北京市海淀区人民法院民 事 判 决 书（2018）京0108民初64658号原告（反诉被告）：驰瑞莱工业(北京)有限公司，住所地北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街21号1号楼。法定代表人：田松，总经理。委托诉讼代理人：李猛，男，公司副总经理，住单位宿舍。委托诉讼代理人：刘思，国浩律师（北京）事务所律师。被告（反诉原告）：中国新兴建设开发有限责任公司，住所地北京市海淀区太平路44号。法定代表人：马健峰，董事长。委托诉讼代理人：田保峰，男，公司员工。委托诉讼代理人：靳辉，北京富力律师事务所律师。原告（反诉被告）驰瑞莱工业(北京)有限公司（以下简称驰瑞莱公司）诉被告（反诉原告）中国新兴建设开发有限责任公司（以下简称中国新兴建设公司）承揽合同纠纷案，本院立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告驰瑞莱公司的委托诉讼代理人李猛、刘思，中国新兴建设公司委托诉讼代理人田保峰、靳辉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。驰瑞莱公司向本院提出诉讼请求：请求判决中国新兴建设公司：1、支付所欠货款1356445．336元；2、支付违约金248141．58元；3、支付所欠货款的利息（以1356445．336元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率，自2014年8月8日起至计算实际支付之日止）；4、承担本案的全部诉讼费。事实与理由：2013年9月13日,原告与被告签订了《材料设备购销合同》，约定在中粮营养健康研究院一期工程中，由原告向被告供货，被告支付货款。2014年6月，原告完成全部供货义务。2014年7月23日，被告签署了《工程质量验收单》，供货验收合格。2015年1月，中粮营养健康研究院一期工程投入使用。被告应当向原告支付货款8271386．09元，被告已经支付了6914940．76元货款，截至目前，被告尚有1356445．336元未支付，应当予以支付。就违约金而言，依照合同约定，被告延迟支付货款，每逾期一日，支付未付金额万分之三计算的违约金，故被告应向原告支付违约金。最后，因被告迟延付款，还应向原告按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息。中国新兴建设公司辩称，我方不同意驰瑞莱公司的诉讼请求。同时，我方已经提起反诉。我方不存在欠货款的事实，相反我方超额支付了货款，原告应予以返还。双方签订的合同为固定单价合同，工程量据实结算。该单价不因实际采购数量而发生变化，且为完成成品隔断（包含所有组成部分）的单价。双方并无变更增加部分，设计方案并无变更，而是设计深化，原告与业主的结算单与我方无关。我方已经超额支付货款，并无违约事实，故无需支付违约金和利息。中国新兴建设公司向本院提出反诉请求，请求判决驰瑞莱公司：1、退还货款386944．6元；2、承担本案反诉费用。事实和理由：2013年9月13日,双方签订了《材料设备购销合同》，约定在中粮营养健康研究院一期工程中，由驰瑞莱公司供货，中国新兴建设公司支付货款。截止2014年3月6日，中国新兴建设公司已经支付了6914940．76元货款，但按照合同约定及最终结算结果，中国新兴建设公司应向驰瑞莱公司支付货款6527996．16元，故超出部分驰瑞莱公司应予以返还。驰瑞莱公司针对中国新兴建设公司的反诉辩称，我方不同意中国新兴建设公司的反诉请求。《材料设备购销合同》中已经约定了供货范围分为两部分：合同内供货及变更方案供货。合同内部门计算方式为面积*单价，变更部分是以项目为单位进行结算。7项变更部分应另行结算，独立于合同内部分，双方存在《工作联系单》7份，其应当作为变更部分的结算依据。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。