广东省广州市海珠区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0105民初695号原告（反诉被告）：广州市横竖广告策划有限公司，住所地广州市增城区永宁街凤凰北横路****。法定代表人：刘华明，职务总经理。委托诉讼代理人：邹永生，该司职员。委托诉讼代理人：李小平，广东信耀律师事务所律师。被告（反诉原告）：北京一片叶子文化传播有限公司，住所地北，住所地北京市石景山区实兴大街**院**楼****v>法定代表人：刘孟次，职务业务经理。委托诉讼代理人：曹广福，北京德和衡（广州）律师事务所律师。原告（反诉被告）广州市横竖广告策划有限公司与被告（反诉原告）北京一片叶子文化传播有限公司承揽合同纠纷一案，本院受理后，依照《最高人民法院民事诉讼程序繁简分流改革试点实施办法》第十六条第二款规定适用独任制普通程序，公开开庭进行了审理。原告的委托诉讼代理人邹永生、李小平，被告的法定代表人刘孟次及委托诉讼代理人曹广福均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告诉（辩）称：2019年6月21日，原告与被告签订《施工承揽合同》，约定被告就2019中国建博会展（广州）的两个展位委托给原告使用制作及撤展，第一个展位叫皇萨，第二个展位叫欢乐熊，布展时间是2019年7月4日至7日，开展时间为2019年7月8日至11日，两个展位总工程款为146000元，被告支付了73000元，剩余73000元应在2019年7月18日前付清，原告如约履行合同义务，但被告一直未支付剩余款项。原告抗辩称展位已经由被告接收及实际使用，不存在质量等问题，不同意被告的反诉请求，现起诉请求判令：1.被告支付原告工程款73000元；2.被告支付原告利息（以73000元为本金，从2019年7月19日起2019年8月19日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算，从2019年8月20日至被告实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；3.本案诉讼费用由被告承担。被告辩（诉）称：不同意原告的诉讼请求。原告在展位制作搭建过程中多次存在施工工人数量不足、进度缓慢、擅自修改施工方案、施工及材料不符合质量要求，以及将涉案工程外包给其他工厂实际施工等违约行为，导致被告客户因质量问题扣除原约定的工程款。鉴于原告违约在先，未按照合同约定全面履行合同义务，给被告造成经济损失，故提出反诉要求判令：1.原告赔偿被告各项损失费用8575.5元；2.原告赔偿被告违约金292000元；3.本案的全部诉讼费用由原告承担。经审理查明：2019年6月21日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《施工承揽合同》，约定：项目名称为中国建博会展（广州）皇萨、欢乐熊两个展位，展览时间为2019年7月8日至11日；乙方按照甲方签字认可的效果图及施工图纸负责展位的制作、搭建，施工完成时间为2019年7月7日（搭建时间为7月4-7日），超出布展规定时间，加班费由乙方自行负责，责任由乙方负责；合同总工程款146000元；结算付款方式：合同签订三天内付总工程款50%即73000元，第二次工程搭建完，甲方验收完付款为30%即43800元，第三次为展会展台顺利撤展结束，展馆验收单签字，保证如数退还押金，2019年7月18日之前支付剩余20%即29200元；除包括列出的服务项目外，还包括展期内的饮用水、照明安装、桌椅、花草、名片盒等项目，由于乙方未安排妥当施工进度而造成现场加班，场馆所收取的费用由乙方承担，乙方必须严格按照甲方要求施工及搭建，不得随意更改甲方的设计及施工工艺，如有任何更改或删减，必须经得甲方项目经理同意后方可实施；违约责任：乙方未按时间要求搭建完工的或未按尺寸图要求施工的或未使用规定的材质的，导致参展商不支付布展费的，乙方承担全部责任并支付甲方违约金，违约金为工程款的2倍；等内容。现原、被告确认被告已经支付原告首期工程款73000元，剩余第二、三次工程款共计73000元未付。被告依时将涉案展位提供给其客户参展，并于2019年7月12日撤展。庭审中，被告反诉主张原告搭建的展会存在质量等问题，造成8575.5元的损失，主要体现在：1、被告对布展的烤漆等细节进行返工，花费2210元；2、被告购买花草绿植1300元；3、未按博览会主办方要求在7月7日18时前完成展位搭建，产生加班费3486.5元；4、“欢乐熊全屋定制”字样灯箱装错，“欢乐熊”几个字未发光，被告补做花费1379元；5、租赁桌椅产生200元运费。