浙江省淳安县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）浙0127民初1116号 原告（反诉被告）：安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司，住 所地：安徽省绩溪县华阳镇霞间路231号。 法定代表人：胡宏华，总经理。 委托诉讼代理人：张裕有，江苏达因律师事务所律师。 被告（反诉原告）：淳安县武强建筑有限责任公司，住所地： 浙江省淳安县汾口镇杨翠街21号。 法定代表人：王维茂，执行董事。 委托诉讼代理人：周剑，浙江星韵律师事务所律师。 原告安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司（以下简称“玖展幕 墙公司”）与被告淳安县武强建筑有限责任公司（以下简称“武强建筑公司”）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月7日立案后，依法适用简易程序。被告武强建筑公司于2020年4月29日向本院提起反诉，本院于2020年5月7日公开开庭进行了合并审理。后因案情复杂，转为普通程序于2020年9月14日第二次公开开庭进行了审理。两次庭审，原告委托诉讼代理人张裕有、被告委托诉讼代理人周剑均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 玖展幕墙公司向本院提出诉讼请求：1、判令武强建筑公司支 付玖展幕墙公司工程进度款等1222155元及该款自2019年11月 27日起至付清之日止按每日千分之一计算的逾期付款违约金；2、 本案诉讼费、保全费、保全担保费等由玖展幕墙公司承担。 事实和理由：玖展幕墙公司与武强建筑公司于2019年5月18 日签订了淳安县水之灵配套用房的幕墙工程施工合同，约定由玖 展幕墙公司包工包料施工完成水之灵配套用房的幕墙工程，合同 约定暂定总价400万元，按工程进度每月支付进度款，工程进度 款中开具60%的材料增值税专用发票、10%的材料增值税普通发票、 30%的劳务增值税专用发票，票面税金次月返还玖展幕墙公司，工 程进度款在工程完工时支付至合同总价款的80%等。合同订立后玖 展幕墙公司按武强建筑公司的要求认真施工，曾因武强建筑公司 不能及时足额支付每月的工程进度款而影响玖展幕墙公司的正常 施工。后经双方共同合作、努力，玖展幕墙公司于2019年12月 完成了全部施工并交付给武强建筑公司，同时每个月按完成的工 程量开具了相应的发票交给武强建筑公司。上述工程项目于2020 年1月14日通过了竣工验收。依据合同约定，武强建筑公司早该 将工程进度款付至合同总价款的80%，但至今尚欠工程进度款等合 计1222155元，经多次协商未果，故起诉。 武强建筑公司辩称，一、玖展幕墙公司并无进度款1222155 元可主张。即使不考虑进度款支付条件的情况下，根据合同第5 条及第13.3条约定，目前玖展幕墙公司有权主张进度款的最大值 仅为262154.9元【计算方式为：合同暂定总价400万元*幕墙工 程竣工时支付比例80%*（1-管理费比例6%-税金比例13.63%-总包 配合费比例8.37%-市标准化工程押金暂扣比例2%+玖展幕墙公司 已开增值税专用发票票面税金金额220884.9元-武强建筑公司已 累计支付工程款2198730元，其中管理费、税金、总包配合费及 市标准化工程押金暂以合同暂定总价计算】。因此，玖展幕墙公 司不存在1222155元进度款可主张。 二、合同约定的进度款支付条件未成就，玖展幕墙公司无权 要求支付。1、根据合同第13.4条约定，玖展幕墙公司每次领取 工程款时应向武强建筑公司提供同等数额的发票，包括60%材料增 值税专用发票、30%劳务增值税专用发票及10%材料增值税普通发 票，否则武强建筑公司有权拒绝支付工程款。截止至目前，武强 建筑公司已累计支付玖展幕墙公司工程款2198730元，玖展幕墙 公司仅提供价税金额合计192万元的材料增值税专用发票。武强 建筑公司已支付工程款金额已超过玖展幕墙公司提供的发票金 额，且其未提供相应比例的劳务增值税专用发票及材料增值税普 通发票，该项进度款支付条件未成就。