根据双方当事人提交的有效证据，并结合双方当事人在庭审中的陈述，本院认定案件事实如下：2013年9月13日，中国新兴建设公司（甲方）与驰瑞莱公司（乙方）就中粮营养健康研究院一期工程签订《材料设备购销合同》（以下简称涉案合同），约定：驰瑞莱公司为产品交货单位。产品质量标准与技术要求：驰瑞莱企业标准。乙方送货的交货时间：甲方支付乙方合同总额的20%的预付款，按照本合同附件中业主项目部于2013年7月17日确认的平面、立面和节点图纸（以下简称“图纸”，见本合同附件）以及业主项目部在本项目过程中调整或变更的方案，分三批供货；第一批货，龙骨发货日为待甲方支付乙方总合同额的20%预付款，且甲方下发给乙方订货通知单后5个工作日内乙方按照业主项目部确认的方案发货；第二批货，饰面板发货日为收到第一批货相应货款，乙方接到甲方要求发送第二批货物的订货通知单后10个工作日内按照业主项目部确认的方案发货；第三批货门产品的发货日为收到第二批货相应货款，乙方接到甲方要求发送第三批货物的订货通知单后10个工作日内按照业主项目部确认的方案发货。产品货款结算期限及付款方式:首先，双方按本合同第八条的约定及时结算合同金额。本合同签订后5日内，甲方支付乙方本合同总额的20%作为预付款，TRL组合隔墙产品龙骨到货验收后10日内，甲方支付给乙方合同总额的30%；TRL组合隔墙饰面到货后10日内，甲方支付给乙方合同总金额的30%；TRL组合隔墙门到货后10日内，甲方支付给乙方合同总金额的10%；全部货物供货完成并经业主项目部、监理分项验收合格后15日内，甲方向乙方支付货款至结算总价的100%，同时乙方提供5%的质保金保函（银行保函形式，质保期为整日工程竣工验收合格之日起2年）。合同变更与调整以及对应货款的结算：1、合同及供货数量经甲乙双方协商同意后可以变更，依据为2013年7月17日业主项目部确认的图纸。2、由于业主项目部审计变更发生对乙方已生产产品订货数量减少或已供应产品的拆除，对于乙方确已生产或确被拆除的部分，甲方向乙方支付相应已生产产品和已发生的相关费用。3、如果因方案调整的原因甲方订货增加超出本合同数量，双方需根据隔墙供货面积按本合同单价和付款时间、方式作出书面确认，除供货数量外，其他条款不变。隔墙供货面积按隔墙立面图示框外围尺寸以平方米计算。4、如果在本合同履行过程中，由于方案变更导致隔墙龙骨、系统、饰面系统、门系统的规格、材质以及单位发生变化的，乙方应当依据业主项目部提出的变更方案重新报价，甲乙双方就变更后的价格进行书面确认，然后乙方根据届时确认的面积发货。任何经确认的方案对应的实际隔墙供货面积有增减的，按照合同第八条第2款和第3款执行。补充条款：1、乙方提供甲方报验所需的出厂的检测报告、原厂的产品合格证原件以及生产厂家资质等相关资料，并提供建材备案所需资料。2、无论实际采购数量发生任何改变，单价不因此而发生改变，如果方案变更导致单价变更的，按照本合同第八条第4款约定执行。3、所有材料的检测、复试费用由乙方承担。4、实际采购金额超过合同金额10000元以上必须签订补充合同。5、后附附件一：业主项目部于2013年7月17日确认的平面、立面和节点图纸。6、附件二：乙方出具的合同执行人授权书。第七条甲方违约责任：甲方未按合同约定向乙方支付货款，每逾期一日，应按应付实际尚未支付的货款总值的万分之三计算向乙方偿付违约金，并承担对乙方造成的直接经济损失，但甲方于本合同项下的所有违约金总额不超过合同总金额的3%。涉案合同约定的购销产品标的明细表如下：驰瑞莱公司出具授权书给中国新兴建设公司：授权李猛负责履行与合同相关的一切事宜，并向中国新兴建设公司出具承诺函：1、关于涉案合同产品明细表中的全部单价，我公司自愿全部下浮原单价的16%作为对贵公司的让利，贵公司每次支付款项按我公司让利后的单价计算进行支付。无论产品数量是否发生调整，增加或减少部分的产品单价同样执行让利后的单价;2、我公司承诺负责免费安装全部与合同有关的附件1图纸中驰瑞莱TRL成品隔墙货物……7、在此我公司进一步补充关于该合同第八条中第3条款中隔墙供货面积计算方式为：按立面图示框外围尺寸以平方米计算，扣除0．