原告抗辩称对被告上述损失金额为8575.5元无异议，但不同意支付，理由为：1、对布展的烤漆等属于被告自行对布展细节进行返工，应由其自行承担；2、合同约定小花草由原告负责，但被告要求大的品质好的绿植，花费应由被告负担；3、原告未超过合同时间布展，按博览会主办方要求应在7月7日24时前完成展位搭建，故不应承担加班费；4、根据效果图“欢乐熊”几个字是泡沫字，不发光，不应承担被告重做字样的费用；5、合同没有约定桌椅运费由原告负担。另外，被告庭后补充提交展览会资料作为证据对布展时间节点进行证明，根据“参展必读”注明筹展时间为7月7日9时至20时，如需延期应在7月7日18时前办理加班手续。基于上述质量问题，被告还主张原告存在提供布展的工人人数不足，进展缓慢等问题，造成被告客户不满并克扣被告工程款51000元并明确不再合作，给被告造成损失，故要求原告按照合同约定的总工程款146000元的2倍支付违约金292000元。原告认为其不存在违约行为，展台已经依约交付并顺利参展，退一步讲，即使存在小瑕疵，也不应支付2倍工程款的违约金。本院认为：原告与被告签订的《施工承揽合同》是双方当事人的真实意思表示，内容没有违反法律及行政法规的强制性规定，依法成立并生效，双方均应恪守履行。原告已经实际交付展台给被告使用，被告亦将展台提供给其客户参展并确认撤场，原告已经履行合同主要义务，被告应依约支付剩余未付工程款73000元，故对原告要求被告支付工程款的诉讼请求，有理，本院予以支持。由于被告延迟支付工程尾款的行为占用了原告的资金，故对于原告要求被告以未付工程款73000元为基数从2019年7月19日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，从2019年8月20日起至实际清偿之日止按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息的诉讼请求，合法有据，本院予以支持。对于被告主张的各项损失的问题，本院分别评析如下：1、烤漆费用2210元，鉴于被告在原告施工期间通过微信等方式向原告提出异议，结合双方提交的现场照片显示，上述费用属于对展台瑕疵的完善，故产生的费用应由原告负担；2、花草绿植1300元，合同未对花草等绿植的数量及品质具体约定，故被告自行购置花草等费用应由被告承担；3、加班费3486.5元，被告举证证明筹展时间为7月7日9时至20时，而非原告主张的当日24时，且原告未能提供交付签收等证据证明其依时交付展台，根据合同约定“超出布展规定时间，加班费由乙方自行负责”，故加班费用应由原告承担；4、补做发光字花费1379元，根据效果图显示“欢乐熊”字体应为发光字，故补做费用应由原告承担；5、桌椅运费200元，合同未对此进行具体约定，考虑桌椅系展台应有附属品，原告为展台搭建方，应提供此部分物品，故运费应由原告承担。综上，原告应向被告支付各项损失7275.5元（2210元+3486.5元+1379元+200元）。对于违约金的问题，鉴于被告及其客户已经实际使用展台参展，合同目的已经实现，原告已经履行合同主要义务。鉴于被告主张原告存在的违约行为为布展中存在的细节等瑕疵问题，本院在前述诉讼请求中已进行处理，被告据此要求原告支付相当于总工程款两倍的违约金292000元，于法无据，本院予以驳回。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条之规定，判决如下：一、被告北京一片叶子文化传播有限公司在本判决生效之日起十日内向原告广州市横竖广告策划有限公司支付工程款73000元及利息，利息以73000元为基数从2019年7月19日起至2019年8月19日止按照中国人民银行同期同类贷款基准利率计算，从2019年8月20日至被告实际付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算；二、原告广州市横竖广告策划有限公司在本判决生效之日起十日内向被告北京一片叶子文化传播有限公司支付损失7275.5元；三、驳回被告北京一片叶子文化传播有限公司的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案诉讼费4555.3元（本诉受理费1651元、反诉受理费2904.3元），由原告广州市横竖广告策划有限公司负担反诉受理费70.3元，被告北京一片叶子文化传播有限公司负担本诉受理费1651元、反诉受理费2834元。上述本诉受理费已由原告预交，原告同意被告在履行本判决时将其应负担的受理费1651元直接支付给原告。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内向广东省广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。审判员  蒙刚二〇二〇年九月二十九日书记员  刘姗钟燕琴