吉林省长春市南关区人民法院民 事 判 决 书（2019）吉0102民初125号原告（反诉被告）：王某，女，1979年5月20日出生，汉族，住吉林省长春市朝阳区。委托诉讼代理人：邹某，吉林紫荆花律师事务所律师。被告（反诉原告）：营口逸品装饰工程有限公司，住所地辽宁省营口市盖州市太阳升办事处邵屯村翔润商贸城**21、22商铺。法定代表人：朱某，经理。委托诉讼代理人：杜某，辽宁诚为律师事务所律师。原告王某与被告营口逸品装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2019年1月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭审理进行了审理。原告王某及其委托诉讼代理人邹某、被告营口逸品装饰工程有限公司的法定代表人朱某及委托诉讼代理人杜某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。王某向本院提出诉讼请求：1.判令被告违约并向原告支付违约金人民币102,960元（在庭审中变更为197,340元，时间自2017年12月21日起计算至2019年6月11日）；2.本案诉讼费用全部由被告承担。事实与理由：2017年7月30日，原、被告双方签订一份关于室内装饰装修工程施工《合同书》，由被告为原告坐落于长春市××区房屋进行室内装饰装修。原告如约先后于2017年8月3日、同年10月9日和2018年4月13日向被告支付工程款共计353,000元，但被告因其自身原因致使工程质量不符合约定，并致使工程一直拖延至今都未完工。其间经原告多次协调催促无果，原告无奈只好诉诸法律，请求人民法院按照原、被告双方约定，判令被告支付违约金102,960元（390,000元×0.1%×暂计264天=102,960元）。营口逸品装饰工程有限公司辩称，双方于2017年7月30日签订装饰装修合同，约定工期自2017年9月20日至12月20日止。工程价款390,000元，变更或者增加施工内容、材料，该部分工程款应当按实际发生计算。答辩人按照双方共同确认的施工图纸施工。然而在施工过程中被答辩人多次更改图纸，导致拖延工期，将原本12月20日前完工的工程，拖延至2018年6月20日结束。工程包含基础装修和定制家具，由于图纸变更，家具的尺寸与图纸发生很大变化，原图纸中软装部分和家具都需要重新定制，造成变更中发生的费用加大。被答辩人于2017年10月9日给付答辩人工程款时，基础工程已经结束，包含隐蔽工程，然而被答辩人并未就隐蔽工程给予验收，导致工程无法继续。2018年7月28日工程结束，答辩人通知被答辩人验收，但被答辩人未及时验收，目的是拖欠工程款。起诉书称质量不符合约定，至今未完工并非事实。基于上述事实，我方请求驳回王某的诉讼请求。营口逸品装饰工程有限公司向本院提出反诉请求：1.判决被告给付原告工程款40,000元；2.判决被告给付原告变更工程增加变更工程款30,000元（以实际发生增加变更工程造价为准）；3.判决被告给付原告停工、窝工违约金70,200元；4.判决被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：原、被告2017年7月30日签订装饰装修合同，约定工期自2017年9月20日至12月20日止。工程价款390,000元，变更或者增加施工内容、材料，该部分工程款应当按实际发生计算。反诉原告（以下简称营口逸品）按照双方共同确认的施工图纸施工。然而在施工过程中反诉被告（以下简称王某）多次更改图纸，导致拖延工期，将原本12月20日前完工的工程拖延至2018年6月20日结束。工程包含基础装修和定制家具，由于图纸变更，家具的尺寸与图纸发生很大变化，原图纸中软装部分和家具都需要重新定制，造成变更中发生的费用加大。王某于2017年10月9日给付营口逸品工程款时，基础工程已经结束，包含隐蔽工程，然而王某并未就隐蔽工程给予验收，导致工程无法继续。2018年6月20日工程结束，营口逸品通知王某验收，但王某未及时验收，目的是拖欠工程款。本诉中称质量不符合约定，至今未完工并非事实。基于上述事实，我方有如下请求和理由：一、驳回王某的诉讼请求。工程已经于2018年6月20日施工完毕，王某由于拖欠工程款，不签收验收单，被迫使异地施工的营口逸品离开施工现场，同时将房屋交付王某使用。王某申请违约金基础事实不存在，应当驳回诉讼请求。二、请求支付拖欠工程款。王某因为拒付工程款，于工程结束时未签收验收单，但该房屋已经交付王某使用至今。王某一直拖欠合同约定的工程款40,000元未支付，依据《合同法》第一百零九条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十条规定，请求判定给付剩余工程款。