北京市顺义区人民法院民 事 判 决 书（2020）京0113民初8642号原告：北京华尊装饰工程有限责任公司，住所地北京市海淀区大柳树**，统一社会信用代码91110108102020950N。法定代表人：倪春胜，董事长。委托诉讼代理人：冷友红，北京友恒律师事务所律师。被告：深圳美车科技有限公司，住，住所地深圳市前海深港合作区前湾一路****驻深圳市前海商务秘书有限公司），统一社会信用代码91440300MA5DRXPQ76。法定代表人：李靖泽，总经理。原告北京华尊装饰工程有限责任公司（以下简称“华尊装饰公司”）与被告深圳美车科技有限公司（以下简称“深圳美车公司”）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告华尊装饰公司的委托诉讼代理人冷友红，被告深圳美车公司的法定代表人李靖泽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。华尊装饰公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告支付工程欠款175819.57元；2.判令被告向原告支付违约金（以119917.88元为基数，自2019年1月5日起至工程欠款结清之日止，按每日2‰计算）；3.本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年11月20日，原被告双方签订《自动洗车仓装饰工程合同书》，工程地点：北京市顺义区顺通路李桥段26号长安汽车4S店，工程造价为：119917.88元。合同签订后，原告依约进行了工程的装饰装修工作。根据合同第8.1条的约定，被告需分三次支付工程款，首付款36000元（合同价款的30%）于合同签订三日内支付，中期款48000元（合同价款的40%）于加工材料进场三日内支付，尾款35917.88元（合同价款的30%）于竣工验收合格十日内支付。根据合同第11.5条的约定，被告未按期足额支付首付款尾款的，每延误一天向原告支付工程造价的2‰的违约金。2019年1月15日，原被告双方协商又增加了一部分装饰装修工程，增项款为139901.69元。本工程竣工后，被告拒绝办理验收手续，本工程已于2018年12月26日投入使用。根据相关法律规定，本工程视为已验收合格。截至目前，被告仅支付了首付款、中期款共计8.4万元，未支付尾款和增项款共计175819.57元。原告多次向被告催要，被告不予理会。现原告为维护自身的合法权益，特提起诉讼。深圳美车公司辩称：1.华尊装饰公司在工程施工过程中，将工程转包至无资质的闲散民工队伍，拖工误工现象极为普遍，工程管理水平明显低于行业平均水平，导致工程周期严重超期。2.根据装饰工程合同4.1、4.3、4.7的要求，工程所有增加项目甲乙双方必须签署《工程洽商单》后方能施工，华尊装饰公司在未签署《工程洽商单》的前提下，肆意擅自增加没有任何意义的虚假工程项目，对此我公司不予承认。3.按装饰工程合同第七条要求，在施工过程中需要分阶段进行工程验收，华尊装饰公司在施工过程中没有分阶段进行任何验收的情况下，擅自作业，导致竣工后工程质量完全不达标，最终无法进行验收，造成工程烂尾。4.由于工程质量问题，造成无法办理消防和环保等手续，场地及设备无法投入使用，导致长安4S店因此与我公司解除合作，造成我公司巨大损失。综上所述，华尊装饰公司为我公司位于北京顺义顺通路李桥段26号长安汽车4S店的装饰装修工程，是明显的豆腐渣工程，给我公司造成巨大经济损失，属于严重违约，请求依法裁定华尊装饰公司工程违约，并赔偿我公司损失。本院经审理认定事实如下：2018年11月20日，原告华尊装饰公司（合同乙方）与深圳美车公司（合同甲方）签订《自动洗车仓装饰工程合同书》，约定:乙方承包甲方的位于北京市顺义区顺通路李桥段26号长安汽车4S店自动洗车仓美容车间，乙方包人工、辅材、主材。工程内容及做法（见《报价清单》及相关图纸），工程期限（未填写）工程造价为：119917.88元。