北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0106民初494号原告：河北永久建设劳务有限公司，住所地河北省邯郸市临漳县建安路财政局家属院****。法定代表人：吴镇仰，经理。委托诉讼代理人：陈林，男，该公司职员。委托诉讼代理人：李青生，北京市信凯律师事务所律师。被告：建元建设发展有限公司，住所地北京市大兴区庞各庄镇庞新路******。法定代表人：汪瑞英，经理。委托诉讼代理人：于成涛，男，该公司职员。原告河北永久建设劳务有限公司（以下简称永久劳务公司）与被告建元建设发展有限公司（以下简称建元公司）装饰装修合同纠纷一案，本院立案后，依法适用普通程序，由傅晓洁担任审判员，公开开庭进行了审理。原告永久劳务公司的委托诉讼代理人陈林、李青生，被告建元公司的委托诉讼代理人于成涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告永久劳务公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付工程款957926.81元，并支付2016年1月11日起至实际支付之日止的利息，按中国人民银行同期贷款利率6%计算；2.诉讼费由被告承担。事实与理由：2014年10月10日，我公司和被告签订石榴庄住宅小区西区项目2#、3#楼精装修工程合同。工程完工后，双方进行了结算，后被告支付我公司部分工程款，剩下款项，被告一直不愿支付，一拖再拖。无奈，我公司只好起诉，请法院查明事实，依法支持我公司的诉讼请求。被告建元公司辩称：不同意原告的诉讼请求。我方已经将全部款项结清，数额为1840501.86元。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。当事人对真实性无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证，包括永久劳务公司提交的《补充协议》、夏国福签字的《施工任务单》《确认单》及被告提交的客户业务回单、支票存根。本院经审理认定事实如下：2014年10月10日，甲方建元装饰股份有限公司与乙方永久劳务公司就石榴庄住宅小区西区项目2#、3#楼精装修工程签订《补充协议》，约定分包劳务内容：作业内容包括但不限于地面铺装、墙面装饰、顶棚吊顶制作及安装、电气设备的安装（配线配管的铺设安装、灯具、应急标示的安装等提供一切为完成本工程的工作内容）、给排水设备安装。承包方式：油工、木工、瓦工、电工、水暖工等。本协议的工程造价为1840501.86元。本协议为综合单价（详见附件四）。对于施工图纸的后续变更，乙方上报变更及增项单价，由经营部认价。工程竣工后，乙方上报完整的竣工结算资料，依据竣工图及现场实际施工工程量据实结算。工程款支付及结算：按工程的分部分项完成的产值的80%支付工程进度款。进度报表每月末25日上报，经审核无误后办理支付。施工中大型增项1万元以上随进度款支付。在施工过程中出现我公司与甲方的变更增项而未包含在劳务协议中的项目，需要我公司与甲方确认完成变更洽商后再给与劳务队确认，我公司能在工程进度款中得到甲方此部分变更洽商付款时，我公司才会付给劳务队此部分劳务款，如果甲方在过程款中不付给我公司此部分费用，则我公司只有在劳务结算时付给劳务此部分费用，综上所述，我公司与甲方的付款条件要高于我公司与劳务队的付款条件。工程完工后，甲方验收合格结算至80%，由劳务队申报完整结算书，递交项目部，项目部初审后，递交公司经营部，整体工程竣工四方验收合格（业主、监理、甲方）后各分包工程结算，支付至结算额95%，剩余5%质保金两年后无息返还，质保期两年。（质保期从三方验收合格之日起计算）。如在施工过程中出现无法按照工程量进行结算的洽商变更项目时，承包范围内的零星用工杂工工日单价为100元／工日；精装修工日单价120元／工日；电气专业工日单价100元／工日。本工程甲方代表夏国福，甲方代表受理与其有关的所有通知、指示、同意、批准、证书、决定。本工程乙方代表陈雪岐。装修保修期从竣工之日起计算两年，防水保修期应从骏公司之日起计算五年。保修金额为分包工程结算金额的5%。保修期满后，扣除甲方可能直接支付的质量维修费后，余额返还。2018年3月，建元装饰股份有限公司名称变更为建元公司。永久劳务公司提交其单方制作的《劳务结算书》，2#楼结算总金额为2124232.34元，合同金额1417735.18元，已支付金额1410397元；3#楼结算总金额为593887.47元，合同金额422798.68元，已支付金额416480元。其称合同内约定的装饰工程量有增加，且有部分增项在合同中未约定，并提交了《签证工程明细》，载明工程名称为石榴庄2#楼精装修项目签证工程明细表。内容如下：项目说明上报工程量单位上报单价上报合价B3、B2层女卫增加钢架墙12㎡607201层男卫封窗户砌墙5㎡80400B3层卫生间小便斗改造下水凿地面8㎡80640B3B2台盆钢架变改4.5㎡502251层走道东增加电箱暗门1个120012001层大堂走道天花装换支架117㎡6070201层走道改拆灯槽32m10533601层墙面消防箱因设计变更拆除重做5个65032501层电梯增加呼叫门2个120024001层拆除卫生间门洞及砌筑2.16㎡180388.81层商业大堂天花焊装换支架10.6个60636B3、B2层走道天花钢架反支撑112㎡505600B3-1层、10层卫生间增加防水及防水保护层B3F女卫防水基层10.71㎡30321.36圆线13.44m10134.4防水胶19.43㎡651263.08防水保护层10.71㎡25267.8B3F男卫防水基层11.1㎡30333圆线19.1m10191防水胶26.72㎡651736.67防水保护层11.1㎡25277.5B2F女卫防水基层10.71㎡30321.36圆线13.44m10134.4防水胶19.43㎡651263.08防水保护层10.71㎡25267.8B2F男卫防水基层11.1㎡30333圆线19.1m10191防水胶26.72㎡651736.67防水保护层11.1㎡25277.5B1F残卫防水基层5.33㎡30159.9圆线9.3m1093防水胶10.8㎡65702防水保护层5.33㎡25133.25B1F男卫防水基层13.1㎡30393.08圆线14.5m10145防水胶21.35㎡651387.92防水保护层13.1㎡25327.57B1F女卫防水基层13.75㎡30412.5圆线16m10160防水胶22.75㎡651478.75防水保护层13.75㎡25343.751F男卫防水基层11.06㎡30331.8圆线19.06m10190.6防水胶23.59㎡651533.35防水保护层11.06㎡25276.51F女卫防水基层9.7㎡30291.03圆线13.26m10132.6防水胶19.53㎡651269.45防水保护层9.7㎡25242.531F残卫防水基层5.33㎡30159.9圆线9.3m1093防水胶10.8㎡65702防水保护层5.33㎡25133.2510F男卫防水基层15.01㎡30450.24圆线23.19m10231.9防水胶32.58㎡652117.57防水保护层15.01㎡25375.210F女卫防水基层14.28㎡30428.44圆线20.32m10203.2防水胶26.56㎡651726.12防水保护层14.28㎡25357.03B1层女卫台盆砌砖4㎡1807201层残疾人卫生间砌筑窗口3.2㎡180576B2大堂做样板焊钢架挂石材5.09㎡165839.851层大堂大门上方改为钢架92.8㎡605568B3B2层商业大堂焊转换支架19㎡6011401层入户大门混凝土地面混凝土地面垫层水泥砂浆找平40.8㎡251020混凝土地面垫层7.75M??4503487.5石材波打线9.24㎡95877.81层商业大堂天棚恢复拆除20.53㎡30615.9吊顶20.53㎡1052155.65喷刷涂料20.53㎡30615.92#1层天花、墙面加工艺缝卫生间34.1m28954.8开水间3.4m2895.2前室15.76m28441.28大堂132.75m283717商业大堂20.03m28560.84电梯厅59.08m281654.24合用前室17.52m28490.562#B1层天花、墙面加工艺缝卫生间34.1m28954.8前室15.76m28441.28开水间3.4m2895.2大堂20.62m28577.36商业大堂20.03m28560.842