甘肃省永登县人民法院民 事 判 决 书（2019）甘0121民初1896号原告：顾占英，男，回族，生于1970年5月9日，系宁夏同心县农民，住该村××号。委托诉讼代理人：马思远，系宁夏宁银律师事务所律师。被告：兰州宏尔佳建材有限公司。所在地：甘肃省永登县柳树乡山岑村**。法定代表人：赵博，系该公司经理。委托诉讼代理人：李国元，系甘肃李国元律师事务所律师。原告顾占英与被告兰州宏尔佳建材有限公司合同纠纷一案，本院于2018年3月12日作出（2018）甘0121民初174号民事判决书，判决兰州宏尔佳建材有限公司于判决生效后十日内向顾占英支付违约金600000元；驳回顾占英的其他诉讼请求，原、被告不服本判决上诉至兰州市中级人民法院。2018年7月6日，兰州市中级人民法院作出（2018）甘01民终1749号民事裁定书，裁定发回永登县人民法院重审。2019年1月23日本院作出（2018）甘0121民初1996号民事判决书，判决兰州宏尔佳建材有限公司于判决生效后十日内向顾占英支付违约金360000元；驳回顾占英的其他诉讼请求，原、被告不服本判决再次上诉至兰州市中级人民法院。2019年4月29日，兰州市中级人民法院作出（2019）甘01民终921号民事裁定书，裁定发回永登县人民法院重审。本院于2019年7月9日立案后，依法适用普通程序另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告顾占英及委托诉讼代理人马思远、被告兰州宏尔佳建材有限公司委托诉讼代理人李国元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告顾占英的诉讼请求：1、判决被告支付原告各项款项共计6772900元，其中石料款3572900元（具体数字以对账为准）；原告修建工棚、拆除旧设备、平整场地、安装新设备、调试设备的工程款、窝工损失5000000元（具体数字以鉴定为准）；扣除被告已经向原告支付的各项款项1800000元（即3572900＋5000000-1800000＝6772900元）。2、判决被告承担违约金60万元。3、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。事实与理由：2016年5月8日，原告（乙方）和被告（甲方）签订《石料厂生产承包合同书》，合同约定被告将位于永登县××镇××村东圈子沟建筑用辉绿岩石料场的生产承包给原告。承包期限为5年，自2016年5月1日至2021年4月30日止。被告将被告所有的石料厂、全套设备调试合格后，移交给原告生产使用，产权归被告所有，原告全权负责石料厂的矿山开采、爆破、生产加工、产成品管理等与生产相关的一切事宜（详见《生产设备移交清单明细表》）。原告按照被告每月下达的品种、规格及生产计划进行生产。从2016年6月1日至2017年1月31日期间，原告的生产量为25万方。超过25万方价格为22元／方，低于25万方价格为21元／方；2017年2月1日至2017年12月31日，原告生产量超过30万方，价格为22元／方。合同生效投产后两个月内扣除乙方石料加工费用中火工品、电费、工伤保险及油款后的60万元作为保证金。如原告退场时，被告将场内剩余的原告所生产的余料销售完后，根据实际销售余料量进行核算付给乙方生产费用。同时，乙方也可以对余料进行销售，料价必须与被告实际销售的料价一致。如有一方违反本协议的约定构成违约，另一方经书面通知对方后，有权解除本协议，并有权要求赔偿损失。原告不能无故罢工，如任何一方反悔需付违约金人民币60万元。2016年5月12日，被告给原告移交生产设备，原告按照《石料厂生产承包合同书》中下达的指标进行生产，因设备故障生产不能正常进行，被告购置新设备。自2016年7月1日到8月10日设备到场，原告平整场地（将旧场地北边的一座约1万多方石山爆破平修、取土填沟、设备地基开挖、混凝土构筑等）。自2016年8月10日至2016年10月底原告安装设备。自2016年11月1日至2017年6月调试设备。在2016年8月23日洪水冲毁场地第二次平整场地。2016年9月被告的旧生产设备拆除。自2017年6月后生产。2017年5月27日,被告《采矿许可证》延续审批手续没有办理下来。被告采取和原告不全面算账、胁迫等方式拒不支付原告的费用共计3116498.17元（具体以算账为准），包括农民工工资1695922元。为了不让原告离开工地，被告胁迫原告按照其书写好的保证书写下保证书。逼迫原告保证“2017年9月8日起，顾占英不再提及与兰州宏尔佳建材有限公司的一切相关费用直至正常生产后一个月”。原告无法承担费用，逼迫于2017年11月离场。为保护原告的合法权益依法具状如上。被告兰州宏尔佳建材有限公司辩称：1、保证书是双方合作期间加工费用协商清算后，原告出具给被告的，保证书书写是双方真实意思表示，不存在胁迫。