河南省洛阳市洛龙区人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0311民初4808号原告：河南蓝海节能技术服务有限公司，住所地：洛阳高新开发区洛宜路北段奥阳康城21#楼309室，统一社会信用代码：91410300559626602F。法定代表人：王安民,该公司总经理。委托代理人：史垚武，河南豫昊阳律师事务所律师，特别授权。被告：洛阳龙门煤业有限公司，住所地：洛阳市伊滨区诸葛镇诸葛村龙门煤矿机关综合办公楼，统一社会信用代码：91410300745792428G。法定代表人：魏东，该公司董事长。委托代理人：贾灿，河南达兴律师事务所律师，特别授权。原告河南蓝海节能技术服务有限公司诉被告洛阳龙门煤业有限公司买卖合同纠纷一案，本院受理后,依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告河南蓝海节能技术服务有限公司委托代理人史垚武,被告洛阳龙门煤业有限公司的委托代理人贾灿均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告河南蓝海节能技术服务有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令解除原被告双方签订《洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿太阳能及余热回收制取澡堂热水项目合同能源管理EMC合同》；2、依法判令被告立即向原告支付合同未付款项3672450元，并支付违约金1264000元（每天1000元，自2016年12月15日暂计算至2020年5月31日共计1264天），之后的违约金按照每天1000元标准自2020年6月1日计算至实际履行完毕之日止；3、本案诉讼费、保全费等实现债权的费用由被告承担。事实与理由：2015年4月20日，原被告双方签订《洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿太阳能及余热回收制取澡堂热水项目合同能源管理EMC合同》一份，双方就合同期限、节能效益分享方式、各自的权利义务、违约责任等作出具体约定，其中合同第4节明确原告的收益总额为4888000元，分60期履行完毕，并详细列明了《节能效益分项表》明确了具体每一期的回款金额。上述合同签订后，原告就投入大量资金、技术、人员等进行建设，2015年9月开始投产使用，截止2020年6月1日被告断断续续仅向原告支付了1215550元(实际已开票金额2759000元)，剩余款项一直未付。根据合同第九节9.1约定，被告连续逾期超过三个月未按合同约定支付款项的，被告应按每天1000元支付违约赔偿金。投入运营后，被告就没有一期按照合同约定的实践组合付款。截止2020年6月1日被告所付款项不足以支付2016年11月之前的款项，故被告应从2016年12月15日开始按每日1000元支付违约赔偿金。另，依据双方合同约定，双方发生纠纷后的管辖法院为洛龙区人民法院，故原告依法向贵院起诉，请求判决支持原告诉讼请求。被告洛阳龙门煤业有限公司辩称：1、答辩人不是恶意的拖欠原告的采暖费用，煤炭行业是个高危的不确定的行业。2016年5月份龙门煤矿发生渗水险情（最大渗水量1500立方米/每小时），为确保后续的安全生产，经洛阳市政府组织召开协调会决定进行保护性停产措施。在对煤矿渗水进行治理的招投标过程中，河南省煤田地质局三队中标并开始治理，直到2017年5月在累计浇筑1339吨水泥后仍未达到预期效果，河南省煤田地质局三队撤出施工现场。龙门煤业又委托郑州详隆地质工程有限公司进行地面钻探注浆堵水施工，从2016年5月10日至2018年10月之间龙门煤矿因意外情况出水，一直处于渗水整治中的停工停产状态，直到2018年10月份，才提交验收，该渗水情况符合合同关于不可抗力的约定。龙门煤矿在经过透水治理以后，在2018年11月7日河南省煤矿安全监察局重新发放安全生产许可证，方才允许复工复产。后来因为停产时间太长，对矿井进行全面的线路检修和安全检查，再加上春节工人放假，实际生产的时间到2019年3月份才逐步恢复正常。在生产不到一年时间，2020年元月因为疫情的不可抗力原因答辩人再次停工至2020年6月份才复工生产。根据上述原因，从2016年5月10日至2019年3月、2020年2月-5月之间共计38个月时间被告一直处于停产状态，双方互不负责，这两个时间段设备没有正常使用。