#B2层天花、墙面加工艺缝卫生间28.8m28806.4开水间3.5m2898公共走道44.77m281253.56大堂20.62m28577.36商业大堂20.03m28560.84走廊37.77m281057.56内部走道36.21m281013.88内部电梯厅19.08m28534.24合用前室16.56m28463.682#B3层天花、墙面加工艺缝卫生间28.8m28806.4开水间3.5m2898公共走道48.22m281350.16大堂20.62m28577.36商业大堂20.03m28560.84走廊37.77m281057.56内部走道36.21m281013.88内部电梯厅19.08m28534.24合用前室16.56m28463.682#楼1F-B3卫生间砖墙拆除及门洞移位拆除砖墙25.92㎡1203110.4垃圾清运25.92㎡20518.4砖砌体25.92㎡1804665.6门洞钢结构加固12樘10012002#楼1F增加一个吧台3500*5***12001个800080002#楼B1F商业大堂天花造型改动1项200020002#楼11F、12F、19F、20F消防挡烟垂壁139.32㎡12016718.42#楼11F、12F、19F、20F排烟手动机构线管安装12m1601920B1F女卫钢架厚度增加3.7㎡1204442#一层大厅配电箱处新增石材暗门（含钢架制作安装）1.76㎡165290.4消防石材门背板安装36㎡12043202#楼石材损坏修复（一层大堂、B2走道、6层前室）13.56㎡1652237.42#12/15/16层门洞移位拆除19.44㎡1202332.82#大堂西侧柱子剔除12.6㎡50630木门安装2800*9009樘28025202#B1层防火卷帘轨道22.05㎡12026462#B1层走廊Y7-Y9位置加隔墙91㎡120109202#楼大堂地面石材修补15㎡12018002#楼石材破损补挂160㎡165264001#楼B2层、B3层合用前室墙面刮白143.8㎡202876地面石材剔除重铺原地面石材拆除34.23㎡401369.2垃圾装袋40袋280重铺石材34.23㎡953251.85管道井地面铺瓷砖混凝土垫层（厚度18公分）0.3852㎡450173.34贴地面瓷砖2.14㎡70149.81-B3层卫生间台盆下水改造工程10个1200120002#楼强电增加工程量室外雨棚电源配管30m12360风机盘管电源配管58m12696调控开关进服务台配管140m121680调控开关移位4台配管15m12180B1公共走道新增配管180m122160B2公共走道新增配管150m121800B3公共走道新增配管48m12576B3水房新增配管108m1212962#楼1层大堂室外雨篷安装变更增加管线51m12612增加筒灯25盏205002#楼12层安装变更电动窗帘线管122m121464插座线盒69个151035投影仪线管24m12288搬运下水管1工1001001层大堂清除总包材料及堆放2工100200B3合用电梯厅帮总包拉水泥块5工100500搬运甲供空调6工100600B3层拆除墙及砌筑16工1201920大堂甲方留余台凿砼2工1002001层商业大堂变更天花造型做完后拆除重做9工12010801层女卫封消防管焊接6工1207201层商业大堂凿砼墙2工1002001层2、3电梯厅割大梁时破坏天花造型及踢脚线3工1203601层大堂处帮远洋焊接雨篷做保护措2工120240B2天花被弱电上顶破坏后修补8工120960一层天花消防管喷头、喇叭烟感定12工1201440办公区做凳子台子3工120360到大门口搬运甲供石材2工1202401层电梯1改天花拆除1工120120B1B2B3卫生间清理总包材料4工1004001层走道天花造型被消防破坏后修补6工1207201层大堂南立面拆安全网4工120480拆除1F大堂门上方石材17工12020401层大堂天花被消防工破坏后修补15工1201800B3-1层做封墙棉被20工12024001层电梯厅天花被安装空调破坏修补8工120960甲方办公室天花封板3工120360将2#楼B2男卫石材搬运至1#楼4工1004001层电梯1重做风机口造型4工1204801#1F铺脚手架跳板15工100150010月27日14层清理消防泡水2工100200B3-1层卫生间门套上打墙及清运垃8工120960B3-1层卫生间10个门套基层20工1202400石材暗门样品制作1工120120甲方指配大望路家装12工1201440二次搬运现场材料9工100900拆除1F电梯厅（一）石材暗门2工100200安装地暖需剔凿地面13工1001300B3层内部电梯厅原墙剔凿24工1002400更改门轴及增加固定件1.5工120180B2-B3天花木基层刷防火涂料13工1201560节前停工门封堵17工12020402#楼黑钢基层刷防火涂料14工12016802#B2、B3电梯厅与过道处地面剔凿14工1001400冬季防冻采暖36工10036002#楼1层大厅现场清理18工10018002#楼1层大厅应甲方铺设地暖6工1207201层门厅预留1.7cm打磨8工1008001层门厅打砼基层19cm厚混凝土垫层4.3M??45019352cm厚水泥砂浆找平层22.68㎡25567甲方要求前往管庄家装7.333工120879.962#楼B2、B3层东侧合用电梯厅门洞上口剔除7工1007002#楼B2、B3层前室消防门洞口剔除10工10010002#B3商业大堂墙体开孔5工1005002#楼一层脚手架挑空支架16工10016001#楼材料二次搬运10工10010001层切割大梁拆除及改造天花灯槽14工12016802#楼大堂前所有材料运至地下二层15工10015002#楼B3-1F电梯门套拆除10工10010002#楼B3、B2东电梯洞口剔凿14工10014002#大堂搭设脚手架17工10017002#楼12/15/16层材料搬运4工1004001#楼21层搬运办公用品10工10010002#楼首层大堂立柱剔凿6工1006002#15层前室地面剔除3工1003002#大堂、7层卫生清理2工1002002#1层大堂天花修复木工3工120360油工4工120480小工2工1002002#、3#楼拆装暗门限位器8工1209602#楼B2层施工材料搬运9工1009001#楼天花补修10工1001000通州枢密院项目搬运钢材12工10012001#楼19层、6层更换墙面石材1#楼6层大堂卫生间走道石材暗门5工1206001#楼19层电梯厅墙面5工1206002#B3层甲方办公室拆除及搬运材料18工1001800搬运网络地板25工10025001#楼维修及安装15工10015002#楼大堂卫生间天花修复木工3工120360油工3工120360小工1工100100搬运项目部办公室6工1006001#21层搬运材料20工1006001#楼12层总裁办公楼刷乳胶漆2工1202402#楼12层柱剔除12处3003600轻钢龙骨双层石膏板包梁、包柱子313.25㎡120375902#10层窗台处柱子剔除16㎡20032002#5-20层东侧电梯厅地面剔除修补33㎡4013202#10层天花、墙面加工艺缝250m287000钢化清玻木饰面隔断、方钢石膏板钢化清玻木饰面隔断148.85㎡14521583.25方钢石膏板隔断69.97㎡14510145.6510层窗台上口封石膏板127.86㎡10513425.3天棚铝合金灯槽26.68㎡1453868.6天棚风口、检修口、喇叭口开洞30个401200天棚反光灯槽68.4m453078新增窗台板、窗帘盒、块料踢脚线设备茶水间石材窗台板3.96㎡135534.6窗帘盒9.63m55529.65块料踢脚线5.5m1582.5墙面钢架暗门5樘80040002#楼10F、11F排烟口拆除4工1004005-17层卫生间洞口移位拆除墙砖36.4㎡1204368加工双层钢结构墙面72.8㎡654732空挂大理石36.4㎡1656006砖砌体封堵31.2㎡1805616门洞钢结构加固52樘10052005-17层卫生间木门基层68.12㎡1057152.65-17层开水间水泥压力板包封墙体50.96㎡1206115.27、9、10、12、15、16层卫生间木24樘28067205-20层卫生间重新放线18工12021605-17层天花U型角铝583.7m2816343.65-17层走道、保洁间踢脚线152.1m152281.55-17层卫生间风口、检修口78个4031205-17层卫生间小便器移位40工100400004号签证工程合计（转03签证汇总表）480254.47《签证工程汇总表》与《签证工程明细》所载“项目说明”内容一致。