吉林省长春市朝阳区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）吉0104民初5154号 原告：郭世林，男，现住长春市绿园区。 被告：吉林省爱尚家商贸有限公司，住所地吉林省长春市高新技术产业开发区创新路以北华润凯旋门第****房。 法定代表人：高委员，经理。 委托诉讼代理人：刘波，北京尚公（长春）律师事务所律师。 被告：高委员，男，现住长春市宽城区。 委托诉讼代理人：刘波，北京尚公（长春）律师事务所律师。 原告郭世林诉被告吉林省爱尚家商贸有限公司（以下简称“爱尚家公司”）、被告高委员装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年9月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告郭世林、被告爱尚家公司与被告高委员共同的委托诉讼代理人刘波到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 郭世林向本院提出诉讼请求：1.被告一返还剩余的装修款共计48,000.00元；被告二对公司的责任承担无限连带责任；2.被告因违反合同约定给原告造成的损失共计15,600.00元，要求二被告连带承担。原告当庭变更第一项诉讼请求为：被告一返还剩余的装修款共计46,998.00元。事实和理由：2019年11月11日原告和被告一签订了《住宅装饰装修施工合同》（文本形式:齐家典尚一站式品质家装合同），约定，原告将位于××路的房子交由被告一负责装修，被告包工、包全部材料，内容见《齐家典尚大包包含内容》，装修效果是原告可以拎包入住。合同价款为78,000.00元，分三次支付，截至2020年5月9日原告已付给被告一所有装修款项。从2019年11月19日进场，约定合同工期共82天。装修开始后原告一直积极配合被告实施装修，积极履行合同责任，后由于被告安装的地漏品牌与合同内约定不一致，在更换地漏的过程中把地热管损坏，导致后面的装修无法进行下去，一直拖延至2020年4月木瓦工结束，2020年5月8日油工部分结束。后面工程搁置，合同内约定的主材(卫浴、全屋定制等）安装拖延至今，被告再也没有继续履行合同。原告找被告多次协商，被告还是不进行衣柜、厨卫、木门等后续装修，经原告多次与被告公司员工、厂家沟通发现被告根本没有给定做衣柜、厨卫等，其有意欺骗原告以拖延时间，完全不顾合同约定，单方撕毁合约，完全没有继续履行合同的意思。被告一是有限责任公司，被告二高委员是该公司的法定代表人，也是公司唯一的股东，是公司的实际控制人，原告给被告一的全部装修款均是转到个人微信账户上，但是出具的确是盖有公司印章的收据，说明被告一和被告二的行为已经出现了公司人格混同的情况，所以被告高委员应当对公司的责任承担无限连带责任。由于被告的违约行为，拖延了原告的装修进程，导致现在无法入住，给原告在时间和金钱上均造成了很大的经济损失，原告多次协商未果，故诉讼来院。 爱尚家公司、高委员共同辩称：1.在爱尚家公司与原告合同事实上终止后，轻工辅料工程已经完成，剩余主材经统计：合同项内未完工程11,900.00元、赠送未完项目有6,500.00元，另据合同（赠送）补充约定第二条，合同因故终止，优惠（赠送）内容同时失效，故未完价值6,500.00元赠送项目也应扣除；2.合同并未约定履行期限，原告主张的违约责任不应承担；3.爱尚家公司用行为表明不履行合同后，原告应找其他装修公司或个人，防止损失扩大，对扩大部分爱尚家公司无需承担；4.高委员确系公司股东，但爱尚家公司为有限责任公司，具有独立人格，涉案装修款未进入高委员个人账户，而是进入公司常用微信付款账户即高某工商银行账户，公司亦给开具了收据，原告主张高委员与公司人格混同没有证据。综上，合同不能履行后对于合理的工程款，同意承担，额外部分请求驳回。