根据约定，武强建筑公司 有权拒绝支付工程款；2、根据合同第12.1及12.3条约定，玖展 幕墙公司负责收集竣工资料，交由武强建筑公司，竣工资料提交 份数为四份。根据合同第12.4条约定，原告应在竣工验收之日起 15天向武强建筑公司提供须达到相关建设行政主管部门备案验收 要求的合同竣工材料，作为工程款付款依据。目前玖展幕墙公司 尚未向武强建筑公司提供完整的竣工资料，已移交的资料中部分 也仅是提供了复印件，该项进度款支付条件未成就；3、根据合同 第13.2条约定，玖展幕墙公司应每月25日向武强建筑公司提交 该月实际完成工程量报告及进度款付款申请，否则武强建筑公司 有权拒绝支付工程进度款。从案涉工程开工至今，玖展幕墙公司 从未向武强建筑公司提供过工程量报告，该项进度款付款条件未 成就。 三、玖展幕墙公司违反合同约定应武强建筑公司支付违约金， 根据合同第20.5（c）条约定，武强建筑公司有权在应付工程款中 直接扣除。在施工过程中，玖展幕墙公司延误工期并存在擅自停 工、变相停工的行为，根据合同约定应向武强建筑公司支付工程 延误违约金40万元。同时，玖展幕墙公司逾期提交完整竣工材料 已导致水之灵配套用房工程至今无法办理综合验收，并导致武强 建筑公司无法向建设单位结算工程款，玖展幕墙公司的违约行为 对建设单位及武强建筑公司均造成了较大损失，根据合同约定应 向武强建筑公司支付竣工资料逾期提交违约金512000元（暂计算 至2020年4月29日）。以上违约金扣除后，玖展幕墙公司已无 剩余可要求支付的工程款。 综上，玖展幕墙公司的诉讼请求无事实和法律依据，请求予 以驳回。 武强建筑公司向本院提出反诉诉讼请求：1、判令玖展幕墙公 司支付武强建筑公司工程延误违约金40万元；2、判令玖展幕墙 公司支付武强建筑公司竣工资料逾期提交违约金（自2019年12 月13日起，以400万元为基数按每日千分之一计算至玖展幕墙公 司交付竣工资料之日，暂计算至2020年4月29日为512000元）； 3、本案诉讼费用由玖展幕墙公司承担。第二次庭审中，武强建筑 公司将第二项诉讼请求变更为：判令玖展幕墙公司支付武强建筑 公司竣工资料逾期提交违约金588000元（自2019年12月13日 起，以400万元为基数按每日千分之一计算至2020年5月18日 止）。 事实和理由：2019年5月18日，武强建筑公司（甲方）与玖 展幕墙公司（乙方）签订《千岛湖水之灵配套工程幕墙工程合同》， 玖展幕墙公司向武强建筑公司承包淳安县水之灵配套用房幕墙工 程。根据施工合同约定，合同暂定总价400万元（第5.1条）； 工程开工日期为2019年6月1日，工期为日历天数90天，外墙 幕墙验收合格日为最终竣工日期（第3.1、3.3及9.1条）；工程 未在合同约定工期或签证顺延工期内竣工的，每逾期一日，玖展 幕墙公司应按工程总造价的千分之一向武强建筑公司支付违约 金，违约金累计总金额不超过合同总价的5%（第20.5条）；玖展 幕墙公司擅自停工、变相停工，应按停工、变相停工或组织施工 滞后时间双倍支付工期违约金（第3.2条）。2019年8月，玖展 幕墙公司签署进度计划并承诺于2019年9月25日完成案涉工程， 但案涉工程实际施工至2020年1月。期间，玖展幕墙公司曾于2019 年9月28日无正当理由声称要停工，并于2019年9月29日实际 7- 停工。施工合同另约定，玖展幕墙公司应在整个建筑的竣工验收 之日起15天内向武强建筑公司提供须达到相关建设行政主管部门 备案验收要求的合格的竣工资料；工程竣工验收通过后10日内， 玖展幕墙公司需无条件向武强建筑公司移交全部工程，逾期移交 的，每逾期一日按合同总价的万分之十向武强建筑公司支付违约 金。2019年12月13日，玖展幕墙公司向武强建筑公司移交部分 工程资料，其中工程备案验收所要求的部分竣工资料仅移交了复 印件，拒绝交付原件。经武强建筑公司多次催促，玖展幕墙公司 至今仍未移交完整竣工资料，导致武强建筑公司无法向工程建设 单位移交相应材料，无法结算工程款项。玖展幕墙公司的行为违 反施工合同约定，应向武强建筑公司承担违约责任。 