福建省南安市人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0583民初2651号 原告（反诉被告）：李春平，男，1981年7月26日出生，汉族，住四川省巴中市巴州区。 原告（反诉被告）：黄艳，女，1980年12月29日出生，汉族，住四川省广元市利州区。 二原告共同的委托诉讼代理人：林水向，福建重宇合众律师事务所执业律师。 二原告共同的委托诉讼代理人：薛辉杰，福建重宇合众律师事务所执业律师。 被告（反诉原告）：福建兆鑫置业有限公司，住所地福建省南安市水头镇世纪大道西锦村委会综合楼。 法定代表人：林向琴,该公司董事长。 委托诉讼代理人：林柏冬，福建八闽律师事务所执业律师。 委托诉讼代理人：林俊靖，福建八闽律师事务所执业律师。 原告李春平、黄艳与被告福建兆鑫置业有限公司（以下简称“兆鑫公司”）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年4月14日立案后，依法适用简易程序进行审理。审理中，被告兆鑫公司提起反诉，本院予以合并审理。本院公开开庭审理了本案。原告（反诉被告）李春平及二原告的委托诉讼代理人林水向，被告（反诉原告）兆鑫公司的委托诉讼代理人林柏冬、林俊靖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 李春平、黄艳向本院提出诉讼请求：1.自起诉之日起解除李春平、黄艳与兆鑫公司签订的《商品房买卖合同（预售）》；2.兆鑫公司向李春平、黄艳退还购房款638000元；3.兆鑫公司向李春平、黄艳支付违约金127600元。事实和理由：2017年10月10日，李春平、黄艳与兆鑫公司签订了一份编号为的《商品房买卖合同（预售）》，约定李春平、黄艳向兆鑫公司购买坐落于南安市××镇××幢××号商品房。合同签订后，李春平、黄艳依约向兆鑫公司支付了全部购房款638000元整。合同约定兆鑫公司应于2018年12月30日前将符合约定的商品房交付给李春平、黄艳。然而，兆鑫公司没有法定和约定之理由拖延交房，截至2020年4月10日，仍未向李春平、黄艳交房。为此，李春平、黄艳提起本案诉讼。 兆鑫公司辩称，李春平、黄艳的起诉不符合双方约定起诉条件，且其诉讼请求缺乏事实和法律依据，根本不能成立。本案商品房已经具备交付条件，请求法院依法驳回李春平、黄艳的起诉。第一，双方已对交房相关事宜进行明确约定，李春平、黄艳的起诉不符合起诉条件，请求法院依法驳回。双方签订的《商品房买卖合同（预售）》及附件中明确对商品房基本状况、价款、交付条件、逾期交房违约金、退房解约条件等进行具体约定。其中附件十一《补充协议》第九、第十条约定，李春平、黄艳应当以书面方式向兆鑫公司提出退房或解约，逾期则丧失权利，李春平、黄艳不得绕过合同约定径行起诉，其起诉不符合起诉条件，根本不能成立，依法予以驳回。第二，涉案商品房已取得测绘成果，并已通过竣工、消防和人防验收，符合约定及法定交房条件，兆鑫公司已依约通知交房，李春平、黄艳的诉讼请求缺乏事实和法律依据。1、涉案商品房符合法定及双方约定的交房条件。根据《商品房销售管理办法》第三十四条和双方合同约定，涉案商品房交付时应当符合“已取得建设工程竣工验收备案证明文件和房屋测绘报告”这两项条件。本案兆鑫公司已在合同中提供房屋测绘报告，同时涉案商品房分别于2018年11月16日取得了《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，于2018年11月30日和12月6日通过消防验收和人防验收，完全符合法定和双方约定的交房条件。2、兆鑫公司已经依约提前书面通知李春平、黄艳收房。根据双方合同约定，涉案商品房达到交房条件后，兆鑫公司应在2018年12月30日前交付涉案商品房，并书面通知李春平、黄艳。2018年12月15日，兆鑫公司制作《收楼通知书》，并通过快递书面通知李春平、黄艳。第三，李春平、黄艳拒绝收房构成合同违约，也给兆鑫公司造成损失，请求法院依法支持兆鑫公司的反诉请求。综上，涉案商品房已取得测绘成果，也早已通过竣工、消防和人防验收，符合法定及约定交房条件，兆鑫公司也已依约书面通知李春平、黄艳收房，但李春平、黄艳忽略合同约定书面解除程序，直接起诉，甚至拒绝收房，严重违反合同约定，请求法院依法驳回李春平、黄艳的诉讼请求。 