第二条甲方工作约定：2.1开工前15日，甲方交付工程款，并为乙方入场施工创造条件，如果施工现场不具备施工条件，甲方应负责协调，积极协调业主解决问题；2.2提供施工期间的水源、电源，并承担其费用，如果房屋内过于潮湿，甲方应提供除湿设备；室内温度保持在5℃以上，温度低于5℃时，防水涂料不易干燥，影响施工进度。2.3负责办理物业部门的开工手续；并承担物业部门的各项费用。包括：装修管理费、装修押金等；2.4参与工程质量和施工进度的监督，负责工程过程中的各项验收。第三条乙方工作约定：3.1严格按甲方提供的图纸施工。3.2施工中严格执行施工规范和质量标准，保质按期完成工程施工。3.3施工中严格执行安全施工规范，严格执行施工防火要求。3.4严格执行国家有关施工现场管理的规定，做到不污染环境，不扰民。3.5保证施工现场的整齐有序，工程竣工后负责清扫施工现场。3.6负责做好成品保护工作。第四条工程变更约定：4.1甲方变更或增减施工项目时，应与乙方协商，双方签署《工程洽商单》并列明调整的价款和工期的相应顺延后，乙方按《工程洽商单》执行。4.2乙方单项工程施工完毕后，或单项工程的基础工程施工完毕后，甲方因故变更项目或改变工艺做法的，比如乙方按照图纸和报价清单内容采购材料并已进行预加工，甲方要求变更方案，甲方应支付因变更所产生额外费用。4.3合同履行中的各项协商事宜、项目变更等均须由乙方项目经理、合约人员、设计师或其他乙方认可的管理人员，与甲方共同商定并签署书面协议或《工程洽商单》，任何口头为承诺或口头协议均无效。施工中甲方与乙方施工人员（包括工长、代班长、工人）所做的变更洽商内容所引起的一切后果均由甲方承担，给乙方造成损失的应负赔偿责任。4.4工程增项或变更应适当顺延工期。4.5合同签订后，甲、乙方中任何一方要求单方解除合同，须按合同总额的5%赔付对方违约金。4.6合同签订后，工程开工前，如甲方要求减少合同规定的项目而未提前通知乙方，乙方已经备好材料的，为部分违约，经友好协商，赔偿乙方已经进场的相关材料款。4.7中期款结算后增加施工项目，甲方在签署《工程治商单》后，乙方进行施工。第五条材料供应5.1如施工中使用的材料出现假冒、伪劣，甲方有权要求更换，对工程造成损失的，乙方无条件整修并承担其费用。5.2、乙方提供主材的情况下，乙方应向甲方提供主材的样品、图片及价格，如果甲方提供的主材的型号、尺寸或数量发生偏差，乙方应积极提供技术支持，配合甲方减少损失。第六条工期延误（略）。第七条工程验收与结算约定：7.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（1）主要施工材料验收（开工后三日内）；（2）中期验收：水电管路敷设及防水验收；（3）竣工验收：所有施工内容完成验收。第八条工程款支付约定：第一次首付款36000元（合同价款的30%），合同签订三日内支付，第二次付中期款48000元（合同价款的40%），预加工材料进场三日内，第三次尾款35917.88元（合同价款的30%），竣工验收合格十日内。第九条工程保修约定：9.1甲方付清尾款后，乙方向甲方开具盖有乙方印章的《保修单》（无公司合同章无效）。9.2甲方未付清尾款，乙方不予签署《保修单》（无公司合同章无效）。9.3在工程保修期内，甲方通知乙方维修时，应出具有效的《保修单》，否则乙方有权拒绝。9.4在工程保修期内，甲方通知乙方维修时，乙方须在48小时内到达现场查项，并在双方约定的时间内维修。9.5未出现在《报价清单》及《工程洽商单》上的项目乙方不承担保修责任。9.6乙方与甲方聘请的第三方交叉作业的项目，需要第三方到场，乙方方可开展维修工作。9.7工程保修期为：验收合格后一年。第十条有关施工项目约定：10.1据有关规定，乙方无权改造承重墙、燃气管线，甲方若要进行以上项目施工，须经有关部门批准，并将批准文件交乙方备案。10.2甲方未提出变更主材或变更施工方案要求，乙方应按《报价清单》内容施工，不得以任何理由增加施工费用。