针对武强建筑公司的反诉请求，玖展幕墙公司辩称，本案反 诉应当不予受理，工程延误违约金缺乏事实基础和证据支持。合 同中没有约定逾期交付竣工资料的违约责任，并且玖展幕墙公司 已经在2019年12月13日履行了交付资料的义务，不存在违约。 请求驳回武强建筑公司的起诉。 就本诉部分，玖展幕墙公司向本院提供以下证据材料： 1、工商登记资料1份（打印件），拟证明玖展幕墙公司和武 8- 强建筑公司的主体身份； 2、千岛湖水之灵工程合同1份（复印件，提供原件核对一致）， 拟证明玖展幕墙公司和武强建筑公司工程施工合同关系及工程价 款及进度款的支付等； 3、水之灵资料移交单1份（复印件，提供原件核对一致）， 拟证明玖展幕墙公司已履行提供资料义务； 4、竣工验收证书1份（复印件），拟证明玖展幕墙公司已完 成工程施工且验收合格； 5、增值税专用发票20份（复印件），拟证明玖展幕墙公司 履行了开票（192万元）义务； 6、保单1份（复印件，提供原件核对一致）、发票1份（复 印件），拟证明因保全造成玖展幕墙公司的损失； 7、2019年7月、9月、10的工程进度款申请表3份（原件）， 拟证明玖展幕墙公司每月已按完成的工程量进行申请支付进度 款。 8、竣工验收申请书及快递单各1份（原件），拟证明武强建 筑公司对工程量进行变更，玖展幕墙公司在武强建筑公司未支付 进度款的情况下完成了全部工程内容，并通知武强建筑公司接收 9- 项目并进行竣工验收。 9、工程签证单1份（原件），拟证明武强建筑公司变更了工 程内容。 10、劳务费发票10张（复印件）、材料发票1张（复印件）、 邮件交寄单1份（复印件），拟证明本案进度款对应的发票已经 全部开具。 武强建筑公司提供水之灵配套用房工程玻璃幕墙完成情况1 份（复印件），拟证明案涉幕墙工程总工程量约为340万，截止 至2019年9月29日，玖展幕墙公司实际完成工程量为294万。 就反诉部分，武强建筑公司提供以下证据材料： 1、千岛湖水之灵配套工程幕墙工程合同1份（原件），拟证 明2019年5月18日，武强建筑公司与玖展幕墙公司签订《千岛 湖水之灵配套工程幕墙工程合同》，玖展幕墙公司向武强建筑公 司承包淳安县水之灵配套用房幕墙工程，双方对权利义务进行了 约定； 2、水之灵配套用房进度计划1份（原件），拟证明玖展幕墙 公司签署进度计划并承诺于2019年9月25日完成案涉工程； 3、施工日志11份（复印件，提供原件核对一致）、回复函4 10- 份（原件）、函件2份（2019年9月30日的函件为复印件，2020 年3月26日的函件为原件）、挂号信收据1份（原件）、邮件送 达记录1份（复印件），拟证明（1）案涉工程于2019年6月1 日开工，实际施工至2020年1月；（2）武强建筑公司多次催促 玖展幕墙公司报送工程量并提交工程资料，玖展幕墙公司均未答 复；（3）玖展幕墙公司曾于2019年9月28日无正当理由声称要 停工，并于2019年9月29日实际停工。 4、水之灵资料移交单1份（复印件），拟证明2019年12月 13日，玖展幕墙公司向武强建筑公司移交部分工程资料，其中部 分工程备案验收所要求的部分竣工资料仅移交了复印件，未交付 原件。 5、函1份（原件），拟证明玖展幕墙公司至今仍未移交完整 竣工资料，导致武强建筑公司无法向工程建设单位移交相应材料， 无法结算工程款项。 玖展幕墙公司提供函件4份（原件），拟证明因武强建筑公 司未按照合同约定支付进度款，导致玖展幕墙公司书面发函，并 且每次发函都重申损失和顺延责任由武强建筑公司承担。 经质证，本院对玖展幕墙公司提供的证据认证如下： 11- 一、本诉的证据。1、对证据1、2、3、4、5，武强建筑公司 没有异议，本院予以确认；2、对证据6三性不予认可，武强建筑 公司认为是玖展幕墙公司进行诉讼的成本支出。本院认为，该组 证据系因本案发生，本院确认其证据效力；3、对证据7三性不予 认可，玖展幕墙公司未举证证明该组证据已送达武强建筑公司， 武强建筑公司也未收到。本院采纳武强建筑公司的质证意见，不 予采信；4、对证据8三性不予认可，玖展幕墙公司未举证证明该 份证据已送达给武强建筑公司。对证据10的真实性及邮寄内容， 无法确认，该快递单没有写明具体寄送的文件。