兆鑫公司向本院提出反诉请求：李春平、黄艳支付兆鑫公司逾期收房违约金（自2018年12月30日起至2019年3月30日止按日万分之二计算为11484元，自2019年3月31日起至涉案商品房交接手续办理完毕之日止按购房款日万分之五计算）。事实和理由：兆鑫公司出售给李春平、黄艳的房屋已经通过建设、勘察、设计、监理、施工等单位竣工验收合格，各单位一致同意涉案房屋交付使用，泉州市公安消防支队和泉州市人防工程质量检测站等单位也对涉案房屋进行验收并认为验收合格，具备合同约定交房条件。兆鑫公司在涉案房屋符合《商品房买卖合同（预售）》约定交房条件后，于2018年12月15日通过快递书面通知李春平、黄艳及时收房，但李春平、黄艳却置之不理，且因其不急需用房，拒缴物业服务费等费用，长期拖延收房，甚至起诉兆鑫公司不具备交房条件，给兆鑫公司造成不应有的损失。根据合同第九条、第十一条以及附件十一第一条，兆鑫公司已经依约及时通知李春平、黄艳收房，李春平、黄艳在逾期收房的情况下，应当依约支付逾期收房违约金，即自2018年12月30日起至2019年3月30日止按日万分之二计算为11484元，自2019年3月31日起至商品房交接手续办理完毕之日止按日万分之五计算。为此，兆鑫公司提起反诉。 李春平、黄艳对兆鑫公司的反诉辩称，第一，《商品房买卖合同》第九条“商品房交付条件”约定，涉案商品房交付时应当同时符合下列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。涉案商品房至今未达上述合同约定的交付条件。首先，南安市住房和城乡建设局于2019年4月26日约谈兆鑫公司，责令兆鑫公司停止交房。根据李春平、黄艳提交的证据材料《信访事项处理答复意见书》和《福建兆鑫置业有限公司在天眼查APP上的信息截图》可以证明，2017年10月25日兆鑫公司因违反城乡规划管理，已被南安市行政执法局处罚。其次，根据南安市城市管理局处罚决定文书号为“南城管【2019】罚字第853号水”的文件显示，涉案滨海御景城项目在建设过程中未严格按照《建设工程规划许可证》要求施工，擅自改变采光井功能，增加房屋建筑面积1530.94平方米，兆鑫公司此行为改变了房屋的主体结构，其中11#楼审批建筑面积13345.98平方米，擅自改变采光井功能，增加建筑面积505.07平方米；15#楼审批建筑面积13649.78平方米，擅自改变采光井功能，增加建筑面积520.8平方米；16#楼审批建筑面积15107.75平方米，擅自改变采光井功能，增加建筑面积505.07平方米。滨海御景城北区地下室审批建筑面积9415.68平方米，实测较审批面积增加740.52平方米。兆鑫公司的行为违反《中华人民共和国城乡规划法》。2019年12月9日，兆鑫公司被南安市城市管理局责令要求30日内拆除利用采光井擅自加建的部分，但兆鑫公司至今未拆除，以至于涉案商品房不能取得建设工程竣工验收备案证明文件，涉案滨海御景城11#、15#、16#楼至今不能办理产权证。再次，兆鑫公司在未具备合同约定交房条件下于2018年12月30日通知业主交房，南安市住房和城乡建设局于2019年4月26日约谈兆鑫公司，责令兆鑫公司停止交房。第二，《商品房买卖合同》第十一条约定，交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。因涉案商品房未达合同约定的交付条件，李春平、黄艳有权根据合同第十二条的约定解除购房合同，并要求兆鑫公司支付违约金。第三，退一步说，如李春平、黄艳逾期接收房屋，也不会给兆鑫公司造成任何损失，附件十一《补充协议》约定李春平、黄艳需支付的逾期接收房屋所产生的综合物业管理费、水电费没有任何依据。兆鑫公司作为涉案商品房开发商更无正当理由收取综合物业管理费、水电费。兆鑫公司按日向李春平、黄艳收取商品房总价款万分之二或万分之五的天价综合物业管理费、水电费的约定属霸王条款，为无效的格式条款。 本院经审查认定事实如下：兆鑫公司系依法注册成立的从事房地产开发、投资、销售等业务的有限责任公司，并取得南安市××镇××地块滨海御景城**楼的商品房预售许可证。2017年10月10日，李春平、黄艳与兆鑫公司签订《商品房买卖合同（预售）》一份，该合同包含附件十一《补充协议》。