福建省泉州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽05民终3608号 上诉人（原审原告）：陈冬月，女，1986年2月3日出生，汉族，住福建省武夷山市。 委托诉讼代理人：林惠文，福建道旺律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：福建中超实业有限公司，住所地泉州市丰泽区华大街道城东社区前林小组**。 法定代表人：刘峰，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：宗同健，该公司员工。 上诉人陈冬月因与被上诉人福建中超实业有限公司（以下简称中超公司）商品房预售合同纠纷一案，不服福建省泉州市丰泽区人民法院（2019）闽0503民初7918号民事判决，向本院提起上诉。本院立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。 陈冬月上诉请求：1．撤销泉州市丰泽区人民法院（2019）闽0503民初7918号民事判决书第一项，并依法改判；2．一、二审诉讼费由中超公司承担。事实和理由：1．一审判决扣除台风、自行车赛、中雨以上及风力六级以上天气、停水停电等没有事实与法律依据。其与中超公司签订的商品房预售合同约定的可以扣除逾期交房天数的因素是不可抗力，法律也是规定在发生不可抗力的情况下才可以延期履行。中超公司与其承包商所签订的《建设工程施工合同》里面明确约定不可抗力的定义，即不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情景。该施工合同专用合同条款也仅约定七级风、暴雨的作为异常恶劣的气候条件，并要求承包人应采取克服异常恶劣的气候的合理措施继续施工。中雨以上、风力六级以上天气及台风在泉州地区属于可以预见的正常天气现象，开发商在开发楼盘时应根据所在地的天气情况预计和安排工期，天气因素、停水停电等因素可以克服，对施工不会造成实质性影响。此外，山竹、玉兔两个台风未实际影响泉州，自行车赛也没有经过诉争楼盘。2．中超公司在一审庭审中提供的签证单、停工明细表上面盖的是项目章，其对真实性有异议，中超公司也无法提供有效项目章备案的证明，通过比对签证单上施工人员、监理人员的签名，中超公司有伪造签名的嫌疑；提供的施工日记也没有制作人的签名，把几栋楼合记施工日记不合常理，日记内容不完整，且施工单位、监理单位与中超公司有利害关系，中超公司以上述材料证明有停工明显证据不足。3．退一步讲，如果上述天气因素需要扣除，也不能扣除中超公司延迟履行后的天数。 中超公司辩称，1．一审判决扣除台风、自行车赛、中雨以上及风力六级以上天气、停水停电等符合事实与法律存在的依据，双方签订的《商品房买卖合同》第12条约定不可抗力。2．陈冬月提交的《建设工程施工合同》的订立主体是其和江西中耀建设有限公司，陈冬月不是合同相对方，不能以该合同的相关约定对其，且其实际的承建商是上海建工五建集团有限公司，该合同7.6条款为“不利物质条件”，与不可抗力是不同概念。合同中约定七级风、暴雨作为恶劣气候条件，不能作为该条件下必须施工的标准或凭证。3．大风大雨和停水停电不利于施工也不可能施工，极端天气增加事故发生的可能性，停工延期不可避免，上述气候和停水停电情况属于其不可预见、不可避免的不可抗力事由。4．福建省建福工程管理有限公司为监理单位，与其为监理和被监理的法律关系，无直接关联关系，且该公司已对项目章事项出具书面的情况说明书，如陈冬月有异议，应申请司法鉴定。5．逾期交房天数是自约定交房日次日起算，在工程竣工前的各种不可抗力因素都应计算在内。6．山竹、玉兔两个台风均有住建部门发出的停止施工的文件作为证据，一审判决每个台风也只认定停工一天；自行车赛的路段是在项目的立交桥下的路段，如果其中一段被停工，会导致建材和设备无法进行运输而停工，因是国际性赛事且在项目附近，会被相关部门要求停工。请求二审法院驳回上诉，维持原判。 陈冬月向一审法院起诉请求：中超公司因逾期交房承担自2018年12月31日至2019年9月23日为止的违约金20908元。 一审法院认定事实：2016年9月26日，陈冬月与中超公司签订《商品房买卖合同》（以下简称“诉争合同”）一份，约定由陈冬月向中超公司购买址于福建省泉州市丰泽区华大街道法花美社区中超·水木春天B地块第X号楼X号住宅（以下简称“诉争房屋”），房屋总价款为710198元，合同约定该商品房交付时应符合下列2项条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告；中超公司应于2018年12月31日前向陈冬月交付符合约定交付条件的诉争房屋；除不可抗力外，出卖人未按照约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）：（1）逾期在180日内……自约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之0.5的违约金；（2）逾期超过180日……买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金。合同签订后，陈冬月足额支付购房款。案涉房屋于2019年8月28日取得建设工程竣工验收备案证明文件、于2019年9月12日取得房产测绘报告。庭审中，陈冬月认可中超公司可因热带低气压和台风5日、自行车赛1日据以延期交房，双方一致同意逾期交房违约金计算截止日期为2019年9月8日。 一审法院认为，关于中超公司逾期交房天数如何认定的问题。从中超公司的答辩及庭审陈述来看，其对逾期交房的违约事实并无异议，但对陈冬月所主张的逾期交房天数有异议。