本院认为，武强 建筑公司在2019年10月25日的《关于水之灵配套用房工程幕墙 工程工程款支付及竣工验收的回复函》中明确已收到竣工验收的 函，故本院予以采信；5、对证据9的真实性、合法性没有异议， 关联性有异议，本院确认其证据效力；6、对证据11-劳务费发票、 材料发票的三性无异议，对证明对象有异议，本院确认其证据效 力；对证据11-邮寄交寄单，因没有原件核对真实性不予认可，但 武强建筑公司确认已经收到玖展幕墙公司寄送的发票以及部分竣 工验收资料。因武强建筑公司已认可收到，故对该部分事实予以 认可。 12- 二、反诉的证据。武强建筑公司对落款日期为2019年9月24 日、2019年9月30日、2019年11月20日三份函件的真实性无 异议，关联性有异议，本院确认其证据效力；对落款日期为2019 年10月17日的函件真实性无法确定。本院认为，因玖展幕墙公 司未提供证据证明其已向武强建筑公司送达该份函件，故该份证 明不能达到其证明目的。 本院对武强建筑公司提供的证据认证如下： 一、本诉的证据。玖展幕墙公司对水之灵配套用房工程玻璃 幕墙完成情况的真实性无法核实，武强建筑公司未提供原件核对， 证据上也未有玖展幕墙公司工作人员的签名。本院认为，该份证 据系复印件，真实性无法核实，不予采信。 二、反诉的证据。1、对证据1、3-回复函、函、挂号信收据、 邮件送达记录、4、5，玖展幕墙公司无异议，本院予以采信；2、 对证据2有异议，认为属于武强建筑公司单方制作，不属于合同 内容。本院认为，该份证据上有玖展幕墙公司派驻现场工作人员 方水文的签字，本院确认其证据效力；3、证据3-施工日志系武强 建筑公司单方制作，三性无法确认。本院采纳玖展幕墙公司的质 证意见，对该份证据不予采信。 13- 综合本院采信的证据并结合当事人庭审陈述，本院认定如下 事实： 2019年5月18日，武强建筑公司与玖展幕墙公司签订一份《千 岛湖水之灵配套工程幕墙工程合同》，约定武强建筑公司将淳安 县水之灵配套用房幕墙工程分包给玖展幕墙公司施工。开工日期 暂定2019年6月1日，具体由武强建筑公司确定，以武强建筑公 司核发开工报告为准，合同工期总日历天数90天，工程实际竣工 日期以工程实际通过竣工验收之日为准；玖展幕墙公司不能滞后 该工期、擅自停工、变相停工或不按武强建筑公司确认的工程变 更内容及时组织施工，否则玖展幕墙公司应按停工、变相停工或 组织施工滞后时间双倍支付工期违约金；合同第五条约定：合同 暂定总价400万元；本合同为单价合同，综合单价按清单单价， 工程量按实际完成工程量计算，措施项目费、其他费、规费、税 金等取费费率按总包费率；在最终业主的审定价（清单计价+取费） 基础上，武强建筑公司扣除6%的公司管理费，13.63%的税金（该 税金用玖展幕墙公司开给武强建筑公司的增值税专用发票冲抵， 冲抵金额为玖展幕墙公司提供给武强建筑公司的专用发票票面税 金金额，剩余不够部分由武强建筑公司扣除）。即玖展幕墙公司 14- 最终审定价=建设工程造价（附件一）-6%的公司管理费（取费基 数为建设工程造价）-13.63%的税金（取费基数为建设工程造价） +玖展幕墙公司开给武强建筑公司的增值税专用发票票面税金金 额总和；玖展幕墙公司每月收取工程进度款时，需提供60%材料增 值税专用发票、30%的劳务增值税专用发票、10%材料增值税普通 发票，武强建筑公司于次月10日前将玖展幕墙公司提供的专用发 票票面税金退还给玖展幕墙公司，普通发票不退税；玖展幕墙公 司另行上缴8.37%的总包配合费给现场项目部方喜红（武强建筑公 司派驻的项目负责人），配合内容包括水电费、现场办公室、工 人住宿、垂直运输、现场脚手架等现场配合内容；武强建筑公司 每月支付玖展幕墙公司进度款时，暂扣2%的市标化工程押金，如 竣工时本项目未评上市标化工程，则该押金不退还，如竣工时本 项目评上市标化工程，则该押金3日内退还；合同第9.1条约定： 本工程施工工期为90天，外墙幕墙验收合格日为最终竣工日期。 玖展幕墙公司应在通过整个建筑的竣工验收之日起15天内向武强 建筑公司提供达到相关行政主管部门备案验收要求的合格的竣工 资料；合同第十二条约定：竣工资料移交时，办理资料移交手续， 作为工程款付款依据；工程竣工验收通过后10日内，玖展幕墙公 15- 司须无条件向武强建筑公司移交全部工程，逾期移交的，每逾期 一日，按合同总价的万分之十向武强建筑公司支付违约金。