本案合同约定，李春平、黄艳购买兆鑫公司开发的址在南安市××镇××号楼××单元，预测建筑面积90.64平方米，总价款638000元。买受人应当于2017年10月10日前支付首期房款328000元，占全部房价款的51.41％，余款310000元向中国建设银行股份有限公司南安水头支行申请贷款支付。第八条约定，逾期付款责任除不可抗力外，买受人未按照约定时间付款的，双方同意按照下列第2种方式处理：……2.详见合同附件四。第九条约定，商品房交付条件该商品房交付时应当符合下列第1、2项所列条件：1.该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2.该商品房已取得房屋测绘报告。该商品房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。第十一条约定，交付时间和手续（一）出卖人应当在2018年12月30日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房达到第九条、第十条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日期届满前10日将查验房屋的时间、办理交付手续的时间地点以及应当携带的证件材料的通知书面送达买受人。买受人未收到交付通知书的，以本合同约定的交付日期届满之日为办理交付手续的时间，以该商品房所在地为办理交付手续的地点。交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理……第十二条约定，逾期交付责任除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的时间将该商品房交付买受人的，双方同意按照下列第1种方式处理：1.按照逾期时间，分别处理。（1）逾期在60日之内，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之1的违约金。（2）逾期超过60日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应当书面通知出卖人。出卖人应当自解除合同通知送达之日起15日内退还买受人已付全部房款，并自买受人付款之日起，按照0.03％计算给付利息；同时，出卖人按照全部房价款的5％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，出卖人按日计算向买受人支付全部房价款万分之3的违约金。第二十八条约定，补充协议对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件十一）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。附件十一《补充协议》第一条约定，关于合同第十一条“交付时间和手续”的补充约定。买受人应在接到出卖人入伙通知之日起七日内到指定地点办理该房屋交接手续，逾期超过30日未办理房产交接手续，视同已接收房屋，该商品房的风险即转买受人承担，同时买受人应支付自交付或视同交付之日起的物业管理费用及按政府新出台由买受人承担的相关费用。双方同意：买卖合同约定的验收是指买受人检查核实所购房屋坐落位置、平面形状、房屋附属设施设备是否与本合同约定相符，以及相关文件是否齐全。验收过程中买受人所提出的房屋质量异议及出卖人对异议的处理，属于出卖人履行保修责任的范畴，不构成出卖人违约或买受人拒绝接收房屋理由。一、该商品房经建设单位依法组织勘查、设计、施工、监理等单位竣工验收合格；如果在规定日期内未达到上述条件，买受人有权拒绝交接，按逾期交房由出卖人承担违约责任。如竣工验收合格买受人不得以其它理由拒绝交接。但如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期……三、由于买受人原因未能在通知书上规定的期限内办理商品房交接手续的，从通知之日起，出卖人可按日向买受人收取商品房总价款的0.02％，用以支付因该商品房而发生的综合物业管理费、水电费及其它费用。