安徽省广德市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）皖1822民初3048号 原告：广德木子装饰工程有限公司，住所地安徽省广德市桃州镇金峰万象街写字楼904号，统一社会信用代码：91341822MA2RM70H3R。 法定代表人：李平，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：董艺，安徽华睿律师事务所律师。 被告：王志平，男，1970年12月14日生，汉族，住安徽省广德市。 原告广德木子装饰工程有限公司与被告王志平装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案受理后，依法适用简易程序于2020年9月11日公开开庭进行了审理，原告委托诉讼代理人董艺、被告王志平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 广德木子装饰工程有限公司向本院提出诉讼请求：判令被告立即支付原告工程款等66447.6元【工程款24647.6元，违约金41800元（从2019年5月15日计算至2020年7月6日止共计418天，每日违约金为100元，此后违约金顺延计算至被告付清工程款之日止）】事实与理由:2019年5月15日原、被告签订《装饰装修工程施工合同》，合同约定原告承建被告位于广德市房屋的装饰装修工程，工程款总价为103000元。被告应在合同签订时按总价的30%支付30900元，水电线路铺设完成、木工施工项目验收合格后，按总价的35%支付36050元，泥工施工验收合格、油漆工进场按总价的30%支付30900元，工程整体验收合格支付剩余的5%即5150元，同日原、被告双方还对预算清单审核签字。现原告已经按照合同约定履行了义务，被告已经入住并使用案涉房屋半年有余。但被告未按合同约定履行付款义务，在合同签订当天仅支付5000元，截止至今共支付给原告45900元。另在施工过程中被告有增加和变更工程量，工程增项工程款为1197元。因双方在签订合同时约定主材应由原告采购，但被告在未通知原告的情况下擅自购买了主材，虽然被告违约，但原告在索款时并未计算预算清单中主材费用，故除去主材款被告尚欠原告24647.6元工程款未付，原告多次催款均遭被告拒绝。按照《装饰装修工程施工合同》第8.5条约定甲方即被告使用案涉房屋的视为本工程已通过竣工验收和全部合格；第11.3条约定，被告未按期支付工程款，每延误一天应向原告支付违约金100元。现被告的行为已构成违约，为维护原告的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，请求依法支持其诉讼请求。 王志平辩称，对材料存有异议,买的材料是合伙人提供的，背景墙的材料钱只有600元，而预算中是2000元。吊顶材料说是轻钢龙骨，但是我没有看见轻钢龙骨，通知了李平重新做，但是对方没有重做，我要求终止合同，把30900元退还，李平说不好退，我即要求按照30900元继续做，最后再计算费用，年底时李平说做多了，我就补了他15000元。全包103000元，半包53000元，第一次验收木工不合格，就给了第一批钱，装修工程最后是我找人重新做的。施工前一天当天支付30900元。对于原告起诉的合同内容没有异议。对原告方诉请违约金是无稽之谈，我并没有违约，合同约定木工验收合格支付相应工程款，但是验收不合格，所以并未违约。房子是2020年一月份搬进。工程尾款24647元怎么来的不清楚。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下: 王志平(甲方)与广德木子装饰工程有限公司(乙方)于2019年5月15日签订《装饰装修合同》，约定:“第一条工程概况1.1工程地点广德市凤井小区1幢1单元802室。1.3工程承包方式乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(详见预算清单)。1.4工程期限120天，开工日期2019年5月21日，竣工日期2019年9月21日。1.5合同价款工程总价为拾万零叁仟元整。1.6工程价款以预算单价不变，按实际发生的工程项目和工作量结算。第十条工程款的核实和工程款支付10.1工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交工程量决算清单，甲方应在接到决算单3日内通知乙方并进行工程量核实清算。甲方收到竣工工程量清单报告7日内未通知乙方进行核算，乙方报告中开列的工程量视为被甲方确认，作为工程款结算的依据。乙方无正当理由不参加核算，甲方自行核实，核实结果视为有效，作为工程款支付的依据。竣工工程量经甲方确认后，乙方应向甲方提交竣工工程款结算清单，并将有关资料交甲方。甲方接到资料后3日内如未提出异议，即视为同意，双方应填写工程款结算单和质保单并签字确认。10.2双方约定按以下步骤支付工程款。（1）合同款为（人民币）103000元，大写：拾万零叁仟圆整。（2）签订合同当日，甲方支付工程款总价的30%，计人民币￥30900元；（3）水电线路铺设完成、木工施工项目验收合格后，甲方支付工程款总价的35%，计人民币￥36050元；（4）泥工施工项目验收合格后、油漆工种进场，甲方支付工程款总价的30%计人民币￥30900元；（5）前期工种按期验收，安装工程结束，乙方施工项目整体验收合格后甲方支付工程款总价的5%计人民币￥5150元；（6）工程款未按协议方式交清前乙方无需为甲方提供任何饰后保障和质保服务。”预算清单载明工程或费用部分工程总造价69350.60元，主材总造价49425.00元。王志平提供主材，合同签订后，王志平分别于2019年5月15日、5月21日、6月5日支付李平5000元、20900元、5000元。在施工中增项费用为1197元。经双方协商，工程延期15天，广德木子装饰工程有限公司按照合同约定进行施工。该工程未经竣工验收，王志平于2020年1月入住。2020年1月20日王志平以微信转账方式支付李平15000元。后因吊顶材料不是预算中规定的轻钢龙骨等，双方发生争议，广德木子装饰工程有限公司诉至本院。 本院认为，案涉《装饰装修合同》系当事人真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定，为有效合同。双方均应依据合同履行各自的义务。根据合同约定，王志平提供其余材料，在实际履行中，由王志平提供主材，系双方协商一致对原合同进行的变更，根据预算，广德木子装饰工程有限公司工程造价为69350.60元，主材总造价49425.00元，合同价款为103000元，优惠率86.72%。故工程实际造价为103000元-49425.00元*86.72%+1197元=61335.64元。根据合同约定，工程价款按实际发生的工程项目和工作量结算，广德木子装饰工程有限公司就工程量的核实和工程款的支付未履行合同约定的程序，装饰材料中有不符合双方约定的情形，应承担违约责任，王志平未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，因双方均存在违约行为，双方各自承担相应的违约责任。案涉装饰装修工程在未经竣工验收情形下，王志平入住行为，根据《中华人民共和国合同法》第二百六十一条规定及合同第8.5条约定，视为王志平已接受工作成果，应依约支付工程款。根据《装饰装修合同》第1.6(2)的约定，客餐厅工艺吊顶(27.50㎡)，合同约定采用千龙一等品国标轻钢龙骨材料，广德木子装饰工程有限公司未采用该材料，本院根据实际酌情扣减工程款1000元。综上，案涉装饰装修工程款为60335.64元，扣除已支付45900元，王志平还应支付广德木子装饰工程有限公司装饰装修款14435.64元。依照《中华人民共和国合同法》第七十七条第一款、第一百二十六条、第二百六十一条、第二百六十九条之规定，判决如下： 一、被告王志平自本判决生效之日起三十日内一次性支付原告广德木子装饰工程有限公司工程款14435.64元; 二、驳回原告广德木子装饰工程有限公司其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费1460元，减半收取730元，由王志平负担230元，广德木子装饰工程有限公司负担500元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省宣城市中级人民法院。 审判员  余军 二〇二〇年九月二十二日 书记员  陈琦 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国合同法》 第七十七条第一款当事人协商一致，可以变更合同。 第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。 第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。 建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。