同时， 玖展幕墙公司移交所有工程前，武强建筑公司有权拒绝支付工程 款；合同第13.2条约定：工程进度款按月支付，玖展幕墙公司需 每月25日上报上月25日至本月25日所完成产值，武强建筑公司 根据已完成工程量的70%在下月10日前支付工程进度款。施工单 位每月25日须向武强建筑公司提交该月实际完成工程量报告及进 度款付款申请，否则，武强建筑公司有权拒绝支付工程进度款； 合同第13.3条约定：幕墙工程竣工时支付至合同总价款的80%， 玖展幕墙公司在本项目竣工验收合格并移交工程及全部资料后， 提交工程结算报告及完整的结算资料，经武强建筑公司审计结算 完毕（结算审定时间为递交结算资料后三个月内）支付至工程结 算款的95%，留5%作为质量保修金；合同第20.5条约定：工程未 在合同约定工期或签证顺延工期内竣工，每逾期一日，玖展幕墙 公司按工程总造价的千分之一向武强建筑公司支付违约金，违约 金累计总金额不超过合同总价的5%。 合同签订后，玖展幕墙公司组织人员进场施工。在《水之灵 配套用房进度计划》上，方水文代表玖展幕墙公司签字，承诺于9 16- 月25日前完成幕墙玻璃及铝板安装。因埋件设计变更及增加门窗 或开启扇，方水文于2019年9月25日代表玖展幕墙建筑公司在 《工程签证单》上签字盖章，武强建筑公司在施工单位处盖章。 《工程签证单》中明确根据现场实际情况增加的内容有两项，双 方庭审中认可2019年9月25日前第1项内容已经完成。关于第2 项内容，玖展幕墙公司认为从2019年9月25日起确定增加，完 成需一个月时间，武强建筑公司认为该项内容在2019年9月25 日前就已经变更，不影响工期。 2019年9月24日，玖展幕墙公司向武强建筑公司发送一份《关 于水之灵配套用房幕墙工程支付工程款的函》，告知截至2019年 9月已累计完成工程造价3617000元，根据合同约定，武强建筑公 司还应支付工程进度款155万元，要求其在收到函后三日内支付 上述工程款。2019年9月27日，武强建筑公司回函，确认已收到 上述函件，针对催款函内容回复如下：1、函中提及的应付实际工 程进度款与现场实际完成的工程量及合同约定的支付标准不符， 要求玖展幕墙公司重新核算实际完成的工程款，并在三天内将进 场的材料清单报给武强建筑公司水之灵项目部；2、已支付情况： 人工工资五月8100元，六月150740元，七月150940元，八月 17- 154890元，人工合计464670元；材料款8月9日28万元，8月 21日30万元，9月6日20万元，9月25日8万元，材料合计86 万元，总计已付工程款1324670元；3、按要求把图纸、预算、材 料检验报告、幕墙工程报验资料及检验批等工程资料三天内报水 之灵项目部，以便竣工验收资料归档及决算审计使用；4、合同及 实际开工日期均为2019年6月1日，合同工期90天。现场实际 工期严重滞后，经双方协商一致，玖展幕墙公司承诺在2019年9 月25日前全部完成，但因玖展幕墙公司玻璃加工问题至今仍未完 成。 2019年9月30日，武强建筑公司向玖展幕墙公司发送一份《关 于水之灵配套用房工程幕墙工程复工的函》，称玖展幕墙公司于 2019年9月29日开始停工，对施工进度和武强建筑公司形象造成 严重影响，现要求玖展幕墙公司立即复工，如在2019年10月1 日发现未复工，将解除合同关系。2019年9月30日，玖展幕墙公 司回函，称武强建筑公司未按合同约定支付进度款，违约在先。 在催款过程中，武强建筑公司现场负责人方喜红表示如要钱就停 工、结账、退场，玖展幕墙公司遵从指示。又逢国庆节，玖展幕 墙公司依法放假，所以难以于10月1日进行现场施工。庭审中， 18- 玖展幕墙公司自认其于2019年9月30日停工，10月2日继续施 工，停工1.5天。 2019年11月20日，玖展幕墙公司向武强建筑公司发送一份 《关于水之灵配套用房幕墙工程支付工程款的函》，告知截至2019 年11月已累计完成工程造价3989800元，根据合同约定，武强建 筑公司累计还应支付工程进度款948200元和退还税金261700元， 合计1209900元，要求其在收到函件后三日内支付所欠工程款。 