建元公司对结算总金额及上述证据均不予认可。另查，永久劳务公司提交《施工任务单》及《工程变更、洽商工程量确认单》，拟证明未在合同中约定的增项系经过双方确认。详情如下：1.2014年10月15日《施工任务单》载明任务内容“应项目部要求，B3、B2女卫生间门洞移位增加钢架墙共12㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。2.2014年10月15日《施工任务单》载明任务内容为“应项目部要求，1层男卫原窗口由精装班组砌筑封堵，共计5㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。3.2014年10月16日《施工任务单》载明任务内容为“应项目部要求，因设计变更，B3卫生间小便斗改造凿地面8㎡”。张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。4.2014年10月20日《施工任务单》载明任务内容“应项目部要求，由于设计变更B3、B2层卫生间台盆由原来三只改成二只，将原焊接完成的台盆拆除4.5㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。5.2014年11月2日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1层走道东增加电箱焊接钢架暗门1个。”卢永生在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。6.2014年11月3日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1F层走道因吊顶高度过高、吊筋支撑不了足够重量，后经顼目部要求增加钢架反支撑固定天棚，共计117㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。7.2014年11月5日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1层走道灯槽已经制作完成，后设计变更拆除重做，共计32m。”卢永生在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。8.2014年11月8日《施工任务单》载明“应项目部要求，l层墙面消防箱已经焊接完成，后设计变更拆除重做并加门轴，共计5个消防箱。”卢永生在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。9.2014年12月11日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，因设计变更l层电梯增加呼叫门2个。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。10.2014年11月13日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1F层卫生间门洞移位，由精装修班组凿墙开门洞、并砌砖封堵原门洞，共计2.16㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。11.2014年11月14日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1F层商业大堂因吊顶高度过高、吊筋支撑不了足够重量，后经项目部要求增加钢架反支撑固定天棚，共计10.6㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。12.2014年11月15日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，B3、B2层走道因吊顶高度过高、吊筋支撑不了足够重量，后经项目部要求增加钢架反支撑固定天棚，共计112㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。13.2014年11月25日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，B3-1F、10F卫生间防水及防水保护层由精装施工班组完成。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“项目经理审批意见：签证内容：应项目部要求，B3-1F、10F卫生间防水及防水保护层由精装施工班组完成，B3F女卫：防水基层10.71㎡、圆线13.44m、防水胶19.43㎡、防水保护层10.71㎡；B3F男卫：防水基层11.1㎡、圆线19.1m、防水胶26.72㎡、防水保护层11.1㎡；B2F女卫：防水基层10.71㎡、圆线13.44m、防水胶19.43㎡、防水保护层10.71㎡；B2F男卫：防水基层11.1㎡、圆线19.1m、防水胶26.72㎡、防水保护层11.1㎡；BIF残卫：防水基层5.33㎡、圆线9.3m、防水胶10.8㎡、防水保护层5.33㎡；BIF男卫：防水基层13.lO㎡、圆线14.5m、防水胶21.35㎡、防水保护层13.10㎡；B1F女卫：防水基层13.75㎡、圆线16m、防水胶22.75㎡、防水保护层13.75㎡；IF男卫：防水基层11.06㎡、圆线19.06m、防水胶23.59㎡、防水保护层11.06㎡；1F女卫：防水基层9.7㎡、圆线13.26m、防水胶19.53㎡、防水保护层9.7㎡；1F残卫：防水基层5.33㎡、圆线9.3m、防水胶10.8㎡、防水保护层5.33㎡；1OF男卫：防水基层15.Ol㎡、圆线23.19m、防水胶32.58㎡、防水保护层15.Ol㎡；lOF女卫：防水基层14.28㎡、圆线20.32m、防水胶26.56㎡、防水保护层14.28㎡。”卢永生签字确认。14.2014年11月22日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，Bl层女卫台盆设计变更为砌砖。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，Bl层女卫台盆设计变更为砌砖；共计4㎡”。卢永生、夏国福均签字确认。15.2014年12月1日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1层残疾人卫生间砌砖封窗洞，共计3.2㎡。”张洪忠、夏国福在上述任务单及对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。16.2014年12月5日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，因甲方检查验收，B2大堂做样板焊钢架挂石材。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，因甲方检查验收，B2大堂做样板焊钢架挂石材；共计5.09㎡”。卢永生、夏国福均签字确认。17.2014年12月4日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1F层大堂大门上方设计变更为钢架墙，共计92.8㎡。”卢永生在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。18.2014年11月7日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，B2层商业大堂因吊顶高度过高、吊筋支撑不了足够重量，后经项目部要求增加钢架反支撑固定天棚，共计5㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。19.2014年12月7日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，B3层商业大堂因吊顶高度过高、吊筋支撑不了足够重量，后经项目部要求增加钢架反支撑固定天棚，共计14㎡。”张洪忠在项目工长意见处签名，夏国福在项目经理处签名。