根据合同约定使用时间，龙门煤业应该对该采暖设备进行延期使用。从2016年5月开始煤矿因为渗水、疫情等原因并未生产，对原告的设备也没有实际使用。渗水、新冠疫情等突发事件属于合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，符合合同第十节关于不可抗力的约定。故根据合同约定，在2016年5月至2019年3月以及2020年2月至5月这38个月之间，龙门煤业不应对蓝海公司承担责任，答辩人的使用期限应该顺延。2、原告的设备存在质量问题，有些故障经答辩人多次催促拒不整改，被告方无奈自己对该工程进行多次修补，原告应该继续履行合同约定的维保义务。根据上述事实，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求，并判令原告继续为被告提供服务。根据当事人陈述和经审查认定的证据，本院认定事实如下：2015年4月20日，原、被告签订《洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿太阳能及余热回收制取澡堂热水项目合同能源管理EMC合同》一份（洛阳龙门煤业有限公司为甲方，河南蓝海节能技术服务有限公司为乙方），合同内容为：鉴于本合同双方同意按“合同能源管理”模式就甲方太阳能及余热回收制取澡堂热水项目（以下简称“项目”或“本项目”），由乙方投全资建设，五年内回收投资成本和合理利润。本项目合同能源管理运营期内水、电费由甲方承担，其他运行成本由乙方承担，甲方按约定的节能费用支付乙方的投资成本及效益。甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国节约能源法》等相关法律法规的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。项目合同期限：自2015年6月1日始，至2020年5月31日止。即自该项目合同签订之日起，至项目正式投产运行产生效益分享第60个月底止，可根据系统实际运行和乙方收益情况延长或缩短。项目建设期自2015年4月16日始，至2015年5月31日止。2015年4月15日前甲方将项目使用场地清理完毕交付乙方使用，并按乙方要求将水、电施工必要的基础条件接入施工现场。2015年4月16日乙方开始进入施工现场，进行钢架和管道的制作及设备安装。项目节能效益分享期的起始日为2015年6月1日始，至2020年5月31日止，效益分享期为60个月。根据实际节约费用，乙方分享起止日可提前或顺延。项目完成后，由乙方提出书面《项目运行验收申请》后，依照附件四《验收报告》要求在3天内，甲乙双方应共同成立项目验收小组，在项目所在地对项目进行验收，验收合格双方人员签字并加盖单位公章。项目验收：整个系统验收：合格后，方可投入运行。试运行期限为一个月。试运行没问题后即投入正式运行。试运行验收：以项目设计和技术协议内容为标准，测量和验证该项目的运营状况，甲方协同乙方完成验收，如双方对验收结果评价不一致，可引入第三方共同完成验收并签字加章。甲乙双方均可书面提出验收申请，相关责任方需要在3日内配合完成验收，如双方对验收结果评价不一致可引入第三方共同完成验收并签字加章。在验收时提出的合理整改或修改意见，乙方应按要求修改，并承担修改的费用；如果收到乙方通知，甲方在3天内未组织验收，或验收后3天内未提出修改意见，也未能以书面形式说明其未通过验收的理由，则视工程竣工验收报告已被认可。工程或其有关部分将被认为在乙方发出上述通知之日就已被通过验收。节能效益分享方式：4.3.1如甲方检修，减产等原因导致供应的空压机余热、矿井水余热任何一项低于约定值造成供水量不足，当月的节能效益分享仍按4.8.1约定的金额足额支付。4.8.乙方60个月收益金额：（小写）4888000元人民币（大写）肆佰捌拾捌万捌仟整人民币。如60个月内收益金额提前达4888000元人民币则合同能源管理分享期提前结束，乙方投资本项目的所有和设施设备产权按本合同第七节相关约定无偿归甲方所有；如60个月内收益金额没有达到4888000元人民币，则合同能源管理期内甲方应补足双方约定收益金额4888000元人民币或分享期顺延（除乙方责任外）。4.8.1节能效益分享期：正式投运后5年，总分享效益520万元。其中效益分享期内乙方分享488.8万元，甲方分享31.2万元。甲方给乙方的节能效益分享支付按月结算。按月支付明细详见原告提交的《节能效益分享表》。付款方式：每月最后一日甲乙双方相关人员共同抄表确认本月节能总量，乙方办理结算单后于7个工作日向甲方提供增值税普通发票，发票挂账后甲方申请资金计划，并于次月15日前进行支付。