3平方米及以上的孔洞面积，但我公司已按照贵公司要求下单完毕龙骨或饰面产品后，贵公司又要求不要货或安装后拆除而造成的孔洞除外。让利后明细表：合同签订后，驰瑞莱公司提交《中粮营养健康研究院一期成品隔断工程项目5号研发楼丹麦驰瑞莱钢制成品组合隔墙方案对应立面及节点图》，方案中每页均有田保峰签字，注明此方案仅用于合同及报价依据，不作为是施工及结算依据。合同履行过程中，驰瑞莱公司提交：1、2013年9月25日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于因安装电箱及线盒原因变更成品隔墙方案分割尺寸增加竖向龙骨系统的变更事宜，内容为因电气专业需求需在成品隔墙上安装电箱及相关线盒的原因，经建设单位及设计单位要求在原确认方案中将成品隔墙饰面和分割进行部分调整，增加竖向龙骨系统，连接型材和固定型材填充件，以上三种型材系统中，5200mm增加使用了12件，4600mm增加使用了13件，由此产生相关费用增加，附签字图纸及《中粮营养健康研究院一期工程5号楼研发楼项目关于因电气专业而改变成品隔墙方案的费用明细》；2、工作联系单表B10，致建设单位、监理单位，事由：根据业主方要求将6层竖轴（5-11轴至5-12轴）、横轴（5-F轴至5-E轴）增加一堵成品隔墙共计11．48平米；此部分成品隔墙材料价格参照中粮营养健康研究院一期工程行政楼相同产品的单价，附签字图纸、费用明细，上有“同意按合同价增加费用”，“此项已按此方案施工”的签字内容，总承包单位、监理单位均有签字认可。费用明细“共计费用为11．48平米*1988．45元/平米=22827．41元”；3、2013年12月27日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于6F-B-S-07号墙体增加背漆玻璃饰面高度的变更事宜，内容：根据建设单位要求将成品隔墙原确认方案中，6F-B-S-07号成品隔墙由背漆玻璃高度3000mm增至3300mm高度。由此增加横向龙骨系统、Z型顶轨系统、背漆玻璃饰面的费用增加。附件签字图纸。上有“已按变更施工”的签字内容，6层会议室（墙号：F6-B-S-07）成品隔墙高度增加费用明细：因业主方面原因现业主要求我司将此部分隔墙由原方案中背漆玻璃标高为3000mm调整至3300mm，以下为增加费用明细：1、横向龙骨系统：9．458m*205．2元/米=1940．78元。2、增加Z型顶轨系统：9．458m*38．74元/m=366．4元。3、增加背漆玻璃费用：2．5平米*230．68元/平米=576．7元，合计费用2883．88元。该明细无签字；4、2013年11月1日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于成品隔墙门系统变更事宜，内容：应建设单位及设计单位要求：（1）成品隔墙部分门要加装门禁电插锁、闭门器，现将所有成品隔墙门框进行改型：（2）将所有门扇高度进行调整，及原方案中高度为2400mm的门扇变更为：2800mm高度；原方案中高度为2800mm的门扇变更为：3000mm高度。主要变更内容为：横门框型材加厚，里面加衬加强型材固定闭门器，增加竖向门框型材的高度：因市场门扇基材普遍为2400mm的规格，超过2400mm规格的基材需要定制，其费用将会大幅度增加。由此产生相关费用增加。附：签字图纸。上有签字内容“已按方案施工”“已收到”。附《中粮营养健康研究院一期工程5号研发楼项目关于门的变更费用增加明细表实木饰面门费用明细表》及图纸：单樘实木门变更后的差价158000元、单樘玻璃饰面门变更后的差价为51322元。5、2013年10月10日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于成品隔墙增加MFB板饰面变更事宜，内容：根据建设单位要求现将成品隔墙原方案中部分石膏板饰面变更为MFB板饰面：3F、Z-S-01号墙5-1轴单开门旁……均由石膏板饰面变更为MFB板饰面，共计增加MFB板饰面43平米，由此产生费用变更，上有签字内容“已按变更实施”。