张洪忠、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。20.2014年11月25日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1层新增大堂入户大门混凝土地面，19cm厚混凝土、3cm厚水泥砂浆找平层，计：混凝土13.6*0.19=7.75m??找平层13.6*3=40.8㎡石材波打线0.27*[（13.6+3）*2+1]=9.24㎡。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。21.2014年12月25日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，1层商业大堂因泡水导致石膏板吊顶损坏，由精装施工班组修复，共计20.53㎡。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。卢永生、夏国福在与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签名。22.2014年10月28日《施工任务单》载明施工内容“应项目部要求，B3-1F天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“项目经理审批意见：签证内容：应项目部要求，B3-1F天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝：1层天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝，具体位置及长度：卫生间34.1m，开水间3.4m，前室15.76m，大堂132.75m，商业大堂20.03m，电梯厅59.08m，合用前室17.52m。B1层天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝，具体位置及长度：卫生间34.1m，开水间3.4m，前室l5.76m，大堂20.62m，商业大堂20.03m。B2层天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝，具体位置及长度：卫生间28.8m，开水间3.5m，公共走道44.77m，大堂20.62m，商业大堂20.03m，走廊37.77m，内部走道36.21m，内部电梯厅19.08m，合用前室16.56m。B3层天花阴角及墙面与木饰面收口处加工艺缝，具体位置及长度：卫生间28.8m，开水间3.5m，公共走道48.22m，大堂20.62m，商业大堂20.03m，走廊37.77m，内部走道36.21m，内部电梯厅19.08m，合用前室16.56m。”卢永生、夏国福均签字确认。23.2014年12月10日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“2#楼1层B1B2B3卫生间残卫砖墙拆除，门洞移位后我公司砖墙砌墙体及门洞上口钢材加横梁，共门洞12樘，计：拆除砖墙900×2400×12=25.92㎡、垃圾清运、砌墙体、抹灰。”卢永生签字并注明“情况属实，合同价为准”。24.2014年12月10日《施工任务单》载明施工内容“2#楼1F大堂增加吧台一个，焊接钢架、外挂石材及木饰面安装、木基层制作。”卢永生在现场负责人意见处签名，夏国福在项目经理处签名。与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“因甲方设计变动，2#楼1F大堂增加吧台一个，具体做法参照签字版图纸，后附图及量3500×550×1200，施工队报价人民币8000元。”卢永生、夏国福均签字确认。25.2014年12月25日《施工任务单》载明施工内容“2#B1F商业大堂天花由于土建结构墙有伸缩缝原蓝图天花造型需改动，特拆除已做完的部分天花主副龙骨按要求更改。”卢永生在现场负责人处签名。与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“由于B1F商业大堂天花原结构墙存在伸缩缝，原蓝图造型更改：①拆除已完成的部分天花主副龙骨②按最终确定的造型重新制作③减去原蓝图此部分的量，后附图及量，核算单价2000元”。卢永生签字确认。26.2015年1月8日《施工任务单》载明施工内容“为消防验收，在现场11F、12F、19F、20F做消防挡烟垂壁。做法：木龙骨基层外封双面单层石膏板。处理后腻子见白……共计十二条，11.61㎡×12=139.32㎡×120元=16718.4元。”卢永生、夏国福签字确认。27.2015年1月9日《施工任务单》载明施工内容“为应消防验收，特给现场11F、12F、19F、20F消防排烟处做线管，一层4处，一处约10米管，共约：160米×12=1920元。”卢永生、夏国福签字确认。28.2015年1月31日《施工任务单》载明施工内容“因手纸盒厚度，导致隔墙由原来100mm厚改为250mm厚，增焊钢架，满足手纸盒厚度要求。”与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“因手纸盒按装位置改变，原隔墙100mm厚现改为250mm厚，补焊钢架，面积：宽1300mm，高2800mm，3.7㎡×120=444元”。卢永生、夏国福均签字确认。29.2015年3月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应甲方要求，由于设计变更，在2#楼一层大厅配电箱处新增石材暗门（含钢架制作安装）800×2200=1.76㎡×165=290元。”卢永生、夏国福签字确认。30.2015年4月1日《施工任务单》载明施工内容“应甲方及物业要求，将所有石材暗门背后加石膏板刷腻子。”与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，将所有暗门背面加石膏板刷腻子。每处600×1200合计36㎡×120=4320元。”袁野、夏国福均签字确认。31.2016年4月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求更改石材，2#3#楼合计11.4㎡（1#楼4块×0.54=21.6㎡）请领导核对11.4㎡+2.16㎡=13.56×165=2237元。”袁野签字确认。32.2016年5月4日《施工任务单》载明施工内容“1#楼B3层一块600×533改换，一块300×533更换；1.46㎡×165=241元；1#楼B2层一块2400×400补胶维修。”袁野、夏国福签字确认。33.2016年5月10日《施工任务单》载明施工内容“应甲方要求，将2#楼走道四樘门框标高提升至2800，女卫门洞移位。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，将走道门洞口上调至2800，共计400mm×900mm×4×3=4.32㎡×120=518元，女卫门洞移位封堵，共计2800mm×900mm×2×3=15.12㎡×120=1814元，合计2332元。”袁野、夏国福均签字确认。34.2015年5月26日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应贵项目部要求，将2#大堂东西两侧柱子剔除，东侧柱子20公分厚，剔9米高5公分宽，西侧柱子剔3.6米高，20公分厚，5公分宽，即9米×5公分、3.6米×5公分，（9+3.6）×50=630元。”卢永生、袁野、夏国福签字确认。35.施工部位为2#楼15、16、12层的《施工任务单》载明施工内容“由于木饰门厂家资金短缺无法提供安装工人，现要求你班组配合安装木门，合计9樘。”与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“2800×900,9樘×220=1980元，闭门器9付×35=315元，门锁9把×25=225元，合计人民币2520元”。袁野在上述任务单及确认单中签字。36.2015年6月14日《施工任务单》载明施工内容“应甲方要求，将2#B1层商业大堂东侧14根消防卷帘门轨道包履。配合消防部门验收”。袁野、夏国福签字确认。与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，将2#楼B1层商业大堂东侧消防卷帘立轨用石膏做骨架，水泥压力板面层内填岩棉进行包履，35公分宽，10公分厚，3.5m高一根，共计14根，请领导确认。”