2、原告的诉请已经包括在保证书清算范围内，双反已经经过清算，不存在重新算账的问题。3、第二项诉请没有事实依据和法律依据，双方合作期间被告不存在违约行为，不存在违反法律和合作事项的行为，该项诉请不成立。综上答辩意见，请求人民法院依法驳回原告对被告的所有诉请。本院经审理认定事实如下：2016年5月8日，兰州宏尔佳建材有限公司与顾占英签订《石料场生产承包合同书》一份，合同主要约定：兰州宏尔佳建材有限公司将位于兰州市永登县××镇××村东圈子沟建筑用辉绿岩石料厂的生产承包给原告顾占英，由顾占英进行石料场的矿山开采、爆破、生产加工、产成品管理等，由兰州宏尔佳建材有限公司负责办理营业执照、税务登记、采矿许可证等石料场所有的手续证件，保证原告的正常生产。承包期限定为五年，自2016年5月1日至2021年4月30日止。双方对承包方式及费用核算、权利义务进行了约定，并对违约责任进行了明确约定：任何一方违约需向对方支付违约金60万元。被告将石料厂、全套设备调试合格后，移交给原告生产使用，顾占英全权负责石料厂与生产相关的一切事宜。2016年5月9日,顾占英组织工人进场生产，6月底因设备故障无法正常生产，2016年7月至11月中旬，顾占英组织工人平整场地、调试设备，当年12月份因故停工。2017年2月中旬至6月原告组织工人继续安装、调试设备，生产一个月后，于7月底因故停产。2017年7月18日，顾占英在内容为“截止2017年6月30日，顾占英共计收到兰州宏尔佳建材有限公司石料加工费2859242.07元”的收条上签字捺印。同日，顾占英在内容为“今收到宏尔佳建材有限公司石料加工费、人工工资200000元整（2017年7月以前工资）”的收条上签字捺印，上述款项共计3059242.07元。2017年9月8日，顾占英向兰州宏尔佳建材有限公司出具保证书一份，内容为“截止2017年9月8日，顾占英与兰州宏尔佳建材有限公司承包合同中所有提及费用，即兰州宏尔佳建材有限公司应付给顾占英的石料加工费，设备安装过程产生的所有费用（材料、电费、油款、人工工资等相关费用）安装时间：2016.7-2017.6全部已付清，即2017年9月8日起，顾占英不再提及与兰州宏尔佳建材有限公司的一切相关费用直至正常生产一个月后。保证人：顾占英、吴**山2017.9.8”。之后，因兰州宏尔佳建材有限公司的采矿许可证期限届满，未及时办理延期手续，致使顾占英无法继续生产，于2017年11月份退场。后双方因费用结算等问题发生纠纷，故顾占英诉至法院，要求：1、判决被告支付原告各项款项共计6772900元，其中石料款3572900元（具体数字以对账为准）；原告修建工棚、拆除旧设备、平整场地、安装新设备、调试设备的工程款、窝工损失5000000元（具体数字以鉴定为准）；扣除被告已经向原告支付的各项款项1800000元（即3572900＋5000000-1800000＝6772900元）。2、判决被告承担违约金60万元。3、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。另查明：2019年9月23日顾占英申请对双方在2016年5月8日至2017年11月合同期间发生的费用进行审计，2019年12月9日甘肃百诚会计师事务有限公司向本院出具《关于退回委托事项的说明》载明：因申请方与被申请方无法提供司法会计审计资料，我事务所无法完成委托事项，特申请退回移送的资料及委托。2020年3月26日顾占英申请对位于永登县××镇××村东圈子沟石料厂修建工棚、拆除旧设备、平整场地、安装设备费用、设备调试费用、窝工损失进行评估，2020年8月31日甘肃三公价格评估有限责任公司出具甘公评字【2020】520068号关于设备设施及窝工损失的价格评估意见书，评估意见：经采用成本法分析测算，价格评估标的在价格评估基准日为人民币1105500元。本院认为：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。关于顾占英要求兰州宏尔佳建材有限公司支付石料款3572900元及《保证书》证明力的问题。庭审中，原告提交的对料单及视频资料显示：1、2016年5月至2017年7月30日期间原告向被告供应碎石3544车即119250方，石粉1887车，碎石119250方×21元/每方=2504250元，1887车×每车装车费100元=188700元。2、2017年7月30日以后原告向被告供应石粉764车，即764车×每车装车费100元=76400元。3、2017年7月30日以后原告向被告供应石灰石10车，3车装车费200元，7车装车费100元，装车费1300元。4、2017年7月30日以后，原告向被告供应碎石20车。每车33.6方，合计672方，672方×21元/每方=14112元。上述费用合计：2504250元+188700元+76400元+14112元=2783462元。