山西省太原市杏花岭区人民法院   民事判决书   （2020）晋0107民初3026号   原告：张某1，住太原市。   委托诉讼代理人：王某，北京大成（太原）律师事务所律师。   被告：张某2，住太原市。   委托诉讼代理人：祁某，山西东奥律师事务所律师。   委托诉讼代理人：李某，山西东奥律师事务所实习律师。   原告张某1与被告张某2合同纠纷一案，本院于2020年7月9日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告张某1的委托诉讼代理人王某，被告张某2的委托诉讼代理人祁某、李某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   原告张某1向本院提出诉讼请求：1．依法判令解除双方所签《供电设备购置、安装合同》；2.依法判令被告返还原告货款326500元；3.依法判令被告赔偿原告违约损失(以386345.09元为基数从2020年1月9日起，每逾期一日按3‰计算，暂计至2020年7月1日为202831.17元)，上述第1-2项暂合计529331.17元；4.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2019年9月28日，原告与被告签订《供电设备购置、安装合同》1份，合同约定原告委托被告购置、安装太原市汇丰苑小区金座公寓一栋一层、二层新装315KAV箱变、电缆敷设等供电设备，以确保商品房正常用电。合同总金额为386435.09元，工期为90天，自2019年10月8日至2020年1月8日。若被告不能按合同约定的工期内完工，每逾期一日，须向原告支付合同总金额3‰的违约金。逾期交工超过30日，原告有权解除本合同，被告应退还原告已付款，并赔偿给原告造成的经济损失。上述合同签订前，原告已支付被告货款326500元。至今，被告未履行任何合同义务，不仅没有购置设备，而且没有进行安装，导致原告合同目的无法实现。综上，经原告多次与被告协商无果，故诉至人民法院，望判如所请。   被告张某2辩称，一、原告主张被告返还货款326500元错误。原告代表“山西福象物业管理有限公司（筹备）”与被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”于2019年初就“太原市汇丰苑小区一栋一层、二层新装315KVA箱变、电缆敷设等”供电设备安装事宜达成约定，由“山西万福家安物业管理有限公司”负责太原市汇丰苑小区金座公寓一栋一层、二层供电设备安装工作。原告代表“山西福象物业管理有限公司（筹备）”于2019年1月、3月支付合同约定的安装款326500元。“山西万福家安物业管理有限公司”为履行合同，委托山西宝达源科技有限公司代为处理安装315KVA箱变变压器前期申报审批、现场勘查、规划设计及《山西万福家安物业管理有限公司供电方案》编制工作，并于2019年3月4日、5日向山西宝达源科技有限公司支付相关费用共计8万元。后《山西万福家安物业管理有限公司供电方案》已提交国网山西省电力公司，并已经审核通过。在该方案通过审核备案后，2019年9月28日原告代表“山西福象物业管理有限公司（该公司于2019年4月3日成立）”与被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”补签《供电设备购置、安装合同》。现原告主张返还货款326500元，如果应当返还也是应当在扣除被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”为履行合同花费的费用80000元后返还剩余的安装款246500元。二、被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”并未违约，合同的履行也并未发生实际损失，原告主张高达合同总金额的60%的违约损失，既无事实依据也无法律依据。签订《供电设备购置、安装合同》后，由于电力公司需要专业的安装人员施工，安装工作处于排队等候之中。本案的原告微信告知将合同工期顺延至正月十五（2019年2月8日）以后，合同还在等待履行中就因疫情爆发，合同无法继续履行，后本案的原告在微信中通知解除合同，至此《供电设备购置、安装合同》在履行期届满前已经解除，本案的诉讼请求第一项已没有意义，但同时被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”也没有违约，也就不应承担违约责任。依照最高人民法院《关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条规定，违约金应当以非违约方遭受的实际损失为基础进行赔偿，不超过实际损失的百分之三十。《供电设备购置、安装合同》未能完全履行，是在合同履行期届满前已经解除合同所致，被告代表的“山西万福家安物业管理有限公司”没有违约，也没有造成任何实际损失。所以原告所主张高额违约损失，既无事实依据也无法律依据，人民法院应当驳回原告的诉讼请求。即使人民法院考虑到有违约金的约定，也应当以不超过实际损失的百分之三十为限。三、原告至今仍欠付被告补偿费用50000元，应予抵销。2019年3月10日，原告与被告签订一份《解除协议》，约定解除与被告兴华北街金座底商的代理出租协议并补偿被告65000元，原告支付被告15000元后，至今仍欠付50000元补偿费未支付，由于约定的所附合同成就的条件因合同解除不能成就，所以该笔费用应当在被告返还款项当中扣除。