2019年11月22日，玖展幕墙公司向武强建筑公司发送一份《竣 工验收申请书》，告知千岛湖水之灵配套用房幕墙工程其已完成 合同约定的工作内容，经自检合格，要求立即进行竣工验收，并 接收工程。如五天内未来验收并接收工程相关责任由武强建筑公 司承担。2019年11月25日，武强建筑公司回函，确认已收到上 述两份函件，针对两份函件内容答复如下：1、要求将案涉工程所 涉及的技术资料立即提供，竣工结算资料在2019年11月底之前 提供；2、玖展幕墙公司承诺在2019年9月底之前完成项目所涉 及的所有工作内容，但未能按时完成，武强建筑公司又要求在2019 年10月25日前完成所有工作内容，但仍未能按时完成。因此， 因玖展幕墙公司技术资料未及时提供，故不满足验收条件。工程 19- 款按照之前函件的承诺中均已支付到位，玖展幕墙公司发来的函 件中完成造价为3989800元，该金额未经任何相关人员核实，请 立即上报竣工结算资料。 2019年12月13日，玖展幕墙公司将水之灵配套用房幕墙工 程及工程相关资料移交给武强建筑公司，移交清单中显示序号为 12-27和29-30的文件移交的系复印件。2020年1月14日，水之 灵配套用房工程通过竣工验收。 2020年3月26日，江苏达因律师事务所接受玖展幕墙公司的 委托，就拖欠工程款一事向武强建筑公司发送一份《律师函》， 要求武强建筑公司在收到律师函之日起五日内付清尚欠工程进度 款1262966元。2020年3月30日，武强建筑公司回函，称已收到 上述律师函，针对所述内容答复如下：1、依据合同：应付工程进 度款为合同价的80%，即320万元；2、扣除税收管理费：进度款 的19.63%，计628160元；3、已付民工工资：971310元；4、已 付材料款：1227420元（发票已提交）；5、已付民工工资发票费 用4.62%，计44874.52元；6、玖展幕墙公司未提供完整的工程资 料原件。综上，本次应支付工程进度款为328235.48元，支付时 间为玖展幕墙公司提供完整资料四份后（原件），武强建筑公司 20- 提交给建设单位认可以后半个月内支付。 2020年4月30日，淳安千岛湖旅游集团文化传播有限公司向 武强建筑公司发送一份《关于尽快提交水之灵配套用房项目综合 验收相关资料的函》，称水之灵配套用房项目已通过竣工验收， 但其中的相关分布工程（幕墙工程）竣工资料尚未完整提交，影 响正常办理整体工程的综合验收。要求武强建筑公司务必在5月 12日前提供相关竣工资料，否则工程款无法支付。 2020年5月18日，玖展幕墙公司向武强建筑公司寄送了96 万元的劳务费发票、320530元的材料费发票以及2019年12月13 日水之灵资料移交单中备注为复印件的文件原件。庭审中，武强 建筑公司自认截至2020年6月15日，业主单位要求提交的备案 资料玖展幕墙公司都已提交。 除2019年9月27日武强建筑公司回函第2条提到的已付款 项，玖展幕墙公司自认武强建筑公司于2019年9月10日支付人 工工资154890元，于2019年10月11日支付人工工资152580元、 材料款367420元，于2019年12月5日支付人工工资94060元， 于2020年1月23日支付人工工资26万元，合计已支付2198730 元。2019年8月至9月，玖展幕墙公司已向武强建筑公司开具192 21- 万元的材料款增值税专用发票，税率为13%，税金220884.9元。 另，玖展幕墙公司以武强建筑公司拖欠进度款向本院提起诉 讼，并申请财产保全，为此支付保险费800元。 本院认为，玖展幕墙公司和武强建筑公司之间的合同合法有 效，双方应全面、适当地履行自己的义务。合同第13.3条约定， “幕墙工程竣工时支付至合同总价款的80%…”，同时第5.1.1 条约定“…在最终业主的审定价（清单计价+取费）基础上，甲方 扣除6%的公司管理费，13.63%的税金…乙方另行上缴8.37%的总 包配合费…甲方每月支付乙方进度款时暂扣2%的市标化工程押 金…”，那支付至合同总价款的80%时，是否应当按比例扣除公司 管理费、税金、总包配合费以及工程押金？