陕西省咸阳市杨陵区人民法院民 事 判 决 书（2020）陕0403民初1107号原告：杨陵区XX学校。住所地：杨陵区商铺。统一社会信用代码：52610403305391356F。法人代表：何兰兰，校务老师。委托诉讼代理人：刘振强，男，1979年5月28日生，汉族，住陕西省咸阳市杨陵区，身份证号码：610XXXXXXXXXXXXXXX。委托诉讼代理人：杨波，陕西松意律师事务所律师。被告：杨凌王曼集成墙面商行。经营场所：陕西省杨凌示范区XX居XX市场。统一社会信用代码：92610403MA6TGB0G2A。经营者：王曼。原告杨陵区XX学校（以下简称华禹艺术学校）与被告杨凌王曼集成墙面商行（以下简称王曼墙面商行）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月10日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告华禹艺术学校的委托诉讼代理人刘振强、杨波，被告王曼墙面商行的经营者王曼到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告华禹艺术学校向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告向原告返还工程款43655.2元，并承担逾期返还给原告造成的利息损失（2017年9月18日至2019年8月19日的损失，以43655.2元为基数，按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率计算为4032元。2019年8月20日至实际付清之日止的损失，以43655.2元为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算）；2.诉讼费用由被告承担。案件审理过程中，原告增加诉讼请求为：要求解除原被告于2017年8月29日签订的装饰装修合同。事实与理由：2017年8月21日原、被告签订《荣事达顶墙集成订购合同》，原告向被告支付意向定金1000元，被告向原告提供报价单一份，报价单中被告对工程价格予以确认。2017年8月25日原告向被告支付了40000元，2017年8月31日原告向被告支付了20000元。2017年8月29日原、被告签订了《装饰装修工程合同书》，约定工程开工日期：2017年9月6日，竣工日期2017年9月18日。该合同同时约定工程造价约为120000元，合同签订后支付工程总价款的50%，材料到现场支付工程价款的30%。截止2017年8月31日，原告已经支付被告60000元整，但被告仅在大厅、办公室材料进场，其他材料没有进场的前提下向原告索要第二笔费用，即索要工程款达到总价款的80%，原告认为被告索要工程款的条件不成就，要求其全部工程材料进场后予以支付，被告随后停工，经双方结算，被告仅对大厅、办公室进行了施工，施工面积为87.6平方米，结合双方的约定，被告施工部分的工程款为17344.8元。原告实际支付被告工程款61000元，多付工程款43655.2元。原告认为被告在民事活动中违反合同约定及诚实信用原则，擅自停工，延误学生入校给原告造成了损失。对于原告多支付的工程款，被告应予以返还。被告王曼墙面商行辩称，被告不同意解除合同，因为该合同并未履行完毕。双方在合同中约定乙方货到现场，甲方支付乙方工程款总价的30%，但原告并未按照约定向被告支付30%工程款，在此情况下，被告依然照常施工。被告给原告吊顶的报价虽为220元/m2,但在履行过程中，已经通过微信变更了一楼吊顶的材质及单价，现报价为319元/m2,且一楼大厅吊顶的面积并非87.6平方米，而是118平方米。本案争议焦点：1、原、被告签订的《装饰装修工程合同书》是否应予解除；2、若解除合同，被告是否应向原告返还装修款及返还装修款的数额为多少。当事人围绕诉讼请求及争议焦点依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。原告提交的证据有：1、报价单1份，2、《装饰装修工程合同书》1份，3、订购合同1份及收据2份，4、手机通话录音1份。被告提交的证据有：1、《装饰装修工程合同书》1份，2、工程现场视频1份，3、货物进场时微信朋友圈截图2份，4、微信聊天截图1份。双方对真实性均无异议的原告第1组、第2组、第3组及被告第1组、第2组证据，本院对真实性予以认定。原告第4组证据中被告辩称当时其做了好几个顶，录音中不确定是哪个顶，其中一个顶的面积为87.6平方米，但庭审中被告又称一楼大厅仅有一个顶，故对该份录音材料中被告实际施工面积为87.6平方米的表述予以认定。被告第3组证据中原告认可未向被告支付30%货款，但不能证明被告已将全部材料运至现场，该截图仅能证明被告对吊顶实际进行了施工。