袁野签字并注明“（350+100）×3500×120=2646元”，卢永生、夏国福亦签字确认。37.2015年6月18日《施工任务单》载明施工内容“应甲方要求，2#楼B1F增加一道隔墙。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，在2#楼B1层走廊Y7-Y9位置增加轻钢龙骨隔墙6.7m×3.5m和6.3m×3.5m两堵，封石膏封，刮腻子，请领导确认。91㎡×120=10920元。”卢永生、袁野、夏国福在上述任务单及确认单中签字确认。38.2015年7月18日《施工任务单》载明施工内容“由于甲方指定分包单位天宝物华钢业在大堂安装铜门破坏我单位地面石材，要求你组修补，另，2#楼大堂暗门及电梯边石材重新补修。”袁野签字确认。39.2015年10月25日《施工任务单》载明施工内容“2#楼首层至B3层、5-20层石材已干挂完成，各别楼层石材出现损坏，现要求你班组全楼检查，更换160㎡×165=26400元。”与之对应《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“2#楼首层至B3层、5-20层石材已干挂完成，各别楼层石材出现损坏，现要求我班组全楼检查，更换及垃圾清理。共计石材160㎡×165=26400元。”袁野在上述任务单及确认单中签字。40.2015年11月12日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“2#楼一层大堂室处，雨篷灯具及管线，未包括在我公司合同内，后应甲方变更，由我公司负责施工，增加管线安装及灯具，工程量如下：计：线管51m×12=612元，筒灯25盏×20=500元。”张洪忠、夏国福签字确认。41.2015年11月22日《施工任务单》载明施工内容：“应甲方要求，1#楼B2层、B3层合用前室墙面见白处理，项目部安排陈雪岐班组施工，施工区域祥见附图，附施工照片。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应甲方要求，1#楼B2层、B3层合用前室墙面见白处理，项目部安排陈雪岐班组施工，施工区域祥详见附图，附施工相片。经核实：B2F天花面积10㎡，合用前室面积61.9㎡，B3F天花面积10㎡，合用前室面积61.9㎡，合计143.8㎡。应项目部安排，合用前室做简易装修，刮一遍腻子刷一遍乳胶漆，单价20元/㎡。计：143.8×20=2876元。”李军在上述任务单及确认单中签字。42.2015年12月11日《施工任务单》载明施工内容：“由于石材天然黑、红筋过多，厂家重新发货，将原地面石材剔除重新铺装。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“由于石材天然黑、红筋太多，厂家重新发货，将原地面石材拆除重新铺贴，垃圾清理，人工带耗材。计：拆除34.23㎡×40=1369.2元，垃圾40袋×2=80元，重铺34.23㎡×95=3251.85，合计4701.05元，请给予合实。”袁野在上述任务单及确认单中签字。43.2015年12月29日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“2号楼12层变改，已做管盒。电动窗帘线管122米×12=1464元，插座线盒69个×15=1035元，投影仪线管24米×12=288元，合计2787元。”张洪忠、夏国福签字确认。44.2015年12月20日《施工任务单》载明施工内容：“根据甲方要求，2#楼一层大堂管道井需铺设地面瓷砖，面积为1221×1770，共计2.14㎡，地，地面水泥砂浆找平层磁砖300mm×300mm。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“根据甲方要求，2#楼一层大堂管道井需铺设地面磁砖，面积为1221×1770，共计2.14㎡，地，地面水泥砂浆找平层磁砖300mm×300mm。计：地：地面砂浆24㎡厚：18公分，砼13×450=125.19，贴磁砖2.14㎡×70=149.8元。”王新杰、夏国福均在上述任务单及确认单中签字。45.2014年11月12日《施工任务单》载明施工内容：“应项目部要求，1F-B3卫生间原图纸设计3个台盆，给排水管已施工完成，后设计变更改为2个，原下水管道改造，共计10个下水管道改造。”张洪忠、夏国福在上述任务单及与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》中签字。46.2014年10月11日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，l层新增室外雨棚电源配管30m，风机盘管电源配管58m,调控开关进服务台配管140m,调控开关移位4台配管15m;Bl公共走道新增配管180m;B2公共走道新增配管150m；B3公共走道新增配管48m；B3水房新增配管108m。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。47.2014年10月8日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，因甲供材料不符现场施工要求，重新换材料由精装班组搬运下水管1个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。48.2014年10月9日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装施工班组清理l层大堂总包遗留材料，共计2个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。49.2014年10月13日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，B3合用电梯厅总包拉水泥块由精装修施工班组搬运，共计5个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。50.2014年10月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，搬运甲供空调6个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。51.2014年10月18日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，因B3-1尾卫生间门套与原洞口尺寸不符，由精装修施工班组剔凿及清运垃圾，共计8个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。52.2014年11月2日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，B3原结构墙打门洞4个，共计16个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。53.2014年11月7日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，1F大堂因甲方遗留混凝土导致精装修无法施工，由精装修班组剔凿混凝土共计2个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。54.2014年11月8日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，因设计变更1层商业大堂天花造型做完后拆除重做，共计9个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。55.2014年10月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，因1层女卫消防管外落，后经项目部商议由精装施工班组焊接钢架封闭消防管，共计6个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。