本院认为，管理费、 税金、总包配合费以及工程押金的收取比例合计达30%，若案涉幕 墙工程最终业主的审定价为合同暂定价400万元，在支付至合同 总价款的80%时不同比例扣除相应的管理费、税金等，则会导致武 强建筑公司超付工程款，增加累诉，且在支付工程款的同时同比 例扣除相应管理费用与建筑行业的交易习惯相符，因此应当予以 扣除。武强建筑公司辩称，按照合同约定，玖展幕墙公司领取工 程款时应向武强建筑公司提供同等数额的发票，包括60%材料增值 22- 税专用发票、30%劳务增值税专用发票及10%材料增值税普通发票， 但玖展幕墙公司未提供，故武强建筑公司有权拒绝支付工程款。 本院认为，开具发票属于合同的附随义务，并非合同的主要义务， 且武强建筑公司已将相应的税金按比例扣除，因此对该抗辩意见 不予采纳。武强建筑公司辩称，玖展幕墙公司应在竣工验收之日 起15天向武强建筑公司提供须达到相关建设行政主管部门备案验 收要求的合同竣工材料，作为工程款付款依据。本院认为，案涉 合同第12.5条约定，“竣工资料移交时，办理资料移交手续，作 为工程款付款依据”。双方在2019年12月13日资料移交时确实 办理了资料移交手续，并且在第二次庭审中武强建筑公司也认可 相关材料原件及业主单位要求提供的备案资料玖展幕墙公司已经 提供，故对这一抗辩意见，本院不予采纳。关于玖展幕墙公司要 求支付工程款的诉讼请求，合理部分予以支持，具体计算如下： 400万元*80%-400万元*80%*30%-2198730元=41270元，加上应退 税金220884.9元，合计262154.9元。关于玖展幕墙公司要求支 付逾期付款违约金的诉讼请求，本院根据查明的事实将工程款逾 期违约金起算点调整至竣工验收的次日即2020年1月15日，标 准按年利率3.85%予以调整。至于税金，因案涉合同约定于提供发 23- 票的次月10日前退还，而玖展幕墙公司诉请的税金发票于2019 年8月至9月开具，因此其要求自2019年11月27日计算逾期付 款违约金，符合约定，标准同样按年利率3.85%予以调整。关于玖 展幕墙公司要求支付保全担保费的诉讼请求，因双方未就此项费 用进行约定，故本院不予支持。 关于武强建筑公司要求支付工程延误违约金的诉讼请求。方 水文系玖展幕墙公司驻现场代表，曾代表玖展幕墙公司在《工程 签证单》签字盖章，因此武强建筑公司有理由相信方水文能代表 玖展幕墙公司签字。根据本院查明的事实，方水文代表玖展幕墙 公司承诺于2019年9月25日前完成案涉工程，但2019年12月 14日才向武强建筑公司交付工程，故玖展幕墙公司应承担逾期完 工违约金。此外，案涉工程施工期间虽增加部分工程量，但武强 建筑公司已顺延25日的，即竣工日期从原先的8月底顺延至9月 25日，因此逾期完工违约金应从9月26日起算。因双方约定的违 约金过高，本院按年利率15.4%予以调整，即135177.78元。另， 根据案涉合同第3.2条的约定，“乙方不能滞后该工期、擅自停 工、变相停工或不按甲方确认的工程变更内容及时组织施工，否 则，乙方应按停工、变相停工或组织施工滞后时间双倍支付工期 24- 违约金…”，即玖展幕墙公司应按停工时间双倍支付工期违约金， 本案停工时间1.5天，按年利率15.4%予以调整，即2566.67元。 上述两项合计137744.35元。 关于武强建筑公司要求支付逾期提交竣工资料违约金的诉讼 请求。武强建筑公司主张该项诉求的依据是案涉合同第12.6条， “工程竣工验收后10日内，乙方须无条件向甲方移交全部工程， 逾期移交的，每逾期一日，按合同总价的万分之十向甲方支付违 约金…”，而该条约定针对的是逾期移交工程而非工程竣工资料。 因此，武强建筑公司的该项诉讼请求，缺乏依据，本院不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、 第一百一十四条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十二条， 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决 如下： 一、被告淳安县武强建筑有限责任公司于本判决生效之日起 十日内支付原告安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司工程款41270 元及该款自2020年1月15日起至实际付清之日止按年利率3.85% 计算的逾期利息损失。 