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，并基此查明事实如下：一、2019年11月11日，原告与爱尚家公司签订《住宅装饰装修施工合同》，约定，原告将位于集安小区401号房屋装修工程发包给爱尚家公司，爱尚家公司包工、包全部材料，合同金额78,000.00元，签订合同支付31,200.00元，水电、地热、地热结束支付31,200元，木瓦结束支付15,600.00元；由于爱尚家公司原因致使工期延误，每延误1日按工程预算款的0.01%承担违约责任。双方通过合同所附《齐家典尚大包包含项目》对施工范围进行了约定。双方同时签订《欧标样板示范工地优惠（赠送）补充约》，约定，优惠内容：赠送：两主卧大衣柜、鞋柜、指纹锁，①水电全屋通换，用日丰、通*料，②地热日丰**，③含两卧室窗口，④厨柜，⑤拆除（含大白）（地面（地面刨砖上楼、垃圾外运、抹灰，⑥全屋地砖、全屋石膏线；如合同因故终止，则优惠（赠送）内容同时失效。合同签订后，原告支付爱尚家公司装修款76,900.00元，通过微信转入案外人高某个人账户。2019年11月21日工程开工，爱尚家公司未依约施工完毕，至2020年6月13日停工。 二、原告制作《未完成项目--明细》一份，主张爱尚家公司未完成工程价值46,998.00元。二被告对此不予认可，称，“两个卧室衣柜、鞋柜”、“指纹锁”属于赠送项目，应该扣除，“踢脚线”已经安装完毕，“电路改造墙面恢复”不应该包括在双方约定的合同收费及赠送工程内，“燃气管维修”、“安装台下盆费用”、“地热;地热管损坏保障金）”需依据双方签字确认的约定，否则不承认，同时对于原告所标注的价款，因双方并没有约定各单项工程的价款及品牌，所以对原告主张的价款也不认可。爱尚家公司自认合同项内未完工程价款为11,900.00元，赠送部分未完成项目价值6,500.00元。原告及二被告均表示不申请对案涉工程爱尚家公司实际完成工程量及工程造价进行鉴定。 另查明，爱尚家公司为一人有限责任公司，股东为高委员，高某为公司监事。 本院认为，一、原告与爱尚家公司签订的《住宅装饰装修施工合同》、《齐家典尚大包包含项目》、《欧标样板示范工地优惠（赠送）补充约》均系双方真实意思表示，且不违反相关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依约履行各自的义务。二、爱尚家公司擅自停工行为构成违约，合同虽未约定竣工日期，但爱尚家公司于2020年6月13日以自己的行为表明不再履行装修义务，根据《中华人民共和国合同法》第九十四条、第九十七条之规定，原告提起本次诉讼的行为应视为行使合同解除权，爱尚家公司应当返还未装修部分工程的装修款并赔偿原告因其违约行为遭受的损失。因双方签订的是固定总价的施工合同，双方均未就爱尚家公司实际完成的工程量及工程造价提供充分有效证据或申请鉴定，爱尚家公司对原告自行制作的《未完成项目--明细》亦不予认可，故本院依据被告当庭自认金额予以认定，即爱尚家公司应当返还原告装修款11,900.00元，同时根据双方约定，赠送部分未完成工程价款无需支付原告。因合同未约定竣工日期，原告亦未提供证据证明其实际损失金额，故本院以其实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度，结合合同中关于违约金的约定，根据公平原则，酌情保护原告违约金780.00元。三、原告要求要求二被告承担连带责任的主张，依据不足，本院依法不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、第九十二条规定，判决如下： 一、被告吉林省爱尚家商贸有限公司于本判决生效后立即返还原告郭世林装修款11,900.00元； 二、被告吉林省爱尚家商贸有限公司于本判决生效后立即支付原告郭世林违约金780.00元； 三、驳回原告郭世林其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费695.00元，由原告郭世林负担635.00元，由被告吉林省爱尚家商贸有限公司负担60.00元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。 审判员  谢省伦 二〇二〇年九月十四日 书记员  程 喆