56.2014年11月21日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装施工班组剃凿1层商业大堂的混凝土墙，共计2个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。57.2014年12月3日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，l层2、3电梯厅割大梁时破坏天花造型及踢脚线，由精装修施工班组修补，共计叁个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。58.2014年12月3日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，l层大堂处由精装修施工班组帮远洋焊接雨蓬做保护措施，共计2个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。59.2014年12月4日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，B2天花被弱电上顶破坏，由精装修施工班组修补，共计8个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。60.2014年12月5日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“一层走道无法打吊杆，需要用50角铁转换层，实际用工12工时。12×240=一层、F2二层、F3三层。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。卢永生另备注“情况属实，现场管道多，无法计工，按面积与商务对接定价。”61.2014年12月5日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装班组制作项目部桌椅板凳，共计3个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。62.2014年12月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装修施工班组到大门口搬运甲供石材，共计2个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。63.2014年12月6日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，因设计变更将1层电梯1已施工完的天花拆除及清运垃圾，共计1个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。64.2014年12月7日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装施工班组清理B1B2B3卫生间总包遗留材料，共计4个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。65.2014年12月7日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，l层走道天花造型被消防破坏，由精装修施工班组修补，共计6个工日。”卢永生、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。66.2014年12月8日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，由精装施工班组拆除一层大堂南立面安全网，共计4个工日。”张洪忠、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。67.2014年12月10日《施工任务单》载明施工内容：“因项目部出排版图将石材方向弄错，现场未及时交底，导致石材已挂完（1F大堂铜门上方），后整条拆除更换方向后重新挂。”与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“因现场交底未及时，导致石材部位挂错，将挂好的十块石材全部重新拆除及重新挂。共计补工：17个工日×120=2040元。”卢永生签字确认。石榴庄3#楼精装修项目签证工程明细表，单位元。内容如下：项目说明上报工程量单位上报单价上报合价3#A8卫生间前室堵门洞6.48㎡25016203#A8卫生间前室开门洞6.48㎡503243#A8卫生间加焊钢架17㎡120020403#楼商业大堂地面剔凿15.6㎡406243#A8首层卫生间封堵6.7㎡1208043#楼商业大堂扶梯处做防水65㎡7045503#A8、B2卫生间天花龙骨加一层副龙骨200㎡2040003#楼B2商业扶梯厅边新增石材围边13.23㎡951256.853#楼B2商业扶梯厅地面新增下水篦10.4m959883#楼B2商业扶梯厅轻钢龙骨石膏板吊顶25.03m1052628.15B2#楼B1、首层及三层卫生间增项钢结构门套3.81㎡60228.6钢结构门套大芯板基层3.81㎡70266.7钢结构隔墙23.94㎡601436.4小便斗干挂石材8.50㎡1651401.84木门套基层8.40㎡65546检修口6个60360窗台玻化砖2.28㎡70159.94墙面乳胶漆5.19㎡32166.08女卫大芯板包柱子6.30㎡70441A8#楼B1、首层及三层、墩布池防水基层及保护层2.67㎡45120.15A8#楼、B2#楼卫生间水钻开孔48个8038403#楼A8、B1卫生间天花修复石膏板浸泡处拆除10㎡30300吊顶10㎡1051050刮腻子10㎡303003#楼商业大堂天棚新增检修口开洞15个609003#楼扶梯厅石材暗门加工及拆除49m6029403#楼A8、B2卫生间木饰面门计木饰面柜子安装柜子24个1202880木门4樘2601040把手8套20160小把手3套15453#楼商业扶梯石材钢架改动100㎡4545003#楼14个商业大堂呼梯盒水钻开孔14个1001400地面钢筋切割，混凝土剔除10㎡20020003#楼A8卫生间1层洁具安装座便器5套120600小便斗2套75150洗手盆2套135270水管120m2024003#楼商业扶梯厅排水管安装水钻打孔2个120240地漏直径1001套8080铸铁管直径1006米25150支架50*50角钢2个25503#楼A8、B2男女卫生间打坏总包电管位置修补31工15046503#楼B2层卫生间、B1层男女卫天花修补6工120720A8、B2#楼改洗手盆钢架24工12028803#楼A8卫生间1层洁具拆除5工1206003#楼外用扶梯做硬保护8工220176004号签证工程合计（转03签证汇总表）59866.71《签证工程汇总表》与《签证工程明细》所载“项目说明”内容一致。建元公司对结算总金额及上述证据均不予认可。永久劳务公司提交《施工任务单》及《工程变更、洽商工程量确认单》，拟证明未在合同中约定的增项系经过双方确认。详情如下：1.2015年4月13日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应石榴庄项目部要求，将3#A8号楼卫生间前室门洞进行封堵，门洞900×2400，我方自带材料，共3个门洞，另在隔墙打开一个门洞，附加钢梁及钢框，门洞尺寸900×2400共3个，请领导同意。封：900×2400=2.16㎡×3=6.48×250=1620元，开：900×2400=2.16㎡×3=6.48×50=324元，合计1944元。”夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。2.2015年3月15日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，将A8卫生间入口墙体加厚20公分，烧钢架17㎡。”夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字。3.2015年6月9日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，将3#商业大堂地面部分剔除，每处宽400mm，长4000mm，共计13处，合计面积15.6㎡。情况属实，同意拾伍㎡×4=600元。”袁野、夏国福签字确认。