三、请求支付增加的工程款（按照实际发生计算）。双方合同第一条第七项约定“如变更或者增加施工内容、材料，该部分的工程款应当按实际发生计算。”按照实际发生，比照原始设计图与现场情况，结合预算单可以看出，工程量发生了重大变化，包括定制家具尺寸、楼梯位置、材料选择等。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十九条，王某要求增加的工程量应当另付增加工程量款，请求判决王某给付增加工程量价款。四、请求支付停工、窝工违约金。双方合同第十条第四项约定“由于甲方原因造成延期开工或者中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应当向乙方按合同总价款0.1%支付违约金。”合同约定完工日期为2017年12月20日，工程实际完工日期为2018年6月20日，反诉人申请按照180日计算，工程总价款按照合同约定390,000元，违约金应当支付70,200元。依据《合同法》第二百七十八条、第二百八十四条、第二百八十五条，请求判决王某给付反诉人违约金。王某针对反诉辩称，反诉被告并没有拖欠工程款的事实，也没有变更和增加工程的事实，更没有被告所称的停工窝工的事实，所以请求人民法院驳回反诉原告的全部诉讼请求。本院经审理认定事实如下：2017年7月30日，王某与营口逸品装饰工程有限公司签订《合同书》，约定王某将长春市中海国际社区F区5栋106室发包给营口逸品装饰工程有限公司装饰装修，承包方式为包工包料，工期为2017年9月20日至2017年12月20日，工程总价款为390,000元，如变更或增加施工内容、材料，该部分的工程款应当按实际发生计算。工程质量及验收以施工图纸、做法说明、设计变更和国家现行的《装饰装修工程施工规范》及本省现行的《装饰装修验收标准》进行验收，双方应及时办理隐蔽工程的检查与验收手续，验收合格后营口逸品装饰工程有限公司才能继续施工。付款方式为营口逸品装饰工程有限公司进入施工现场后王某支付至合同价的70%，工程验收合格后支付剩余合同价款的30%，余款全部结清，营口逸品装饰工程有限公司开具保险单，保修期三年。另合同还约定由于营口逸品装饰工程有限公司原因致使工程质量不符合约定的，王某有权要求其在合理期限内无偿修理或返工，经过修理或返工，造成逾期交付的，营口逸品装饰工程有限公司应当承担违约责任，每逾期一天，应向王某按合同总价款的0.1%支付违约金。双方签订上述合同后，王某于2017年8月3日汇款支付装修款280,000元，于2017年10月9日汇款支付装修款70,000元，另微信转账支付装修款3,000元。在施工过程中，因受案涉房屋施工条件的限制，原设计楼梯位置发生变更。本院认为，王某与营口逸品装饰工程有限公司签订的《合同书》，系双方当事人的真实意思表示，内容未违反国家法律、行政法规的禁止性规定，应属合法有效，双方当事人均应据此合同约定履行义务。王某将长春市南关区中海国际社区F5栋106号房发包给营口逸品装饰工程有限公司进行装修，并依合同约定支付了装修进度款，但由于在施工过程中因楼梯位置设计变更的原因，导致营口逸品装饰工程有限公司未能按照合同约定完成装修施工并交付装修房屋，不宜认定系营口逸品装饰工程有限公司一方的原因导致其未能依约完成房屋装修，故对王某主张的逾期交付装修房屋违约金，本院不予支持。关于营口逸品装饰工程有限公司反诉主张的剩余工程款，因双方签订的合同明确约定工程验收合格后支付剩余合同价款的30%，现双方未就案涉装修工程进行验收，尚未达到合同约定的支付剩余工程款的条件，另营口逸品装饰工程有限公司也未提供足够的证据证明其已完成案涉房屋装修，故对营口逸品装饰工程有限公司该项主张不予支持。关于营口逸品装饰工程有限公司主张的增加变更工程款和停工、窝工违约金，因营口逸品装饰工程有限公司提供的证据不足以证明其该部分主张，对此应当承担举证不能的法律责任，故对营口逸品装饰工程有限公司的该部分主张不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第一百零七条和《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：一、驳回王某的诉讼请求；二、驳回营口逸品装饰工程有限公司的反诉请求。案件受理费1,180元，由王某负担（王某已垫付）。反诉费1,550元，由营口逸品装饰工程有限公司负担（营口逸品装饰工程有限公司已垫付）。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于吉林省长春市中级人民法院。审判员  张忠国二〇二〇年九月三十日书记员  隋 汉