经过庭审质证，双方仅共同认可中超公司可因热带低气压和台风5日、自行车赛1日据以扣除逾期天数，予以确认；关于中、高考因素，中高考属于签订合同时便可预知的事由，且中超公司未能提供证据证明在其施工影响范围内有存在作为中考、高考考场的学校，亦未提供证据证明其有收到相关管理部门要求其在中考、高考期间停止施工的相应证明，因此对中超公司据该情形主张中考、高考顺延交房的抗辩不予采纳；关于中雨以上雨天、六级以上大风、停水停电等因素，根据日常经验并结合司法实践理解，上述因素系客观原因，非出卖人所能控制，且中超公司提供相应施工日志证明停工情况，陈冬月对中超公司提供的证明相应因素天数的证据不持异议，对施工日志真实性有异议，但其未能提供相应证据反驳，该包含在完整的施工日志中的停工日志可以佐证其停工的事实，故，上述情形可以作为延期交房的事由，自合同签订之日起即2016年9月26日至合同约定的交房之日即2018年12月31日止包括热带低气压和台风5日、自行车赛1日、中雨以上雨天、6级以上大风天气共74日（已扣除2018年11月1日重复一日）、停电10日、停水3日，共计93日；又，自2019年1月1日至延期93日后之2019年4月3日止中雨以上雨天、6级以上大风天气共计7日；自2019年4月4日至再次延期7日后之2019年4月10日不存在可据以延期因素，因此中超公司可据以延期交房至2019年4月10日，中超公司至2019年9月8日方履行完毕相应交房义务，逾期天数达151日。关于逾期交房违约金是否应当采用分段计算标准的问题。诉争合同第十二条约定就“逾期在180日内”和“逾期超过180日”的两种逾期情形所应当参照的违约金计算标准分别进行了约定，且注明两种情形不作累加，因此该两种情形系根据逾期天数不同而区分整段逾期期间的违约金的相互独立的情形，现中超公司就诉争房屋逾期交房未超过180日，陈冬月依据诉争合同第十二条第1款第（2）项约定的标准向中超公司主张按全部房价款每日万分之一的标准支付相应违约金，不符合双方的约定，中超公司应依约按每日万分之0.5的标准计付相应违约金。 综上，陈冬月与中超公司签订的《商品房买卖合同》及合同附件，是双方当事人的真实意思表示，内容未违反有关法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应依合同约定全面履行。双方明确约定交付讼争房屋的日期为2018年12月31日，但中超公司逾期交房，已构成违约，应承担相应的违约责任。但中雨以上雨天、六级以上大风、台风、停水停电、自行车比赛等情形，确属于出卖人中超公司在签订合同当时不可预见、难以控制并会导致工程停工的客观原因，可以在逾期天数当中相应予以扣除，扣除后中超公司逾期交房天数认定为151日，中超公司应按全部房价款710198元为基数按每日万分之0.5的标准支付给陈冬月逾期交房违约金计5362元，因此，陈冬月的诉讼请求，应在151日的范围内予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十七条、第一百一十八条之规定，判决：一、福建中超实业有限公司应于本判决生效之日起十日内支付给陈冬月逾期交房违约金5362元；二、驳回陈冬月的其他诉讼请求。案件受理费240元，由陈冬月负担167元，由福建中超实业有限公司负担73元。 二审中，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。陈冬月提供《建设工程施工合同》，欲证明中超公司与其承包商合同约定六级风及中雨、大雨、暴雨、台风等天气情况不扣除；《施工情况一览表》，欲证明中超公司主张的风雨天气等停工日期里实际有施工；《隐蔽工程验收记录》，欲证明中超公司所主张的风雨天气、停水停电、中高考、自行车赛等天数中，中超公司有施工，上述天气因素、停水停电、中高考等因素没有对中超公司施工造成实质性影响，上述天气不可扣除，中超公司所提供的停工明细表、停施工日记均为伪造，不具有证据效力；台风山竹和玉兔路径及影响范围图和自行车赛路线图，欲证明台风山竹和玉兔实际没有影响到泉州，自行车赛没有经过诉争楼盘位置。中超公司提供《建筑工程施工许可证》《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，欲证明上海建工五建集团有限公司才是案涉项目的总承包施工方。 对当事人二审争议的事实和证据，本院认定如下：根据中超公司提供的《建筑工程施工许可证》《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》以及一审中双方无异议的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，案涉工程施工单位为上海建工五建集团有限公司，而非江西中耀建设有限公司，故陈冬月提供的《建设工程施工合同》与本案不具关联性，不予采信。另，陈冬月提供的《建设工程施工合同》《施工情况一览表》《隐蔽工程验收记录》、台风路径及影响范围图和自行车赛路线图不足以证明中超公司涉案工程的施工未受前述风雨天气、停水停电、自行车赛影响，故对其相关证明目的，不予采信。经审查，一审法院认定事实清楚，本院予以确认。 本院认为，陈冬月与中超公司签订的《商品房买卖合同》系双方当事人的真实意思表示，合同内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，合法有效，双方当事人均应当按照约定全面履行自己的合同义务。本案中，中超公司提供的气象资料、停电停水公告、施工日记、停工明细表等证据，可以证实中超公司确因天气、停水停电、自行车赛等影响施工的因素而停工，一审据实顺延交房期限并无不当，二审予以确认。一审判决据此认定中超公司应支付陈冬月逾期交房违约金5362元，并无不当。 综上所述，陈冬月的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费189元，由陈冬月负担。 本判决为终审判决。 审判长  蒋秀华 审判员  郑 励 审判员  蔡凌轩 二〇二〇年九月三十日 书记员  廖春燕 本案引用的主要法律条文： 1.《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理： （一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定； （二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更； （三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判； （四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审。 原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。 2.《中华人民共和国民事诉讼法》 第二百三十九条申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。