二、被告淳安县武强建筑有限责任公司于本判决生效之日起 25- 十日内退还原告安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司税金220884.9 元并支付该款自2019年11月27日起至实际付清之日止按年利率 3.85%计算的逾期利息损失。 三、原告安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司于本判决生效之 日起十日内支付被告淳安县武强建筑有限责任公司违约金 137744.35元。 四、驳回原告安徽省玖展幕墙装饰工程有限公司其他诉讼请 求。 五、驳回被告淳安县武强建筑有限责任公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中 华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟 延履行期间的债务利息。 本诉案件受理费15980元，由原告安徽省玖展幕墙装饰工程 有限公司负担10748元，被告淳安县武强建筑有限责任公司负担 5232元；保全申请费5000元，由原告安徽省玖展幕墙装饰工程有 限公司负担3170元，被告淳安县武强建筑有限责任公司负担1830 元；反诉案件受理费12920元，减半收取6460元，由原告安徽省 玖展幕墙装饰工程有限公司负担1527元，被告淳安县武强建筑有 26- 限责任公司负担4933元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递 交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州 市中级人民法院，并向该院指定账号预交上诉案件受理费。对财 产案件提起上诉的，案件受理费按照不服一审判决部分的上诉请 求预交。在收到《上诉费用交纳通知书》次日起七日内仍未交纳 的，按自动撤回上诉处理。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  姜 铿 人民陪审员  童 玮 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  张 鑫 27- 本案引用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交 易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同 义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿 损失等违约责任。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违 约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的 损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院 或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的， 当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还 应当履行债务。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条第一款当事人对自己提出的主张，有责任提供 证据。 《中华人民共和国民法总则》 第一百七十二条行为人没有代理权、超越代理权或者代理 权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理 权的，代理行为有效。