若买受人逾期90天不办理交接手续的，出卖人可自上述期限届满之日起按日向买受人收取商品房总价款的0.05％，用以支付因该商品房而发生的综合物业管理费、水电费及其它费用，直至商品房交接手续办理完毕之日止，自逾期时间起视为买受人已接受出卖人所提供的交接条件……第九条约定，买受人根据合同约定提出退房或解约要求应在退房或解约事由发生之日起30日内或出卖人催告时起15日内以书面方式向出卖人提出，逾期丧失退房或解约权利。出卖人向买受人发出的关于退房或解约事由发生的通知视为出卖人催告。合同签订后，李春平、黄艳依约支付首期款328000元，并向中国建设银行股份有限公司南安水头支行申请按揭贷款310000元予以支付，为此，李春平、黄艳于2018年1月与中国建设银行股份有限公司南安水头支行签订一份《个人住房借款合同》，该行于2018年1月31日发放贷款310000元用于支付购房款。审理中，本院依法向中国建设银行股份有限公司南安水头支行发出书面通知，通知该行如若要求参加诉讼，应在接到本通知书后7日内向本院提交申请书；逾期未提交的，视为不参加诉讼。该行接到通知后，未向本院提交参加诉讼申请。 对有争议的证据和事实，本院认定如下：1.李春平、黄艳提供的《西安凯威实业有限公司、苏琦商品房预售合同纠纷再审审查与审判监督民事裁定书》，来源于中国裁判文书网中最高人民法院公布的民事裁定书，故对其真实性，予以认定；该案例可作为人民法院处理类案的参考。2.李春平、黄艳提供的《信访事项受理情况告知单》、《信访事项处理答复意见书》，兆鑫公司对其表面真实性没有意见，故对该证据的真实性，予以认定；该证据可以证明陈志强等业主于2019年5月16日向南安市信访局反映他们所购买的水头镇海联滨海御景城三期的商品房，合同约定2018年12月30日交房，开发商兆鑫公司在未具备交房条件的情况下于2018年12月30日通知所有业主收房，目前水电等配套设施尚未到位，要求尽快按照合同进行验收交房。南安市信访局收到材料后转送到南安市住房和城乡建设局，该局于2019年6月28日回复陈志强等业主：针对滨海御景城三期开发商在未具备交房条件就通知交房的问题，他们局于2019年4月26日约谈开发企业和物业企业负责人，责令开发企业停止交房，并尽快完善配套设施，完成相关验收备案手续，按照商品房买卖合同约定和相关法律法规交付房屋。关于南安市××房××房，本院于2020年7月6日向南安市住房和城乡建设局发出调查函，该局于2020年7月21日回复称，根据住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局关于印发《商品房买卖合同示范文本》的通知（建房【2014】53号）：《商品房买卖合同（预售）示范文本》（ＧＦ-2014-0171）第九条该商品房交付时应取得建设工程竣工验收备案证明文件。经核查，截至2019年4月26日，兆鑫公司所开发的位于南安市××镇××;地块滨海御景城****15-17＃楼未取得建设工程竣工验收备案证明文件。至于涉案商品房是否具备交房条件，待下面分析认定。3.李春平、黄艳提供的兆鑫公司在天眼查ＡＰＰ上的信息截图，系兆鑫公司因违法建设被行政机关处罚的相关文书，对于兆鑫公司是否具备交房条件，应看其是否符合合同约定和法律规定的条件，与兆鑫公司是否被行政机关处罚没有直接关联性，故该证据与本案缺乏直接关联性，不予认定。4.兆鑫公司提供的《福建省房屋建筑工程竣工验收报告》，盖有建设、勘察、设计、监理、施工等五个单位的公章，确认工程质量综合评定为合格，同意验收交付使用，故对其真实性，予以认定；兆鑫公司提供的《建设工程消防验收意见书》，盖有泉州市公安消防支队审批专用章，确认消防验收合格，故对其真实性，予以认定；兆鑫公司提供的《人防工程防护专项质量监督报告》，盖有泉州市人防工程质量检验站的公章，确认合格，故对其真实性，予以认定；上述证据可以证明本案工程于2018年11月16日经建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位验收合格，于2018年11月30日经消防验收合格，于2018年12月6日由泉州市人防工程质量检验站出具工程竣工验收监督意见，结论为合格。至于本案商品房是否完全具备交房条件，待下面一同分析认定。5.兆鑫公司提供的《收楼通知书》，李春平、黄艳对其表面真实性无异议，故对其真实性，予以认定；该证据可以证明兆鑫公司于2018年12月19日向李春平、黄艳邮寄收楼通知书，至于兆鑫公司的通知交房行为是否构成有效的通知，待下面分析认定。