器发货情况说明》载明，旭景公司采购的ABB互感器预计到货时间为2020年2月17日，由于疫情影响，成都地区的物流未得到政府部门的复工批复，货物目前还在厦门工厂，该情况说明以微信方式送达川能公司。 2020年2月22日旭景公司微信告知川能公司“陈总，我在此确认货物已经发出来了，剩下三只工厂也告知28会出来，货款也麻烦你呢大概什么时候会支付呢”，川能公司回复“下周三左右，这周公司所有人员在家办公，下周办公室应该会有人”。 2020年3月25日，川能公司以微信告知旭景公司“10千伏2000A断路器此处无密封盖，请贵公司尽快处理”，“电流互感器二次绕组接线端子螺丝长，无法拧紧”，川能公司当日回复“陈总，互感器电流型号具体是那台，还是全部都是螺丝长，请把名牌号拍照出来ABB工厂要谢谢”。川能公司于2020年6月12日向旭景公司发出告知函要求旭景公司处理电流互感器二次接线端子螺丝过长，无法拧紧的问题。同日，旭景公司向川能公司发出《回复函》，认为川能公司未能在验收之日起5日内向旭景公司提出书面异议，视为产品符合合同约定，川能公司丧失质量异议权，并提出“据贵公司反馈，贵公司在《告知函》中所述问题早已全部处理完毕。贵司提出的问题并非为贵司拖欠货款的理由”。 2020年5月12日，旭景公司以川能公司为被告向本院提起买卖合同纠纷之诉，主张川能公司支付剩余货款及违约金，我院于2020年7月13日作出（2020）川0106民初5237号民事判决，部分支持旭景公司的诉请。 另查明，庭审中，川能公司申请撤回判决旭景公司承担问题产品造成的损失100000元的诉讼请求，本院予以准许。 以上事实有《销售合同》、《成都旭景机电设备有限公司报价单》、《补充协议》、《宜宾市天宜锂业科创有限公司35kv变电站项目报价单》、《国内支付业务收款回单》、《发货通知单》、《ABB互感器发货情况说明》、《告知函》、微信聊天记录、（2020）川0106民初5237号民事判决书以及庭审中各方当事人的一致陈述等证据在案予以证实，足以认定。 本院认为，依法成立的合同受法律保护，相应合同方应按照合同约定和法律规定行使权利、履行义务。 对于川能公司主张旭景公司支付延迟交货损失55470元的诉请，经查，合同签订后由厂商厦门ABB电力设备有限公司直接向川能公司发货，部分货物在合同约定的期限内到货，部分货物因疫情影响导致厂商延迟发货，川能公司不能证明延迟发货系旭景公司过错导致，亦不能证明延迟发货造成的实际损失及具体金额，根据双方签订的《销售合同》中“本合同生效后，卖方收到买方每批次订货单之日起30日内供货，若因……厂商供货延迟，等不可抗拒的原因，导致合同不能全部或部分履行（或适当履行）的，供货时间顺延，卖方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。”之约定，本院对川能公司的该项诉讼请求不予支持。 对于川能公司主张旭景公司承担问题产品的维修、更换的质保义务，以使其能正常使用的诉讼请求，经查，案涉产品尚在质保期内，则旭景公司应当对产品质量承担质保责任，但川能公司所举证据尚不足以证明案涉产品在使用中出现了无法解决、影响使用的问题且系产品自身出现质量问题导致，故本院对川能公司的该项诉讼请求不予支持。 据此，根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款之规定，判决如下： 驳回四川省川能水利电力建设有限公司的诉讼请求。 案件受理费1705元，由四川省川能水利电力建设有限公司负担。（已支付） 如不服本判决，可于判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于四川省成都市中级人民法院。 审判员  梅诗雪 二〇二〇年九月二十五日 书记员  黄小龙