违约责任：如甲方连续三个月未按照本合同的约定及时向乙方支付款项，则甲方应当按照1000元/天向乙方支付赔偿金。如果乙方未能按照项目方案规定的时间和要求完成项目的建设，除非延误是由于不可抗力或者是甲方因过错造成，则乙方应当按照1000元/天向甲方支付赔偿金。本条规定的违约责任方式不影响甲乙双方依照法律法规可获得的其他救济手段。若乙方未满足《技术协议》条件下规定的产水量，影响职工洗浴，每延迟半小时罚款1000元违约金（乙方满足甲方实际用水需求和甲方原因除外），累积计算，甲方有权从支付给乙方的节约费用中直接扣除。不可抗力：如果一方（受影响方）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的5日内向另一方（非影响方）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束后，受影响方应该尽快恢复履行本合同下的义务。同时对合同甲、乙双方各自的义务、项目更改、所有权和风险分担，解除、合同项下权利义务的转让、人身及财产损害赔偿、保密条款、争议的解决、保险、知识产权、费用的分担、双方约定、合同效力及其他等进行了约定。该合同签订后，原告开始按照合同约定进行施工。2015年12月24日，原、被告就该项目达成竣工验收报告。庭审中，原告认为2015年9月涉案项目投入使用，被告认为2015年12月投入使用，但从竣工验收报告中载明的事实可以确认，涉案项目系2015年9月投入使用。自2016年4月至2020年6月24日，原告开始通过挂账的方式向被告开具发票250万元，被告已经分20次向原告付款1265550元。原告起诉之后，被告再次向原告付款6万元。本院认为，本案争议的焦点为：一、被告欠原告该项目款项的具体数额是多少，被告是否应当支付。二、原告要求的违约金是否应予以支持。（一）、关于款项的具体数额及是否应予以支付。原、被告双方签订的《洛阳龙门煤业有限公司龙门煤矿太阳能及余热回收制取澡堂热水项目合同能源管理EMC合同》及竣工验收报告等证据材料，可以证明涉案项目在2015年9月涉案项目投入使用。2015年12月24日，该项目达成竣工验收。原、被告双方在合同中约定，项目节能效益分享期的起始日为2015年6月1日始，至2020年5月31日止，效益分享期为60个月。在2015年6月1日时该项并未交付使用，从竣工报告可以明确看出该项目投入使用的时间为2015年9月，因被告在2015年6月至2015年8月期间并未享受到合同约定的权利，不能要求被告承担此期间的义务。因原被告的证据材料不能证明该项目的具体投入使用时间，本院结合原、被告的证据材料，酌定实际交付使用的时间为2015年9月1日，故该项目收益时间应顺延为2015年9月1日至2020年8月31日止。即使经过顺延以后，现在已经到收益期，故被告应向原告付款。该项目的总款为4888000元，扣除掉被告已经支付的1325550元（1265550元+60000元），现尚有3562450元，被告应予以支付。至于原告未开给被告的发票，原告应按照规定向被告开具。（二）、关于原告要求的违约金是否应予以支持。因原、被告约定该项目最迟应在2015年6月1日投入使用，但是从竣工验收报告中可以明确看出该项目在2015年9月投入使用，由此可见原告在该合同履行过程中存在违约行为。从被告向原告的付款情况看，被告并未按照约定的时间节点向原告付款，被告在履行合同的过程中亦存在违约行为。由于原被告双方在合同的履行过程中均存在违约行为，且双方对各自的违约责任均进行了约定。现原告要求被告承担违约责任，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告洛阳龙门煤业有限公司于本判决书生效之日起十日内支付原告河南蓝海节能技术服务有限公司剩余货款3562450元。二、驳回原告河南蓝海节能技术服务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费23145元（已减半），保全费5000元，共计28145元，由原告河南蓝海节能技术服务有限公司承担7834元，由被告洛阳龙门煤业有限公司承担20311元。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递上诉状，并按对方当事人人数提供副本，上诉于河南省洛阳市中级人民法院。审判员 张 宏二〇二〇年九月三十日书记员 汪亚琳