山西省太原市杏花岭区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）晋0107民初3213号 原告：何彦琴，女，1987年2月16日出生，汉族，住北京市海淀区。 委托诉讼代理人：任国奇，北京大成（太原）律师事务所律师。 被告：山西千渡房地产开发有限公司，住所地太原市杏花岭区东缉虎营**珠琳商务大厦303、304。 法定代表人：郑昱。 委托诉讼代理人：刘吗、慧敏，山西国晋律师事务所律师。 原告何彦琴与被告山西千渡房地产开发有限公司房屋买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月14日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告何彦琴及其委托诉讼代理人任国奇，被告山西千渡房地产开发有限公司的委托诉讼代理人刘慧敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告何彦琴向本院提出诉讼请求：1．判令被告山西千渡房地产开发有限公司按照合同约定标准和法律规定标准向原告进行交房，并向原告出示工程质量监督部门核验的质量等级、消防验收、建筑工程竣工验收备案表等涉及人身、财产安全的强制性检验标准的相关材料；2.判令被告山西千渡房地产开发有限公司向原告支付延期交房违约金4511元，违约金计算至被告向原告按照合同约定标准和法律规定标准交房日止，计算至2020年4月30日；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告（买受人）何彦琴与被告（出卖人）山西千渡房地产开发有限公司签署《商品房买卖合同》，合同价款为621399元，合同约定商品房为太原市X街X号X幢X单元X层X号房，合同约定出卖人逾期交房的，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之0.3的违约金。合同履行过程中，原告按照合同约定支付了购房款，但被告并未按照合同约定于2019年8月31日前向原告交房。直到2019年11月30日才进行竣工验收，并通知原告于2019年12月1日进行交房。交房时，被告在《千渡·东山晴房屋质量保证书》对工程质量等级仅标注“合格”，在原告要求提供工程质量监督部门核验、消防验收等涉及人身、财产安全的强制性检验标准相关材料时，被告无法提供。同时，被告杜撰以“政府要求停工属于非因出卖人可控制因素”这一合同未约定的理由为延期交房的免责事由，对此，原告不予认同。基于上述理由，原告并未收房。根据合同约定，被告在按期交房这一事实上已构成违约，应承担延期交房违约金4511元(注：违约金计算至被告向原告按照合同约定标准交房日止，暂计算至2020年4月30日)。被告的延期交房行为已构成违约，为维护原告合法权益，诉至法院，望判如所请。 被告山西千渡房地产开发有限公司辩称，其一，根据被告与原告签订的《商品房买卖合同》及我国相关法律、法规等规定，被告不应承担逾期交房的违约责任；其二，被告向原告的交房符合合同约定及法律规定的条件，原告要求被告出示相关的证明验收材料没有事实及法律依据。 经审理查明，2017年11月4日，原、被告签订一份《商品房买卖合同》，合同约定：原告购买由被告开发的位于太原市××街房屋，建筑面积108.22平方米，房屋总价为621399元；被告应当在2019年8月31日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将该商品房经验收合格，并符合合同约定，交付原告使用；被告逾期交房不超过90日，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之0.3的违约金，合同继续履行；被告逾期交房超过90日后，原告有权解除合同或要求继续履行合同，合同继续履行的，自本合同规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，被告按日向原告支付已交付房价款万分之0.3的违约金。被告于2019年8月29日向原告邮寄迟延交房的通知，通知原告于2019年12月1日收房，原告至今没有收房。 另查明，2017年10月13日太原市住房和城乡建设委员会安全管理处下发《关于十九大召开期间确保空气质量的通知》、2017年10月18日太原市住房和城乡建设委员会下发《太原市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动建设工程开工审批的通知》、2017年11月1日山西省大气污染防治工作领导办公室下发《应对重污染天气调度令》以及2017年至2020年1月期间太原市改善省城环境质量领导小组办公室多次下发《关于发布太原市重污染天气红色、橙色预警的通告》等相关要求工程停工的文件，被告因此自2017年10月15日至2020年1月31日大约共停工263天。 庭审中，被告提供有涉案房屋所在大楼的《竣工验收证明书》，其上载明：该楼地基与基础分部、主体结构分部、建筑装饰装修分部、屋面分部、建筑给排水及采暖分部、通风与空调分部、建筑电气分部、智能建筑分部、建筑节能分部、电梯分部工程，施工质量合格，符合设计要求，经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位和施工单位于2019年11月30日验收合格。此外，被告提供有2019年8月29日其向原告寄送的延期交房通知书以证明其向原告履行了因政府因素延期交房的通知义务，对此原告并未提出异议。 以上事实有《商品房买卖合同》、首付款收据、《千渡·东山晴房屋质量保证书》《关于十九大召开期间确保空气质量的通知》《太原市2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动建设工程开工审批的通知》《应对重污染天气调度令》《关于发布太原市重污染天气红色、橙色预警的通告》《竣工验收证明书》延期交房通知书、当事人陈述以及庭审笔录等证据在卷佐证。 本院认为，原、被告之间签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，未违反法律禁止性规定，应属合法有效，双方均应按照合同约定履行各自的义务。庭审中，原告认可收到被告的交房通知，原告要求被告交房的主张，本院不予支持。被告已向原告出示涉案房屋所在大楼的《竣工验收证明书》，已经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位和施工单位于2019年11月30日验收合格，而原告未能提供证据证明涉案房屋存在不符合合同约定和法律规定标准的情形，且原告主张向其出示工程质量监督部门核验的相关材料的请求，属于行政管理部门的职权范围，不属于法院受案范围，故该诉求本院不予支持。关于违约金，虽本案《商品房买卖合同》中约定被告应于2019年8月31日前向原告交付该房屋，但在该合同履行过程中，政府部门多次因重污染天气、大气污染综合治理等因素向全市下发公告、通知，要求所有社会建筑工程工地在一定日期内全部停工，事实上影响了被告依约履行合同义务，而对于此种因天气、空气质量原因政府下发停工通知造成的工期延误确属被告履约过程中不可预见、不可避免、不能克服的情形，则根据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条的规定被告上述工期延误行为系因不可抗力造成。而被告已在不可抗力事由造成工期延误后向原告履行了通知义务，并承诺以为原告免除部分物业费的方式解决该事宜，原告对此无表示异议，故应该免除被告迟延交房的违约责任，被告据此无需支付违约金的抗辩，符合法律规定和合同约定，本院予以采信。因此原告主张延期交房违约金的请求不能成立，本院予以驳回。 综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百一十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下： 驳回原告何彦琴的诉讼请求。 案件受理费减半收取25元，由原告何彦琴负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省太原市中级人民法院。 审判员 吉 莉 二〇二〇年九月二日 书记员 贾江涛 附：相关法律规定 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百一十七条因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。 本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》 第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。