《成品隔墙方案变更费用增加明细表（3层、5层、8层、9层）饰面由石膏板变更为MFB板》：由于业主方要求改变原成品隔墙部分方案，现将成品隔墙中部分石膏板饰面变更为MFB-TV0饰面板由此产生以下费用增加：共计变更增加MFB-TV0饰面版面面积为43平米，单价为449．48元/平米；石膏板单价为：24．42元/平米；故共计增加费用为：449．48元/平米*43平米-24．42元/平米*43平米=18277．58元；6、2013年10月10日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于成品隔墙增加横向龙骨系统的变更事宜，内容：成品隔墙原设计方案中横向龙骨系统为两道，根据建设单位及监理单位意见及要求，考虑墙体的高度及稳定性，在原确认方案的基础上将所有成品隔墙中增加3道横向龙骨系统，由此产生相关费用增加。附件签字图纸以及《中粮营养健康研究一期工曾5#研发楼项目关于成品隔墙增加横向龙骨系统费用明细表》合计共520896．04元。7、2013年12月27日工作联系单表B10，致中粮营养健康研究院有限公司、北京帕克国际工程咨询有限公司，事由：关于成品墙L顶轨处增加L特质型材的变更事宜，内容：由于建设单位考虑到成品隔墙石膏板与L顶轨处刮腻子会影响整体效果，经建设单位同意在成品隔墙原方案的基础上增加特制L型材来处理此处接口，（此部分由成品隔墙厂家来完成，所有由L顶轨交界处均采用此做法）由此产生相关费用增加。附签字图纸。《中粮营养健康研究一期工曾5号研发楼项目关于成品隔墙与石膏板接缝处增加特质L型型材费用明细》：应业主方和总承办方要求成品隔墙厂家，在成品隔墙原方案基础上增加特质L型型材，增加材料明细合计金额为61790．27元。上述工作联系单上均有中国新兴建设公司、中粮营养健康研究院有限公司和北京帕克国际工程咨询有限公司的相关人员签字。2013年5月29日，业主方及总包方中国新兴建设公司向驰瑞莱公司发出备货进场通知：在“中粮营养科学研究院”工程项目中，经我们综合考察评选，现决定由你公司为该项目进行成品隔墙产品供货及安装服务，使用面积暂定为6600平米（详见确认的设计方案图纸）因项目总体工期紧张，8月底必须隔墙完工，请你公司在收到此通知后，马上组织备货生产并于2013年6月1日进场开始安装服务，同时尽快与总包单位签订合同，以保证工程按期完工。驰瑞莱公司就此履行合同一节提供龙骨系统及饰面系统到货到货清单，到货清单中注明“按照合同附件方案图中粮项目纸饰面系统中石膏板部分和岩棉部分材料与2013年10月10日已全部到货”收货人中国新兴建设公司，到货签收人为张洪然、郝利民、李强。同时驰瑞莱公司还提供中粮营养健康研究院有限公司与中国新兴建设公司就《中粮营养健康研究院项目一期工程施工总承包》由中竞发（北京）工程造价咨询有限公司出具的结算造价咨询报告：内容包括：成品隔断11146742．21元，其中暂估价30784．05元；工程量清单与计价表中，有合同内部分：第959，项目编码020209001643，项目名称“一面背漆玻璃+一面石膏板”，67．05平米，综合单价1318．56，合价88409．45；有变更部分：项目名称BB002因安装电线及线盒原因变更隔断方案变更015号、增加隔墙016号、原方案中背漆玻璃标高调整增加费用017、关于门增加的变更018、关于增加MFB的变更019、关于增加横向龙骨的变更020、关于增加特质L型材的变更021，变更部分的费用记载为1070923．49元。《材料设备购销合同》已履行完毕，相关工程已交第三方中粮营养健康研究院验收使用，2017年7月5日，中粮营养健康研究院向驰瑞莱公司出具《中粮营养健康研究院一期项目隔断墙产品及安装质量意见征询反馈函》：内容：贵司于2013年参与我“中粮营养健康研究院一期工程”项目中全部成品隔断墙的供应及现场施工安装服务。我院于2015年1月投入使用后，贵司又应我院要求，陆续又在2015-2017年期间提供了成品隔断墙的增加和调整服务。