6.兆鑫公司提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》、《南安市建设工程竣工验收备案证明书》，盖有南安市住房和城乡建设局的公章，确认竣工验收备案文件收讫，故对其真实性，予以认定；该证据可以证明本案工程于2020年7月7日取得《建设工程竣工验收备案证明书》。7.兆鑫公司提供的《房产测绘成果报告书》，系第三方测绘公司所出具的，故对其真实性，予以认定；该证据可以证明本案商品房于2018年7月2日取得房屋测绘报告。 本院认为，兆鑫公司依法取得经营房地产开发资质和商品房预售许可证，李春平、黄艳向兆鑫公司购买址在南安市××镇××号楼××单元商品房，在商品房预售许可证的预售范围之内，因此，李春平、黄艳与兆鑫公司签订的《商品房买卖合同》，主体资格合格，当事人意思表示真实，内容合法，为有效合同。第一，关于本案商品房交房条件问题，李春平、黄艳认为根据本案《商品房买卖合同》第九条约定，本案商品房交付应符合下列两项条件：1、该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；兆鑫公司认为双方签订的附件十一《补充协议》第一条已经对主合同第九条交付条件进行了变更约定，根据《补充协议》第一条约定，本案商品房经建设单位依法组织勘查、设计、施工、监理等单位竣工验收合格即符合交房条件。对此，本院认为，兆鑫公司与李春平、黄艳签订的《商品房买卖合同》适用的版本是住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的示范文本（ＧＦ-2014-0171），该文本与福建省建设厅、福建省工商行政管理局制定的ＭＦ-2007-01文本相比较而言，该文本的交房条件更为严苛，要求交房条件为该商品房已取得建设工程竣工验收备案证明文件和已取得房屋测绘报告，而福建省建设厅、福建省工商行政管理局制定的ＭＦ-2007-01文本要求的交房条件为该商品房经建设单位依法组织勘查、设计、施工、监理等单位竣工验收合格以及经消防验收合格，商品房买卖合同示范文本的变更体现国家行政机关加强对开发商交房条件的行政监管，现兆鑫公司与李春平、黄艳所签订的《补充协议》将主合同约定的交房条件变更为该商品房经建设单位依法组织勘查、设计、施工、监理等单位竣工验收合格，显然是在规避行政监管，故该补充协议所约定的交房条件无效，关于本案商品房的交房条件应适用主合同第九条所约定的条件。本案商品房于2018年7月2日取得房屋测绘报告，于2020年7月7日取得《建设工程竣工验收备案证明书》，因此，本案商品房于2020年7月7日才符合合同约定和法律规定的交房条件。第二，关于本案合同解除权行使期限的问题，李春平、黄艳认为《补充协议》第九条约定李春平、黄艳行使解除权的期限为解除事由发生之日起30日内，该约定属于霸王条款，应属无效条款，李春平、黄艳的解除权行使没有期限限制；兆鑫公司认为本案不存在因兆鑫公司逾期交房而解除合同的情形。本院认为，根据《商品房买卖合同》第十二条约定，如出卖人逾期交房超过60日后，买受人有权解除合同，但没有约定买受人行使解除权的期限。而附件十一《补充协议》第九条约定“买受人根据合同约定提出退房或解约要求应在退房或解约事由发生之日起30日内或出卖人催告时起15日内以书面方式向出卖人提出，逾期丧失退房或解约权利。出卖人向买受人发出的关于退房或解约事由发生的通知视为出卖人催告”，根据该约定，买受人行使解除权的期限只有三十日。根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条的规定“……法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭”的规定，如果主合同没有约定解除权的行使期限，那么根据法律规定，买受人行使解除权的期限是一年。但根据《补充协议》的约定，买受人行使解除权的期限却只有三十日。