10.3防水工程施工时，四周墙边上反不超过300m，超过300m，其费用另计，工程量计算以展开面积计算。防水工程验收合格后，只负责维修，不承担其他责任。第十一条有关责任约定：11.1合同当事人双方任何一方违约（或部分违约）均须向对方支付约定的违约金，并赔偿因违约而给对方造成的损失。11.2未办理验收手续，甲方提前使用（包括搬入家具、机器设备等）或擅自动用工程成品而造成损失的由甲方负责。11.3由于乙方原因造成的工程质量问题，由乙方负责。修理费用由乙方承担，工期不顺延。11.4由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向甲方支付工程造价的2‰的违约金（但不承担其他租房、租金收入、单位罚款等各种任何名目的损失）。11.5甲方未按期足额支付首付款、尾款的，每延误一天向乙方支付工程造价的2‰的违约金。合同签订后，华尊装饰公司依约进行了自动洗车房建设。在合同履行过程中有增加的工程量，增加的费用华尊装饰公司表示为139901.69元。双方的现场负责人通过微信联系，华尊装饰公司的项目负责人将增加的工程量通过微信交给深圳美车公司的项目负责人，深圳美车公司的项目负责人回复：我把增项内容及你提的情况和公司说了，公司不同意再打款，出现现在的效果增项内容也没法确认，而且现在所有洽谈的问题你需要和韩总去联系，你有他的电话吧，你可以和他沟通一下，以后这事情由他来主导。双方未进行进一步确认。诉讼中，华尊装饰公司表示工程在2018年12月26日投入使用，深圳美车公司不予认可，表示当时是进行初期测试。庭审过程中，深圳美车公司提出质量问题，包括钣金、铝塑板、洗车仓前、后门头、铝塑板和铝塑板之间胶条不规则、灯带效果等问题，华尊装饰公司表示原我方做的是辅助装修，洗车房主要的设备是深圳美车公司自己安装，针对工程有的问题，我方进行改进不影响工程交付。工程有保修，没有免除维修责任，现深圳美车公司已经拆除，没有维修机会。本院另查明，自动洗车仓已经被拆除。上述事实，有双方当事人陈述，华尊装饰公司提交的《自动洗车仓装饰工程合同书》、增项洽商单、收款凭证、照片、微信聊天记录等在案佐证，可以作为认定案件事实的依据。本院认为：华尊装饰公司与深圳美车公司之间签订《自动洗车仓装饰工程合同书》，是双方当事人真实意思表示，内容不违反法律、法规强制性规定，合法有效。双方应当按约履行。关于合同履行过程中产生的增项问题，双方约定变更或增减施工项目时，应签署《工程洽商单》，但在实际履行过程中，双方均没有按照约定执行，深圳美车公司参与工程质量和施工进度的监督，华尊装饰公司在施工完毕后通过微信方式要求深圳美车公司人员确认，相关人员没有确认，在深圳美车公司没有给出明确具体意见的情况下，本院不能认定没有产生增项。鉴于洗车仓已经被拆除，不能对增项进行核对，深圳美车公司没有提供相反证据，本院按照华尊装饰公司提供的增项清单确定增加金额。深圳美车公司提出质量问题，华尊装饰公司也进行了解释，但本院认为修理等也会增加华尊装饰公司支出，在洗车仓被拆除的情况下，本院对华尊装饰公司主张的工程款予以酌减。由于双方对增量、质量等存有较大争议，华尊装饰公司主张的违约金本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第二百六十九条、第二百八十七条之规定，判决如下：一、被告深圳美车科技有限公司于本判决生效后七日内给付原告北京华尊装饰工程有限责任公司工程款十二万元。二、驳回原告北京华尊装饰工程有限责任公司其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费一千九百零八元，由原告北京华尊装饰工程有限责任公司负担五百五十八元（已交纳），由被告深圳美车科技有限公司负担一千三百五十元，于本判决生效后七日内交纳。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，交纳上诉案件受理费，上诉于北京市第三中级人民法院。审判员  商兴加二〇二〇年九月二十六日书记员  高 翔