目前我院认为贵司为我院提供的TRL装配式绿色环保成品隔断墙产品质量稳定、满足设计功能和我院的实际使用要求、特别是贵司的成品隔断墙产品可重复拆改使用、并且大大缩短安装工期，为我院投入使用后在新环境功能调整时节约了成本及时间、同时我院对贵司提供的及时周到的产品安装服务满意。目前我院项目已通过消防及相关专业验收。各专业对你司提供的成品隔断墙产品质量均无异议。中国新兴建设公司已向驰瑞莱公司支付合同货款6914940．76元。工程完成后，驰瑞莱公司就合同款一事，于2017年8月21日向中国新兴建设公司发出《关于申请尽快就中粮营养健康研究院一期工程货款进行结算的函》，合同内7项结算明细为面积6552．95平米，金额7383457．216元，变更部分7项未付款项金额887928．88元，并说明对于变更部分的款项为让利16%后所计金额。中国新兴建设公司收到该函后于2017年8月25日予以回复，因驰瑞莱公司未提交正式版结算书、施工图纸及计算的相关资料而拒绝结算。2017年8月30日，驰瑞莱公司再次向中国新兴建设公司出具结算书，要求结算工程款。庭审中，双方对驰瑞莱公司的结算单中的合同内部分达成以下意见：双方均表示，除结算表中合同内部分的第五项外，其他项目与合同中购销产品标的明细表一一对应。对于第五项，中国新兴建设公司表示，购销产品标的明细表的第四项“非走廊办公区隔断（双玻饰面无门）”拆分成了结算表的第四项和第五项两项，且结算表第五项的计算方式应为261．4m2X860．64元/m2，因玻璃的单价比MFB板低，比石膏板高，故单价参考了让利后明细表第四项的价格，即860．64元/m2；驰瑞莱公司表示，确实存在结算表的第五项的项目，但其与购销产品标的明细表的第四项“非走廊办公区隔断（双玻饰面无门）”无关，且已经核算至购销产品标的明细表的第二项和第三项中。中国新兴建设公司对驰瑞莱公司的结算单中的变更部分主张依据《材料设备购销合同》第12条第2款，“无论实际采购数量发生任何改变，单价不因此发生改变，如果方案变更导致单价变更的，按照本合同第8条第4款约定执行”合同第8条第4款约定：如果在本合同履行过程中，由于方案变更导致隔墙龙骨、系统、饰面系统、门系统的规格、材质以及单价发生变化的，乙方应当依据业主项目提出的变更方案重新报价，甲乙双方就变更后的价格进行书面确认，然后乙方根据届时确认的面积发货，任何经确认的方案对应的实际隔墙供货面积有增减的，按照本合同第8条第2款和第3款执行。合同第8条第2、3款约定：2、由于业主项目部审计变更发生对乙方已生产产品订货数量减少或已供应产品的拆除，对于乙方确已生产或确被拆除的部分，甲方向乙方支付相应已生产产品和以发生的相关费用。3、如果因方案调整的原因甲方订货增加超出本合同数量，双方需根据隔墙供货面积按本合同单价和付款时间、方式作出书面确认，除供货数量外，其他条款不变。隔墙供货面积按隔墙立面图示框外围尺寸以平方米计算。其中的“除供货数量外，其他条款不变，隔墙供货面积按隔墙立面图示框外围尺寸以平方米计算”。中国新兴建设公司主张依据该条款，驰瑞莱公司即使发生供货数量的变化，也不能增加价格。对变更部分中国新兴建设公司主张，变更部分亦属于合同约定的内容，变更只是对合同内容的深化，亦应适用上述“其他条款不变”合同约定，不应增加价格。中国新兴建设公司同时主张工程总造价为6527996．16元，但中国新兴建设公司未向本院提供造价依据证据。对此，庭审中，法庭向双方建议对门进行价格鉴定，双方均不同意进行价格鉴定，亦未向本庭提供其他证据予以确定价格。除此之外，中国新兴建设公司认为石膏板材料应当驰瑞莱公司提供腻子涂料，驰瑞莱公司不予认可。上述事实，有《材料设备购销合同》、《承诺函》、工作联系单表B10、《关于申请尽快就中粮营养健康研究院一期工程货款进行结算的函》、《中粮营养健康研究院一期项目隔断墙产品及安装质量意见征询反馈函》等证据在案佐证。本院认为，依法成立的合同，自成立时生效。驰瑞莱公司、中国新兴建设公司签订的签订的《材料设备购销合同》、《承诺函》（以下统称合同）均系双方当事人的真实意思表示，且内容未违反法律、法规的禁止性规定，应属合法有效。