4.2015年1月19日《施工任务单》载明施工内容：“应甲方要求，将3#楼商业大堂地面剔除具体位置与卷帘齐平。”该任务单显示施工日期为2015年6月1日至2015年6月10日。袁野、夏国福签字确认。5.2015年6月19日《施工任务单》载明施工内容：“应甲方要求，将3#A8首层卫生间小便斗旁外露钢架挂砖，以现场面积为准。”袁野、夏国福签字确认。与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，将3#楼A8首层男卫挂瓷砖，合计6.7㎡。”袁野签字确认。6.2015年7月13日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，为避免扶梯处漏水，没开临时改动，做2遍JS防水，请领导确认。复查实际发生陆拾伍㎡×70=45*”。袁野、夏国福签字确认。7.2015年7月27日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，将A8、B2卫生间天花标高下调5公分，在原副龙骨上加一层副龙骨共200㎡×20元=4000元。”袁野在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。8.2015年9月6日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，3#楼B2商业扶梯厅边新增石材围边13.23㎡。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。9.2015年9月11日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，3#楼B2商业扶梯厅地面新增水篦子10.4m。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。10.2015年9月12日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，3#楼B2商业扶梯厅天棚新增轻钢龙骨石膏板吊顶25.03㎡。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。11.2015年10月1日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，B2#楼Bl、首层及三层卫生间新增钢结构门套3.81㎡，钢结构门套大芯板基层3.81㎡，钢结构隔墙23.94㎡，小便斗干挂石材8.5㎡，木门套基层8.4㎡，检修口6个，窗台玻化砖2.28㎡，墙面乳胶漆5.19㎡，女卫大芯板包柱子6.3㎡。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。12.2015年9月11日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，A8#楼Bl、首层及三层墩布池做防水基层及保护层2.67㎡。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。13.2015年10月10日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，A8#楼、B2#楼卫生间原小便器、座便器下水管道移位打孔48个。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。14.2015年12月24日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“由于总包原结构漏水，将A8卫生间B1层男卫残卫石膏板浸泡，拆除跟恢复已完工，人工带耗材，计拆除10㎡×30=300元，吊顶10㎡×105=1050元，刮腻子10㎡×30=300元，合计1650元。”袁野在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。15.2015年10月18日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，3#楼商业大堂天棚新增检修口共计15个。”袁野、夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。16.2015年12月25日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“因甲方要求，将3#楼商业扶梯处墙面石材标高上调玻璃外侧，石材拆除重铺贴。B3层石材暗门外拉20公分，加侧板人工带耗材。计：拆除石材：16米，石材厚度5公分；铺贴石材：26米，高25公分；加工石材：5米阴阳角，宽15公分，合计16+26+5=49,49×60=2940元。”袁野在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。17.2015年12月20日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“木饰面厂家，由于资金问题无法提供安装工人，现将3号楼A8B2公共卫生间木柜及木门交我班施工，人工耗材。计：柜子24个，闭门器一套。木门4樘，把手8套，小手把3套。柜子24个×120=2880元，木门4樘×260=1040元，把手8套×20=160元，手把3套×15=45元，合计4125元。”袁野在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。18.2015年12月24日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“由于石材原材料不足，临时石材改动，将原钢结构调整，人工耗材，计100㎡×45=4500元。”袁野在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。19.《施工任务单》载明：“应甲方要求配合电梯公司将商业大堂呼梯盒处开直径8公分的孔洞，便于穿线及安装电梯按键。”袁野、夏国福签字确认。20.《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“应项目部要求，将3#楼14个商业大堂水钻开孔14处，同时将A14#-B2、A14#-B3、B2#-B2、B9#-B2地面钢筋切割、混凝土剔除共10㎡。”袁野、夏国福签字确认。21.2015年8月18日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“3#楼A8卫生间1层，根据业主指示作为园区临时卫生间。卫生间内安装洁具：男卫3套坐便器，2套小便斗，1套洗手盆。女卫2套坐便器，1套洗手盆。水源由2#楼Bl层卫生间引致A8卫生间l层。计：坐便器5套×120=600元，小便斗2套×75=150元，洗手盆2套×135=270元，水管120m×20=2400元，合计3420元。”夏国福在上述确认单及与之对应的《施工任务单》中签字确认。22.2015年12月20日《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“3#楼l层到三层商业扶梯处，在地下2层扶梯靠核心筒墙旁边地面排水沟安装DN100地漏。地。地面凿开∮150的圆孔装DN100铸铁排水管，包括支架水钻打洞零星工程，带人工耗材。计：水钻打孔150∮，2个×120=240元，地，地漏100∮个×80=80元，铸铁管100∮，6米×25=150元，支架50×50角钢，2个×25=50元，合计520元。”张洪忠签字确认。23.2015年4月18日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“3号楼A8B2男女卫生间施工马桶下水移位，用水钻打孔时打断总包。预留线管A8栋B1层4处1层3处3层4处，B2栋B1层4处1层2处3层3处，从4月8号起开始施工回复。施工程续：1、地、地面开凿10工2筋切割1工3、电工管线连接8工4、检查线路4工5、钢筋电焊连接2工6、吊模板2工7、做混凝土回复1工8、做电缆线接头插测3工，总合人工31工×150=4650元。”夏国福签字确认。