福建省泉州市洛江区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0504民初1772号 原告：陈民生，男，1988年2月6日出生，汉族，住福建省泉州市洛江区。 委托诉讼代理人：庄世榕，福建闽荣律师事务所律师。 委托诉讼代理人：庄彬，福建闽荣律师事务所律师。 被告：福建津汇房地产开发有限公司，住所地福建省泉州市洛江区万福街万源花苑****。 法定代表人：于志丹，公司董事长。 委托诉讼代理人：刘伟平，福建双鼎律师事务所律师。 委托诉讼代理人：胡伶偲，福建双鼎律师事务所律师。 原告陈民生与被告福建津汇房地产开发有限公司（以下简称津汇公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年7月16日立案后，依法适用简易程序，于2020年9月1日公开开庭进行了审理。原告陈民生的委托诉讼代理人庄世榕、庄彬，被告津汇公司的委托诉讼代理人刘伟平、胡伶偲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 陈民生向本院提出诉讼请求：1.判令津汇公司按陈民生已付房款1004133元的日万分之一支付陈民生自2018年11月1日起至实际交房之日止的逾期交房违约金（暂计至2020年6月30日为608天61049元）；2.判令津汇公司承担陈民生律师费1500元。事实和理由：2016年5月14日，陈民生与津汇公司签订《商品房买卖合同》及附件。合同约定，陈民生向津汇公司购买址在泉州市洛江区，房屋总价款为1004133元。合同第十一条约定，津汇公司应当在2018年10月31日前向陈民生交付商品房；第十二条约定，除不可抗力外，津汇公司未按照第十一条约定的时间将商品房交付陈民生的，双方同意按照下列第1种方式处理：（2）逾期超过180日，陈民生要求继续履行合同的，合同继续履行，津汇公司按日计算向陈民生支付全部房价款万分之一的违约金；附件十一补充协议第三条约定，违约赔偿的范围包括债权与实际损失外，还包括一方实现债权而支出的律师费与其它必要的费用；合同中双方亦对其他权利义务作明确约定。合同签订后，陈民生依约向津汇公司支付全部购房款，但津汇公司至今未能将符合交付条件的商品房交付给陈民生使用。津汇公司的行为已经构成违约，应当对其违约行为承担法律责任。为维护自身的合法权益，陈民生依法诉至法院，望判如所请。 津汇公司辩称，一、陈民生未履行缴交专项维修资金的法定及约定义务，津汇公司不构成逾期交房,陈民生无权要求津汇公司支付逾期交房违约金。首先，从法律规定来看。根据《住宅专项维修资金管理办法》第十三条：“未按本办法规定交存首期住宅专项维修资金的，开发建设单位或者公有住房售房单位不得将房屋交付购买人”及第三十六条：“开发建设单位违反本办法第十三条规定将房屋交付买受人的，由县级以上地方人民政府建设（房地产）主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处以3万元以下的罚款”的规定，在购房者未缴交专项维修资金的情况下津汇公司有权依照《住宅专项维修资金管理办法》的相关规定，拒绝其履行要求。其次，从合同约定来看。本案合同约定，双方应当按照国家的有关规定，向相应部门缴纳因该商品房买卖发生的税费，买受人在交房前应当向出卖人交付已由出卖人代为支付的专项维修资金，买受人逾期交付专项维修基金的，应按日向出卖人支付该套房屋专项维修基金总额千分之三的违约金。因此，根据合同法的有关规定及合同的约定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求，津汇公司有权依据先履行抗辩权，抗辩陈民生主张的逾期交房违约金。二、假设本案津汇公司构成违约，请求法院对于津汇公司在2020年上半年所发生的客观顺延情形给予充分考量。《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》载明合同竣工日期为2020年1月10日，而2020年1月24日福建省人民政府就根据《福建省突发公共卫生事件应急预案》启动了重大突发公共卫生事件一级响应。津汇公司因受疫情或疫情防控措施的影响，无法按照合同约定的交付条件进行竣工验收备案及房产测绘，履行合同确实受到客观影响，请求法院对双方的合同进行变更或减免六个月的违约金。三、本案合同在履行过程中存在天气、台风、停水、停电、中高考等影响施工及交房的客观情形，故津汇公司除主张疫情因素减免违约金外，还请求给予顺延交房423天。四、陈民生所购买的房产，房价已经大幅度上涨，其明显受益，并不存在损失。依照陈民生主张按百万元的日万分之一的标准计算违约金，作为毛坯房，在洛江区每月收益3000元，也存在着不合理，故津汇公司请求法院给予降低一半的违约金。五、津汇公司已向陈民生发送交房通知，不存在其所述至今未交付房屋的事实。综上，请求法院根据案件实际情况，平衡各方利益，切实化解纠纷矛盾，最终实现本案法律效果与社会效果的有机统一。 本院经审理认定事实如下：2016年5月14日，陈民生向津汇公司购买位于泉州市洛江区房屋，双方并于当日签订《商品房买卖合同》及合同附件，成交金额为1004133元，陈民生已支付全部购房款。《商品房买卖合同》第九条约定，商品房交付条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。第十一条约定，出卖人应当在2018年10月31日前向买受人交付该商品房。第十二条约定，除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将商品房交付买受人的，双方同意按照以下方式处理：（1）逾期在180日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金；（2）逾期超过180日后，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之一的违约金。合同附件十一补充协议第一条第1款约定，若买受人未付清购房款、住房专项维修基金、装修保证金、前期物业管理的费用及其他相关费用的，出卖人有权不交付房屋。合同附件十一补充协议第一条第2款约定，出卖人发出交房通知（通知方式包括信件、邮政快递、媒体公告、手机短信等，下同），买受人无正当理由逾期不接收房屋的，自通知规定的期限届满之日起，商品房的风险责任与发生的全部费用即转由买方承担，买受人并应承担逾期收房的违约责任。