当事人应当按照合同的约定全面履行自己的义务，现合同约定的工程已完工，并且经业主验收。双方就合同的增项变更部分的价格产生争议，对涉及工作联系表中B10内容涉及的合同变更部分的价格，驰瑞莱公司在合同履行过程中，已经提交了相应的物料使用及价格计算的依据及图纸，且已经业主方及中国新兴建设公司相关人员签字认可，故应视为双方协商一致变更合同。当事人协商一致，可以变更合同，双方即应按照变更后合同履行义务。中国新兴建设公司认为该部分属于合同深化部分，提出按照合同第8条第2、3、4款的内容理解不应当产生价格变化的抗辩，本院认为，无论是合同约定还是后期双方履行合同中签字的工作联系表，无论是业主还是中国新兴建设公司，对变更内容均有同意及认可变更内容价格变化的意思表示，故现合同履行完毕，中国新兴建设公司以此作为对合同增项变更部分不应支付相应合同款的抗辩及主张，与事实不符，且缺乏法律依据，本院不予采纳及支持。对合同内部分，双方主要争议集中于结算表的第五项，双方均认可确实存在该项目，但对于计算方式存有争议。关于门的制造方式的变更一节，双方在合同履行过程中，对门的制造方式的变更已达成一致意见，但确实缺乏对门变更的造价协议一致，现驰瑞莱公司依据合同及承诺函约定的价格按照其使用的物料重新计算合同内变更部分的造价，该依据有一定的合理性。中国新兴建设公司认为门的造价应低于约定单价计算的价格，应提供相应的证据予以证明，庭审中，经本院明示，应对门的价格进行鉴定，中国新兴建设公司表示不同意鉴定，应视为放弃对门的实际价格提供证据，应当承担举证不能的责任，故在没有其他证据证明门的实际价格的情况下，驰瑞莱公司按照合同约定的购销物料的价格计算相应的合同款，并无不妥，本院予以确认，中国新兴建设公司认为使用的石膏板材料应当与门材料合并计算的抗辩，缺乏事实依据，本院不予采纳。对中国新兴建设公司提出驰瑞莱公司对成品石膏板应上腻子和涂料一节，本院认为，合同中约定的为驰瑞莱公司提供的是成品石膏板，成品石膏板是否应当包括上腻子和涂料，在合同未明确约定，中国新兴建设公司亦未提供市场及行业惯例等证据，故中国新兴建设公司对上腻子和涂料的主张和抗辩缺乏事实依据，本院不予支持。故驰瑞莱公司要求中国新兴建设公司支付合同款的主张，本院予以支持。结合双方当庭认可对部分项目价格达成一致意见，故双方同意经本院核算，确认中国新兴建设公司应给付驰瑞莱公司合同款922285．09元。对损失一节，双方在合同中约定以货物到货作为支付合同金额的期限，在实际履行过程中，双方因合同变更对合同金额产生争议，故对合同约定的付款期限亦应相应的变更，故本院依据双方的催款函及回复函的约定内容推定，驰瑞莱公司最后的意见表达为2017年8月30日，故本院酌定中国新兴建设公司最晚应自该日期的次日向驰瑞莱公司支付货款。鉴于中国新兴建设公司一直未支付尾款，故中国新兴建设公司应以未支付款项为基数，自2017年8月31日起，向驰瑞莱公司支付利息损失。同时，考虑到驰瑞莱公司并未提交有关除资金占用产生的利息损失之外的其他损失相关的证据材料，本院对驰瑞莱公司主张的除资金占用损失之外的其他损失难以支持。对违约金一节，现双方合同中约定，如果中国新兴建设公司未按合同约定向驰瑞莱公司付款，中国新兴建设公司除应向驰瑞莱公司赔偿直接经济损失外，还应向驰瑞莱公司支付违约金，故本院综合中国新兴建设公司的违约情形、驰瑞莱公司的损失情况、双方对于延期支付货款的约定等，对违约金本院予以酌定为1万元。对中国新兴建设公司主张合同造价实际金额为6527996．16元的反诉主张，其未向本院提供相应的证据予以证明，故其主张缺乏事实依据，其要求返还的请求，缺乏法律依据，本院不予支持。综上所述，本院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第七十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条之规定，判决如下：一、本判决生效后七日内，中国新兴建设开发有限责任公司给付驰瑞莱工业(北京)有限公司合同款922285．