福建省厦门市思明区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0203民初1034号 原告：罗晓昭，男，1995年11月25日出生，汉族，住福建省厦门市思明区。 委托诉讼代理人：丁达人，福建远大联盟律师事务所律师。 被告：厦门敦禾建筑装饰工程有限公司，住所地福建省厦门市湖里区安岭路******。 法定代表人：林波，该公司执行董事兼总经理。 原告罗晓昭与被告厦门敦禾建筑装饰工程有限公司（以下简称敦禾公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月7日立案后，依法适用普通程序，于2020年7月14日公开开庭进行了审理。原告罗晓昭的委托诉讼代理人丁达人到庭参加诉讼，被告敦禾公司经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 罗晓昭向本院提出诉讼请求：1.确认罗晓昭与敦禾公司签订的《厦门市家庭居室装饰装修工程施工合同》（ＧＦ-2000-0207）及附件和《侨建花园38号504室装修工期确认表》于一审判决生效之日起解除；2.敦禾公司退还罗晓昭部分已付的装修款项42060元；3.敦禾公司依约向罗晓昭支付赔偿款暂计22500元（即2019年9月20日起按每日100元计至2019年9月29日；自2019年9月30日起按每日500元计至合同解除之日止，现暂计至2019年11月11日的赔偿款为22500元）。事实和理由：2018年10月20日，罗晓昭与敦禾公司签订了《厦门市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：ＸＺ0006882），双方约定了有关厦门市思明区××号××室房屋的装饰、装修事宜，详情如下：（1）工程期限90天，开工日期2018年10月20日，竣工日期2019年1月20日；（2）合同工程价款造价共计99800元；（3）工程款支付方式如下：第一次于开工前三日支付3万元，第二次于水电完工支付3万元（该部分仅指铺设地砖前的水电初步完工，并非所有的水电项目完工），第三次于工程进度过半支付35000元，第四次于双方验收合格之日支付4800元；（4）合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定，违约方应赔偿对方的经济损失。2018年10月20日，罗晓昭支付给敦禾公司首期工程款3万元。2018年12月4日，原告支付给敦禾公司第二批付款3万元。2019年1月20日，敦禾公司未按照合同的约定完成工程。在罗晓昭多次催促下，敦禾公司于2019年8月13日向罗晓昭出具《侨建花园38号504室装修工期确认表》，明确：（1）敦禾公司应于2019年9月19日完工交付案涉装修房屋；（2）罗晓昭已经支付工程款6万元；（3）如果超过交付期，敦禾公司按照每日100元的标准赔款罗晓昭，超过10天，按照每日500元的标准赔款。2019年9月19日，敦禾公司未按照上述承诺完成交付。直至今日，案涉装饰装修工程仍未完工。敦禾公司应按照承诺向罗晓昭支付赔款，赔款计算标准以敦禾公司承诺的计算标准为准。综上，敦禾公司迟延履行合同义务的行为侵犯了罗晓昭的合法权益，已经构成违约，罗晓昭为维护其合法权益，特提出如上诉请。 敦禾公司未作答辩。 罗晓昭围绕诉讼请求依法提交了证据，敦禾公司经公告送达开庭传票未到庭参加诉讼，视为其放弃相应的抗辩权利，故罗晓昭所主张的事实和举示的证据，在没有相反证据证明的情况下，本院经审查予以确认并在卷佐证。 本院经审理认定事实如下： 2018年10月20日，罗晓昭（发包人）与敦禾公司（承包人）签订一份《厦门市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：ＸＺ0006882），约定由敦禾公司对罗晓昭所有的位于厦门市思明区××号××室房屋进行装饰装修，工程期限90天，开工日期2018年10月20日，竣工日期2019年1月20日，本合同工程造价为99800元（详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单）。合同第十一条“工程款支付方式”约定：第一次开工前三日支付3万元，第二次水电完工支付3万元，第三次工程进度过半支付35000元，第四次双方验收合格支付4800元，工程进度过半指“木作完工，油漆进场前（泥水完工）”。 根据工程报价单明细载明，案涉装修工程包含：基础工程、装修改造工程（客厅、餐厅、过道、厨房部分、公卫、次卧，主卧、阳台）、水电预埋工程、器具安装项目、其他项目、综合项目收费、设计项目，全包优惠价99800元。 合同签订当日，敦禾公司出具《收据》确认收到案涉房屋的工程首期款3万元。2018年12月4日，罗晓昭转账支付敦禾公司法定代表人林波名下账户29940元。 敦禾公司进场施工后停工，未在合同约定日期完工。2019年6月在罗晓昭的催促下，林波书写《工程保证》一份，保证事项：1.6月21日至7月10日泥水完工、瓷砖铺好；2.7月30日竣工验收。 敦禾公司未依前述保证内容施工，后在罗晓昭的催促下于2019年8月13日再次出具《侨建花园38号504室装修工期确认表（保证）》，承诺交付时间9月19日，工程总价99800元，已付6万元，余款39800元（实际结算按照36000元），具体未完成项目载明如下：1.瓷砖进场，完工时间8月14日至8月16日；2.瓷砖铺贴，完工时间8月19日至8月27日；3.木作吊顶，完工时间8月21日至8月27日；4.