河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0191民初1452号 原告：刘坤方，男，1994年3月14日生，土家族，户籍地：贵州省凤冈县。 委托诉讼代理人：徐丽华，浙江诺力亚律师事务所律师。 被告：石家庄正日商务网络有限公司，住所地石家庄市新石北路368号创新大厦七层西侧，统一社会信用代码：91130101737379414E。 法定代表人：王永鑫，该公司经理。 委托诉讼代理人：师美菊，该公司员工。 原告刘坤方与被告石家庄正日商务网络有限公司（以下简称正日商务公司）合同纠纷一案，本院于2020年7月24日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月1日公开开庭进行了审理。原告刘坤方的委托诉讼代理人徐丽华，被告正日商务公司的委托诉讼代理人师美菊到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告刘坤方向本院提出诉讼请求：因甲方合同违约，请求甲方按照签订合同支付合同金额4万元。事实与理由：2019年11月初与甲方约定开发《优秀媒体助手》软件项目，并签订合同，金额10万元，截止2020年3月底，我方已按照合同完成软件相关开发内容，按照拟定合同开发完成需要支付合同对应佣金，但开发完成并且验收过后，甲方迟迟不支付，大约一周后甲方以他们“业务部门觉得不好用，所以没用”为由，并且提出新的需求，且新需求在现有技术手段根本无法实现，所以甲方就不给结费用，导致最终合同终止。目前甲方未支付任何费用。我方整个技术团队几个月的辛苦工作，未获得一分报酬，因此我申请法律援助，希望讨回应得报酬，望贵院依法秉公处理，判如所请。 被告正日商务公司辩称，一、原告方未能在约定时间完成对应功能，截止到2020年3月底仍未交付，超出约定完成时间三个月；合同要求系统可以正常使用，业务部门在验收使用时发现账户绑定一次后，再次使用时需重复绑定，没有提高效率，反而增加工作人员的工作量，业务部门不能正常使用，并没有达到合同要求；《需求说明书》功能未完成。综上几点，我公司认为原告并未按照合同完成软件相关开发内容，无权申请开发费用。二、原告开发的软件并未通过验收。依据合同，原告交付的软件不合格，属于根本违约，原告无权申请开发费用。三、我公司所谓的新需求是指，媒体账户绑定有效期短，我公司要求延长媒体账户绑定有效期到30天，以达到提高业务部门工作效率的目的。原告开发的功能不能满足我公司的需求，按照合同中约定，原告应该免费修改，所以原告所谓的新需求是属于原合同中约定的已有功能，因未达到要求而要做的功能修改并不属于新需求。四、我公司给的参考网站实现了这个功能，其他同类软件也实现了这个功能。原告也有实现解决方案。五、我公司认为原告在交付软件不合格的情况下不同意继续改进软件，且单方面提出终止合同，不但无权申请开发费用还应该赔偿我公司的损失。六、按照合同中约定，原告须完成合同中约定的功能并验收通过，我公司才需支付合同约定的金额。综上所述，原告所主张的诉讼请求并不合理，我公司请求人民法院依法驳回原告的全部诉讼请求。 经审理查明，本院认定如下事实：2019年12月7日，原告刘坤方（乙方）与被告正日商务公司（甲方）签订《优秀媒体助手委托开发合同》。双方约定：根据甲方的要求，乙方在规定时间内完成优秀媒体助手的开发。项目启动日期为2019年11月26日，自项目正式启动后，《需求说明书》优先级为1的功能在30天内完成，即2019年12月29日前。其他功能在2020年2月10日前。甲方的主要权利义务为：督促乙方按规定时间完成项目开发，向乙方支付开发费用。乙方的主要权利义务为：在规定时间内完成项目软件开发，有责任自行准备软件开发所需的硬件设备及开发资料。乙方完成软件、需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。交付内容包括全部的全代码、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南、测试报告等，并需帮助甲方不知道甲方指定的服务器上，并保证系统可以正常使用。