09元及损失（以922285．09元为基数，自2017年8月31日至2019年8月19日，按照中国人民银行同期贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、本判决生效后七日内，中国新兴建设开发有限责任公司给付驰瑞莱工业(北京)有限公司违约金10000元；三、驳回驰瑞莱工业(北京)有限公司的其他诉讼请求；四、驳回中国新兴建设开发有限责任公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费21900元（驰瑞莱工业(北京)有限公司已预交），由驰瑞莱工业(北京)有限公司负担11526元，已交纳；由中国新兴建设开发有限责任公司负担10374元，本判决生效后七日内交纳。反诉费3552元（中国新兴建设开发有限责任公司已预交），由中国新兴建设开发有限责任公司负担，已交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第一中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。审 判 长 姚 琳人民陪审员 张 红人民陪审员 刘春英二〇二〇年九月二十四日书 记 员 常 丽应用部位应用产品类型单价元/平米数量m2总价元备注走廊（实验区、办公区）隔断（双玻饰面实木门扇）1405．0638775447419．47具体规格型号品牌要求详见附件1走廊办公区隔断（双玻饰面实木门扇）1287．91184236974．65具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊办公区隔断（双玻饰面玻璃门扇）1263．6210351307846．7具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊办公区隔断（双玻饰面无门）1024．57661677242．34具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊洽谈室经理室隔断（双背漆玻璃实木门扇）1320．31676892529．88具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊洽谈室经理室隔断（双实体饰面）1073．76175187908．5具体规格型号品牌要求详见附件1合计66098749921．54应用部位应用产品类型单价元/平米数量m2总价元备注走廊（实验区、办公区）隔断（双玻饰面实木门扇）1180．2538774575832．35具体规格型号品牌要求详见附件1走廊办公区隔断（双玻饰面实木门扇）1081．84184199058．70具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊办公区隔断（双玻饰面玻璃门扇）1061．8410351098591．22具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊办公区隔断（双玻饰面无门）860．64661568883．56具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊洽谈室经理室隔断（双背漆玻璃实木门扇）1109．06676749725．10具体规格型号品牌要求详见附件1非走廊洽谈室经理室隔断（双实体饰面）901．96175157843．14具体规格型号品牌要求详见附件1合计66097349934．09序号项目面积（平米）单价（元）1双玻饰面实木门扇（走廊实验室）3450．951180．252双玻饰面实木门扇（走廊办公区）537．531081．843双玻饰面玻璃门扇（非走廊办公区）1100．971061．444双玻饰面无门（一面背漆一面石膏板）67．05881．35双玻饰面无门（房间外MFB板房间内石膏板）存有争议6双背漆玻璃有门886．479457双实体饰面无门4．88901．96