被告第4组证据中被告已经通过微信形式对报价进行了修改，原告虽未明确予以答复，但在聊天中双方对尺寸进行了最终确认，据此能够认定原告对修改后的报价予以默许，故对被告第4组证据予以认定。经审理查明，2017年8月21日，原告委托诉讼代理人刘振强（又名刘某某）与被告签订《荣事达顶墙集成订购合同》，并支付定金1000元。2017年8月29日，原、被告签订《装饰装修工程合同书》，约定由被告对原告位于淡家堡公租房门面的华禹艺术学校以包工包料形式进行吊顶、墙面、壁画工程进行装修，工程造价大约120000元，开工期限为2017年9月6日，竣工日期为2017年9月18日。合同第六条付款方式约定合同签订后原告付工程总造价的50%，货到现场，原告支付工程总造价的30%，竣工后原告支付工程总造价的15%，留5%作为施工质量保证金，一年后无质量及其他问题，由被告一次性退还。第七条约定原告施工场地要平整。第八条第2款约定本工程报价外的工程项目的材质、工艺发生变化时，需原告认定综合单价后，以“现场签证形式”由原告现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时，原告已认可，但没签证的，所发生的费用同样生效）。合同签订后，原告于2017年8月25日、2017年8月31日分别向被告支付工程款款40000元及20000元。被告对大厅吊顶进行装修后，双方因工程款的分期给付问题发生纠纷，导致工程停工，后原告另行委托装修公司完成了剩余装修项目。另查明，原告委托诉讼代理人刘振强与被告经营者王曼及其丈夫在电话中确认被告仅对大厅吊顶进行了施工，面积为87.6m2。双方订立合同时报价单为大厅：办公室吊顶吕梁拼花220元/m2，施工过程中被告通过微信向原告委托诉讼代理人重新进行了报价，单价为319元/m2，在原报价单中被告承诺结算时报价打九折，按实结算。本院认为，原、被告签订的《装饰装修工程合同书》系双方当事人真实意思表示，合同内容未违反法律规定，合法有效，双方均应全面履行合同内容。在双方因工程款分期给付问题产生争议后，原告另行委托装修公司完成了剩余装修项目，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十条之规定，案涉《装饰装修工程合同书》事实上已经处于不能履行的状态，故应予解除。根据现有证据能够确认被告施工的面积为87.6m2，单价为287.1元（报价319元×90%），施工部分工程造价为25149.96元，原告已经向被告交付的工程款为61000元，根据《中华人民共和国合同法》第九十七条规定，被告应向原告返还尚未施工部分的工程款35850.04元。另，原告另行委托装修公司完成剩余装修工程，被告对此并未提出异议，能够推定被告对解除双方合同采取默认同意态度。对原告提出要求被告承担逾期返还装修款利息损失的诉请，因双方此前并未进行最终结算，故对原告该项诉请不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条，《中华人民共和国合同法》第九十四条第五项、第九十七条、第一百一十条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、解除原、被告双方于2017年8月29日签订的《装饰装修工程合同书》；二、被告杨凌王曼集成墙面商行于本判决生效之日起十日内向原告杨陵区XX学校退还装修款35850.04元；三、驳回原告杨陵区XX学校其他诉讼请求。案件受理费992元（原告已预交），由被告杨凌王曼集成墙面商行负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于陕西省咸阳市中级人民法院。审 判 长  朱文斌人民陪审员  刘德明人民陪审员  王鑫宇二〇二〇年九月二十四日书 记 员  董娜拉附：相关法律条文《中华人民共和国民法总则》第一百一十九条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。《中华人民共和国合同法》第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。第一百一十条当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未要求履行。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。执行申请提示：《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条：申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。20200403110752610403305391356926104036022020071012992001