合同附件十一补充协议第三条第2款约定，违约赔偿的范围包括债权与实际损失外，还包括一方实现债权而支出的律师费与其它必要的费用。合同附件十一补充协议第五条约定，买受人在交房前应当向出卖人交付已由出卖人代为支付的专项维修基金。涉案工程于2020年5月30日通过竣工验收备案，并于2020年6月13日取得房屋测绘报告。津汇公司于2020年6月15日通过邮政快递向陈民生邮寄《Ｂ区交房通知书》，并于次日在泉州晚报上刊登交房公告，告知陈民生可于2020年6月25日至2020年6月30日办理交房手续。陈民生未在津汇公司指定的期限内办理交房手续。2020年8月7日，津汇公司向泉州市洛江区房地产管理处缴交了涉案房屋的专项维修资金。陈民生为本案诉讼支出律师代理费1500元。 上述事实有双方当事人的陈述，陈民生提供的《商品房买卖合同》及登记备案申请表、福建增值税普通发票;津汇公司提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》《泉州市房产测绘报告书》《交房通知书》《交房须知》《交房公告》、EMS全球邮政特快专递回单等证据佐证，本院予以确认。 本院认为，陈民生与津汇公司签订的《商品房买卖合同》及合同附件，系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同约定全面履行义务。关于住宅专项维修资金的问题。虽然本案双方在合同中约定买受人缴纳房屋专项维修资金义务应先于交房义务履行，但双方就专项维修资金如何缴纳约定不明，且津汇公司系在其通知陈民生交房期限届满后才代为缴交专项维修资金，这就导致买受人在指定交房的期限内无法缴纳该项费用，故津汇公司以陈民生未按有关规定和合同约定缴交专项维修资金作为免除其逾期交房违约责任的抗辩理由不能成立，不予采纳。关于津汇公司可否延期交房的问题。津汇公司主张在案涉商品房开发项目施工中遇天气、台风、停水、停电、中高考等影响合同履行的客观情形给予顺延423天，但这些情形并不属当事人在订立合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，无法认定为法定的不可抗力情形，且双方在合同内亦未就上述情形可顺延交房进行特别约定，故津汇公司相关顺延交房的主张，缺乏事实、法律及合同依据，不予采纳。津汇公司主张疫情因素应予以减免六个月的违约金，因今年新冠肺炎疫情发生在津汇公司迟延履行之后，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条第一款“……当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”的规定，该主张不符合法律规定，不予采纳。关于逾期交房违约金的问题。津汇公司通知陈民生办理交房时间为2020年6月25日至30日，由于双方约定买受人无正当理由逾期不接收房屋的，自通知规定的期限届满之日起，商品房的风险责任即转由买方承担，现陈民生未在津汇公司指定的期限内办理交房手续，且其提供的证据不足以证明其不接收房屋存在正当理由，故本案认定交房时间为2020年6月30日。津汇公司未在合同约定的时间交付房屋，已构成违约，应承担相应的违约责任，截至2020年6月30日津汇公司逾期交房608天（2018年11月1日至2020年6月30日）,根据合同约定出卖人应按日向买受人支付全部房价款万分之一的违约金,津汇公司应支付陈民生违约金61051.29元(1004133元×608天×0.01%),陈民生主张至2020年6月30日的违约金为61049元，予以照准。陈民生主张津汇公司支付2020年6月30日之后的违约金，缺乏事实和法律依据，不予支持。津汇公司主张双方约定的逾期交房违约金较高，请求予以调整，缺乏依据，不予采纳。陈民生为本案诉讼支付律师代理费1500元，其主张津汇公司承担该笔费用,符合双方的约定，予以支持。 综上所述，陈民生的诉讼请求合理合法的部分，本院予以支持。津汇公司的抗辩理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国民法通则》第一百一十二条，《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百一十四条第一款、第一百一十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下： 一、福建津汇房地产开发有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向陈民生支付逾期交房违约金61049元； 二、福建津汇房地产开发有限公司应在本判决发生法律效力之日起十日内向陈民生支付律师代理费1500元； 三、驳回陈民生的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1364元，减半收取计682元，由福建津汇房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 本案生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人须依法按期履行判决，逾期未履行的，应向本院报告财产状况，并不得有高消费及非生活和工作必需的消费行为。本条款即为执行通知，违反本条规定的，本案申请执行后，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 谭海燕 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 傅莹莹 书 记 员 黄书卿 附：本案所引用的主要法律条文及申请执行提示 《中华人民共和国民法通则》 第一百一十二条当事人一方违反合同的赔偿责任，应当相当于另一方因此所受到的损失。 当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金；也可以在合同中约定对于违反合同而产生的损失赔偿额的计算方法。 《中华人民共和国合同法》 第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。 第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。 第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。