涂料施工，完工时间8月27日至9月10日；5.衣柜、洁具安装，完工时间9月10日至9月15日；6.开关面板、卫生保洁，完工时间9月16日至18日；7.全部完工9月19日。敦禾公司还承诺“如果超过交付期，按照每日100元赔款，超过10天，按照每日500元赔款，如准时在交付期交付，业主在9月19日前分期支付剩余尾款36000元”。 自2019年7月至11月期间，罗晓昭父亲罗德新通过短信与林波进行沟通并催促其尽快铺砖，林波以材料未到、法院催款为由未继续进行施工。 据罗晓昭提供的案涉房屋于2019年11月4日拍摄的照片显示，案涉房屋处堆放有施工材料，地面瓷砖尚，地面瓷砖尚未铺贴> 另据工商登记查询信息显示，敦禾公司的经营范围包含室内外装饰工程、批发零售建筑材料等。 审理中，罗晓昭认为敦禾公司已完成的装修部分主要包括铲除、拆除、砌砖及一半的水电改造，对照双方确认的预算价格，敦禾公司的装修部分估值为17940元。罗晓昭还认为，本案讼争标的额较小，且敦禾公司下落不明，为节约司法资源，罗晓昭关于已装修工程价款的估值比较合理，无须再行鉴定。 本院认为，罗晓昭与敦禾公司签订的《厦门市家庭居室装饰装修工程施工合同》及附件系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，属合法有效，双方应依约全面履行。根据罗晓昭提供的证据，可以证明敦禾公司未依约完成装修工程，并在罗晓昭的多次催促后仍无法完成，敦禾公司构成违约，罗晓昭的合同目的不能实现，现其诉请解除前述合同符合法律规定，本院予以支持，合同于本案应诉材料副本送达敦禾公司之日即2020年6月13日解除。《侨建花园38号504室装修工期确认表》系敦禾公司单方出具，并非合同解除的对象，对罗晓昭关于解除该份确认表的主张，不予支持。 讼争装修合同因敦禾公司违约而解除，罗晓昭有权要求敦禾公司退还未装修部分的工程款并赔偿其损失。敦禾公司未到庭举证其已完成的装修工程部分的价值，在缺乏相反证据的情形下，结合案涉房屋在2019年11月4日的装修现状及双方的短信聊天内容，本院对罗晓昭的主张予以采纳，认定敦禾公司应退还罗晓昭工程款42060元。敦禾公司向罗晓昭作出于2019年9月19日完工交付的承诺并承诺如逾期完工进行一定数额的赔偿，现敦禾公司逾期完工的事实足以认定，且对罗晓昭确实造成了实际损失，本院酌情支持敦禾公司自2019年9月20日起按每日100元的标准支付罗晓昭赔偿款至合同解除之日即2020年6月13日，共计26800元（268天×100元），超出部分，不予支持。 综上所述，对罗晓昭的诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条规定，判决如下： 一、确认罗晓昭与厦门敦禾建筑装饰工程有限公司签订的《厦门市家庭居室装饰装修工程施工合同》（合同编号：XZ0006882）及附件于2020年6月13日解除； 二、厦门敦禾建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内退还罗晓昭部分已付的装修款项42060元； 三、厦门敦禾建筑装饰工程有限公司于本判决生效之日起十日内支付罗晓昭赔偿款26800元； 四、驳回罗晓昭的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1522元，由厦门敦禾建筑装饰工程有限公司负担；款项于本判决生效之日起七日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省厦门市中级人民法院。 本案生效后，负有履行义务的当事人须依法按期履行，逾期未履行的，应向本院主动报告财产情况，并不得隐匿、转移财产或高消费行为。本条款即为执行通知，本案进入执行后，人民法院不再另行发出执行通知。违反本条规定的，人民法院可依法对相关当事人采取列入失信名单、罚款、拘留等措施；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审 判 员 戴建平 二〇二〇年九月三日 法官助理 冯莉平 代书记员 杨耀荣 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （一）因不可抗力致使不能实现合同目的； （二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务； （三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （五）法律规定的其他情形。 第九十六条当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。 法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。 第九十七条合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。 法官提示 《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条规定： 申请执行的期间为二年。申请执行时效的中止、中断，适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 前款规定的期间，从法律文书规定履行期间的最后一日起计算；法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。