四、原告、被告主体资格不适格。原告据以提起诉讼的主要证据是原、被告双方签订的《供电设备购置、安装合同》，在该合同中“三、价款支付2、待乙方安装完毕，正常用电且过户至山西福象物业管理有限公司后，甲方付清乙方尾款。”,证明合同享有和承担权利义务的主体是“山西福象物业管理有限公司”。同时，依据国网山西省电力公司公布的《山西万福家安物业管理有限公司供电方案》，可以证明前期安装“太原市汇丰苑小区一栋一层、二层新装315KVA箱变、电缆敷设等”的是“山西万福家安物业管理有限公司”。《供电设备购置、安装合同》的中履行内容的行为是“山西万福家安物业管理有限公司”以自己的名义报批、安装完毕后过户给“山西福象物业管理有限公司”,合同才是履行完毕。可见，合同的主体是“山西万福家安物业管理有限公司”和“山西福象物业管理有限公司”,所以，本案现在的诉讼主体均不适格，人民法院应当裁定驳回原告的起诉。综上所述，被告请求人民法院查明事实，裁定驳回原告起诉。   经审理查明，2019年9月28日，原、被告签订一份《供电设备购置、安装合同》，合同约定原告委托被告购置并在太原市××苑、二层新装315KVA箱变、电缆敷设等供电设备，以确保商品房正常用电。合同总金额为386345.09元，工期为90天，自2019年10月8日至2020年1月8日。并约定若被告不能按合同约定的工期内完工，每逾期一日，须向原告支付合同总金额3‰的违约金。逾期交工超过30日，原告有权解除本合同，被告应退还原告已付款，并赔偿给原告造成的经济损失。合同签订前，原告已预付被告货款326500元。合同签订后，被告至今未能按约履行义务。   另查明，原、被告双方曾于2019年3月10日签订一份《解除协议》，约定解除被告张某2对兴华北街金座底商的代理出租协议，原告张某1支付被告张某265000元，作为补偿费用，分两次支付，协议签订后支付15000元，剩余50000元在被告张某2安装完成变压器移交原告时支付。协议签订后，原告已支付被告15000元，余50000元未付。   以上事实有原告提供的《供电设备购置、安装合同》、招商银行户口历史交易明细表等证据；被告提供的《解除协议》等证据；当事人陈述以及庭审笔录等在卷佐证。   本院认为，原、被告之间签订的《供电设备购置、安装合同》系双方真实意思表示，未违反法律禁止性规定，应属合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。被告未能按约履行合同义务，符合合同约定的解除条件，故原告要求解除合同的诉讼请求，本院予以支持；合同解除后，依法被告应当返还原告已付货款326500元；关于原告主张的违约金，由于双方合同中对违约金的约定过高，本院酌情支持以合同总价款的30%作为违约金；同时，合同解除后，因被告无需再履行安装完成变压器的义务，故原告应当依照双方于2019年3月10日签订的《解除协议》的约定，支付被告剩余补偿费用50000元，为减少双方当事人诉累，该50000元款项从被告应付原告的上述款项中予以抵扣。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十三条、第九十七条、第一百一十四条的规定，判决如下：   一、解除原告张某1与被告张某2于2019年9月28日签订的《供电设备购置、安装合同》；   二、被告张某2于本判决生效之日起十日内返还原告张某1货款326500元；   三、被告张某2于本判决生效之日起十日内支付原告张某1违约金65903.53元；   四、驳回原告张某1的其他诉讼请求。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。   案件受理费减半收取4547元，由原告张某1负担954元，被告张某2负担3593元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省太原市中级人民法院。   审 判 员 贾凝琴     二〇二〇年九月十八日   法官助理 张 彬   书 记 员 史 薇     附：相关法律规定   《中华人民共和国合同法》   第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。   当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。   第九十三条当事人协商一致，可以解除合同。   当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。   第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。   第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。   约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。   当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。   《中华人民共和国民事诉讼法》   第二百三十九条申请执行的期限为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。   前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。