5、原告离场时的余料为30000方，30000方×21元/每方=630000元。综上，被告应当支付原告石料款为：2783462元+630000元=3413462元，被告对以上原告生产供应的石料数量及石料的价款均不认可。被告提交的原告出具的收条、借条及保证书证明被告已向原告交付签订合同时油和配件120000元，厂里库存的石料折现210000元。2017年7月18日原告收到2016年5月18日到2017年6月30日结算的石料加工费2859242.07元。2017年7月18日原告收到石料加工费人民币200000元。2017年7月至8月石料加工费总计207733.96元，包括2017年7月电费52901.26元，7月工伤保险费用1330元，7月11日垫付材料款1760元，2017年8月垫付电费43067.7元，2017年8月油款67250元，2017年8月工伤保险1425元，2017年8月打款给顾占英40000元，以上合计3596976.03元。另外附500000元和300000元的借条两份，不包括在以上费用之中。对被告以上所支付的款项原告部分不认可。在庭审中，双方对对方提交的付款凭证及用料单不认可，原告陈述双方未对账目进行结算，被告认为2017年9月8日原告和吴**山共同向被告出具的保证书可以证明双方已经对以上款项结算完毕，被告已经履行了全部付款义务。本院认为，保证书应当有结算依据予以支持，本案中，双方均未提交相关账目的结算依据，故该保证书不足以证明双方已经结算完毕，待双方对以上账目进行清算后，再行主张，故对于顾占英要求兰州宏尔佳建材有限公司支付石料款3572900元的诉讼请求，本院不予支持。关于顾占英要求兰州宏尔佳建材有限公司修建工棚、拆除旧设备、平整场地、安装新设备、调试设备的工程款、窝工损失5000000元的问题。按照双方签订的合同约定，加工设备由被告提供，但后因设备故障导致原告无法生产，在2016年7月1日至2017年6月期间，顾占英平整场地、安装设备、调试设备、拆除旧设备及不能生产导致停工造成的损失，双方对此在合同中并未约定，但实际以上工作都是由顾占英完成，庭审中，被告也认可该事实，故该项费用应单独计算。根据甘肃三公价格评估有限责任公司出具的价格评估意见书，该项费用为1105500元，被告应当支付原告平整场地、安装设备、调试设备、拆除旧设备及不能生产导致停工造成的损失共计1105500元。关于顾占英要求兰州宏尔佳建材有限公司承担违约金60万元的问题。依法成立的合同，对双方当事人均具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。关于原告要求由被告承担60万元违约金的诉请，双方合同中约定：由被告兰州宏尔佳建材有限公司负责办理石料场所有的手续证件，保证原告的正常生产；合同第六条对违约责任进行了约定：任何一方违约需支付违约金60万元。双方约定的承包期限为五年，自2016年5月1日至2021年4月30日止。被告虽辩称双方合作期间不存在违约行为，不存在违反法律和合作事项的行为，原告的该项诉请不成立，但与本院查明的事实不符，本院不予采信。原告要求被告支付违约金60万元，被告虽辩称无法办理采矿证存在客观原因，但采矿证未能及时办理是导致合同无法继续履行的事实构成的主要因素，被告兰州宏尔佳建材有限公司对造成合同无法履行负有主要责任，而结合本案案情原告顾占英对于合同无法继续履行也负有相应的责任，且原告退场应提前60日告知被告。综上，本院结合双方履约情况，考虑当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则及诚实信用原则，确定由被告支付原告违约金55万元。综上，被告应当支付双方合同之外原告完成的工作所产生的费用及造成的损失，以及被告因采矿证超期未及时办理致使原告无法继续生产的违约金。据此，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第十二条、第六十条、第一百零七条、第一百一十四条第一款、第一百二十条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、兰州宏尔佳建材有限公司于本判决书生效后三十日内支付顾占英修建工棚、拆除旧设备、平整场地、安装新设备、调试设备的工程款及窝工损失1105500元及违约金550000元，共计1655500元。二、驳回顾占英的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费45094元，鉴定费49000元，共计94094元，由顾占英、兰州宏尔佳建材有限公司各负担一半。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于甘肃省兰州市中级人民法院。审 判 长  祁玉珍审 判 员  张明慧人民陪审员  赵 剑二〇二〇年九月二十八日书 记 员  李早亮