项目费用合计为10万元人民币。优先级为1的功能开发完成后，甲方须在十个工作日内完成测试验收，并向乙方提供验收合格报告，同时，乙方将软件设计相关文档交付给甲方，甲方在五个工作日内支付首批开发费用的50%，即4万元。甲方有责任按协议支付乙方费用，乙方有责任按期向甲方交付源代码和设计文档。如未能按时交付，则每延期一天，甲方将扣除乙方总费用的0.5%作为补偿。协议还约定了其他内容。 合同签订后，原告刘坤方按合同约定完成了优先级为1的产品研发。2020年3月27日，被告正日商务公司的邮件显示，“目前媒体助手的使用情况，也一直在跟踪两位同事使用的反馈情况，目前情况良好，各个媒体发布情况正常。” 原告刘坤方认为，其已经完成第一阶段的功能开发，且已将研发软件经交付被告，并经被告验收合格；被告正日商务公司认可收到原告刘坤方研发的一阶段软件，但认为其开发的软件未通过验收，且原告刘坤方未按合同约定交付软件源代码和设计文档。 至本案起诉之日，被告正日商务公司未向原告刘坤方支付第一阶段研发费用。 上述事实有《优秀媒体助手委托开发合同》、邮件、法庭笔录等证据予以证实。 本院认为：原告刘坤方与被告正日商务公司签订的《优秀媒体助手委托开发合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律法规强制性规定，合法有效。庭审查明，原告刘坤方已完成第一节段软件开发工作，并已交付被告正日商务公司。本案争议焦点为原告刘坤方研发的第一阶段软件是否已通过验收，被告正日商务公司是否应支付原告刘坤方软件开发费用4万元。关于第一阶段软件是否已通过验收。被告正日商务公司在邮件中称“第一阶段开发成果各媒体发布均正常”，能够证实第一阶段软件开发已经验收合格，被告正日商务公司已正常使用第一阶段软件。被告正日商务公司提出，该邮件系其内部工作邮件，不能视为该软件已通过验收。即使该邮件仅为其内部员工工作交流使用，但邮件内容亦能证明软件已在正常使用当中，故其意见本院不予采纳本院不予采纳。关于被告正日商务公司是否应向原告刘坤方支付研发费用。合同约定：第一阶段软件研发工作完成后，乙方（原告刘坤方）应将软件设计相关文档交付给甲方（被告正日商务公司），甲方在五个工作日内支付首批开发费用的50%即4万元。如未能按时交付源代码和设计文档，甲方将扣除乙方总费用的0.5%作为补偿。原告刘坤方认为，其在设计完成后已将产品代码以邮件方式交于被告正日商务公司，已完成了合同约定的交付义务。合同对原告刘坤方主要义务的约定为：“乙方完成软件、需求分析、设计、编码、测试工作，并交付甲方使用。交付内容包括全部的全代码技术文档、用户指南、操作手册、安装指南、测试报告等。”根据上述合同约定，原告刘坤方仅向被告正日商务公司交付产品代码，不符合合同约定，其并未按合同约定履行向被告正日商务公司的交付义务。合同约定，每逾期一日，应扣除研发费用应扣除0.5%。违约金过高，本院调整为按日万分之三扣除研发费用。合同约定第一阶段的研发费用为4万元，扣除后剩余费用为34450元，应由被告正日商务公司向原告刘坤方支付。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条之规定，判决如下： 一、被告石家庄正日商务网络有限公司于本判决生效之日起十日内向原告刘坤方支付研发费用34450元； 二、驳回原告刘坤方其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费800元，减半收取计400元，由原告刘坤方负担200元，被告石家庄正日商务网络有限公司负担200元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（地址：河北省石家庄高新区，邮编：050035，收件人：材料收转窗口）。上诉案件受理费应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审 判 员  李 霞 二〇二〇年九月二十七日 法官助理  李玲玲 书 记 员  黄梦旋