24.2015年6月13日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，将3#楼B2号公共卫生间B1层天花重新补板、刷腻子、乳胶漆，共计8㎡，并清理垃圾共计6个人工，请领导核对。”袁野、夏国福签字确认。25.2015年10月23日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“应项目部要求，A8#楼、B2#楼卫生间因设计变更将已施工完的洗手盆钢架，拆改、焊接，合计24个工日。”袁野、夏国福签字确认。26.2015年12月28日《工程变更、洽商工程量确认单》载明施工内容：“3#楼A8卫生间1层，根据业主指示园区临时卫生间停用。卫生间内停水并拆除洁具后恢复精装修：男卫3套坐便器，2套小便斗，1套洗手盆。女卫2套坐便器，l套洗手盆。原连接的水管拆除并回收库房及清理垃圾及搬运。计人工费600元。”夏国福签字确认。27.1月15日《施工任务单》载明：“根据甲方合扶梯厂家要求，防止扶梯玻璃损坏，做硬保护，计人工8工×220=1760元，以捌个人工为准。”袁野签字确认。与之对应的《工程变更、洽商工程量确认单》载明：“3号楼外用扶梯做硬保护，甲方扶梯厂家要求。”夏国福签字确认。建元公司对上述夏国福签字的《施工任务单》《工程变更、洽商工程量确认单》予以认可，其余的不予认可。其称袁野系该公司职员，现已离职，张洪忠、卢永生与建元公司无社保关系，非该公司职员，其签字系个人行为，对该公司不具有法律效力。王新杰虽系该公司职员，但该公司并未向其授权，仅有王新杰签字的资料对该公司不具有法律效力，李军亦非该公司员工。夏国福作为永久劳务公司的证人，到庭称：“2号楼、3号楼是我负责的项目，我于2018年九十月份离职。王新杰是建元公司施工员，负责2号楼三四层、七层和3号楼，卢永生也是施工员，张洪忠是机电工程师。施工员派施工任务，施工完成后，现场施工员核实签字，然后我签字。如果有问题的话，我不会签字。对于施工员签字而我没有签字的工程，永久劳务公司是干了，但是不确定是否应该永久劳务公司干的或者干的活不符合标准。”建元公司对证人证言无异议。再查，永久劳务公司提交《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》复印件，载明工程名称为石榴庄住宅小区西区项目2#楼、3#楼精装修工程，施工单位建元装饰股份有限公司，建设单位、施工单位及设计单位处均加盖公章及签字，建设单位处李玉峰签字及签署日期“2016年1月11日”。建元公司对该复印件真实性不予认可，其表示涉案工程于2016年上半年竣工。审理中，建元公司称其与永久劳务公司有四个合同，总计已支付永久劳务公司工程款2810193元，并提交客户业务回单、支票存根予以佐证，但其表示无法确认上述款项具体系支付的哪个工程。永久劳务公司认可收到上述金额，但表示本案已支付工程款1856477元，分别是2014年12月12日的9万元及11万元、2015年1月22日的18万元、2015年2月11日的15万元、2015年4月22日的147498元、2015年4月25日的115748元、2015年7月31日的106000元、2015年8月3日的152600元、2015年8月20日的77000元、2015年9月21日的7万元、2015年9月23日的3万元、2015年9月25日的5万元、2015年10月14日的29000元、2015年10月23日的5万元、2015年10月29日的8万元、2015年11月10日的57480元、2016年2月4日的15万元、2016年2月24日的150981元、2016年7月8日的5万元、2016年10月28日的10170元。剩余款项，分别支付（2020）京0106民初476号案件工程163316元，支付（2020）京0106民初480号案件工程52万元（2015年7月7日支付的20万元中，认可10万元系支付的该案款项，另外10万元不予认可），支付（2020）京0106民初482号案件工程30万元。关于工程量及工程造价，永久劳务公司与建元公司均表示不申请鉴定。永久劳务公司称其增项部分的价格系根据市场价或双方的合同价进行计算，并提交其自己制作的《签证工程明细》予以佐证。建元公司对上述明细不予认可，并提交其制作的《签证工程明细表》予以佐证，该明细表中审核单价为建元公司认可的价格，且审核单价中部分价格与永久劳务公司报价一致。本院认为：依法成立的合同具有法律约束力，合同双方均应依约履行，一方不履行或者履行不符合约定的，应当承担相应的违约责任。根据本案查明的事实，原告永久劳务公司与被告建元公司签订的《补充协议》系双方当事人的真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方应按照合同约定享受权利、承担义务。根据本案查明的事实，《补充协议》明确约定了工程量及工程单价、总价，现原告永久劳务公司主张合同内约定的工程量实际有增加，被告建元公司不予认可，而原告永久劳务公司未提供证据予以佐证，亦对实际工程量及工程造价均不申请鉴定，故原告永久劳务公司的该部分诉讼请求，证据不足，本院不予支持。关于原告永久劳务公司主张合同外增项部分的工程款一节，被告建元公司对夏国福签字的《施工任务单》《工程变更、洽商工程量确认单》予以认可，本院不持异议，对增加的该部分工程量，本院予以确认。对仅有张洪忠、王新杰、袁野、卢永生签字的《施工任务单》《工程变更、洽商工程量确认单》，被告建元公司虽不予认可，但夏国福到庭后称该部分工程确实由永久劳务公司完成，因双方存在争议故未签字确认。因建元公司对涉案工程的工程量及工程造价均不申请鉴定，故本院对上述四人签字的《施工任务单》《工程变更、洽商工程量确认单》确认的工程量、工程价格予以确认，增加的该部分工程款，被告建元公司应向原告永久劳务公司支付。对仅有李军签字的确认单，建元公司不予认可，永久劳务公司亦无其他证据予以佐证，故本院对该确认单载明的工程量不予采信。原告永久劳务公司主张的其他部分工程款，其未提供证据予以佐证，亦对实际工程量及工程造价均不申请鉴定，故原告永久劳务公司的该部分诉讼请求，证据不足，本院不予支持。对于增项部分的工程造价，因双方均不申请对工程造价进行鉴定，故本院结合原被告双方提供的相关证据予以酌定。对于被告建元公司已支付的工程款，因被告建元公司无法说明其支付的款项在四个工程中的分配方案，故对原告永久劳务公司关于已支付工程款的分配方案，本院予以采纳，对原告永久劳务公司不予认可的2015年7月7日的20万元中的10万元，本院在（2020）京0106民初480号案件中予以处理。原告永久劳务公司称其已向被告建元公司送达了结算书，证据不足，本院不予采信。关于原告永久劳务公司主张被告建元公司支付利息一节，根据法律规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。利息从应付工程价款之日计付。因双方对工程款的支付时间约定不明，则工程款支付时间应以工程交付时间为准。原告永久劳务公司提交《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》系复印件，被告建元公司亦不认可该复印件的真实性，故本院确认工程竣工时间，即2016年6月30日为工程交付时间，质保期亦从交付时起算两年。综上所述，依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条规定，判决如下：一、被告建元建设发展有限公司于本判决生效后七日内支付原告河北永久建设劳务有限公司工程款224362.4元；二、被告建元建设发展有限公司于本判决生效后七日内支付原告河北永久建设劳务有限公司利息损失（以132337.4元为基数，自二〇一六年六月三十日始至二〇一八年六月二十九日止；以224362.4元为基数，自二〇一八年六月三十日始至二〇一九年八月十九日止，以上均按照中国人民银行同期同类贷款利率计算；以224362.4元为基数，自二〇一九年八月二十日始至实际付清之日止，按照全国银行业间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、驳回原告河北永久建设劳务有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费13579元，由河北永久建设劳务有限公司负担10464元（已交纳），由被告建元建设发展有限公司负担3115元（于本判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审判员  傅晓洁二〇二〇年九月三日书记员  贾思雨