而附件十一《补充协议》的具体内容系由出卖人事先予以拟定，并在该楼盘中重复使用，属于采用格式条款订立的合同，因此，该格式条款的补充约定免除了出卖人责任、加重买受人责任、排除买受人主要权利，故根据双方签订的《商品房买卖合同》第二十八条“对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议见附件十一）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准”的约定以及《中华人民共和国合同法》第四十条“格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”的规定，《补充协议》第九条应认定为无效条款。为此，李春平、黄艳行使解除权的期限应为一年。根据合同约定，兆鑫公司应当于2018年12月30日前向李春平、黄艳交付本案商品房，但兆鑫公司直至2020年7月7日才具备交房条件，其逾期交房已超过60日，从2019年3月1日起李春平、黄艳就有权解除合同，但李春平、黄艳直至2020年4月14日才向本院起诉要求解除合同，该日期已超出了解除权行使的法定除斥期间，故李春平、黄艳的解除权消灭，现李春平、黄艳请求解除本案商品房买卖合同并据此要求兆鑫公司退还购房款638000元、支付违约金127600元，均缺乏法律依据，本院不予支持。因兆鑫公司直至2020年7月7日本案诉讼过程中才具备交房条件，故其于2018年12月19日所邮寄的交房通知并不能构成有效通知，李春平、黄艳有权拒绝接收房屋，故兆鑫公司以其于2018年12月30日前已具备交房条件并通知李春平、黄艳交房，李春平、黄艳拒绝接收房屋已构成逾期收房为由请求李春平、黄艳支付逾期收房违约金，缺乏依据，不予支持。中国建设银行股份有限公司南安水头支行经本院通知后未向本院提交参加诉讼申请，故不予追加为本案第三人。南安市住房和城乡建设局、南安市城市管理局与本案无直接利害关系，且本院已向南安市住房和城乡建设局发函调查其责令兆鑫公司停止交房的原因，并得到回复，故对于李春平、黄艳申请追加其为本案第三人的请求不予支持。 综上所述，本院对李春平、黄艳的诉讼请求不予支持，对兆鑫公司的反诉请求亦不予支持。依照《中华人民共和国合同法》第八条、第三十九条、第四十条、第六十条，《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条规定，判决如下： 一、驳回李春平、黄艳的诉讼请求； 二、驳回福建兆鑫置业有限公司的反诉请求。 案件受理费11456元，减半收取计5728元，由李春平、黄艳负担；反诉受理费1656元，由福建兆鑫置业有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于福建省泉州市中级人民法院。 审判员  高燕玲 二〇二〇年九月二日 书记员  尤海棠 附本案引用的主要法律条文： 《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。 依法成立的合同，受法律保护。 第三十九条采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。 格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。 第四十条格式条款具有本法第五十二条和第五十三条规定情形的，或者提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十五条根据《合同法》第九十四条的规定，出卖人迟延交付房屋或者买受人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未履行，当事人一方请求解除合同的，应予支持，但当事人另有约定的除外。 法律没有规定或者当事人没有约定，经对方当事人催告后，解除权行使的合理期限为三个月。对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使；逾期不行使的，解除权消灭。 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。 《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。 在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。