广东省中山市第一人民法院民 事 判 决 书（2020）粤2071民初2405号原告：赵绪，男，1991年7月15日出生，汉族，住江苏省东海县*************，公民身份号码320************610。原告：闫金京，女，1991年10月26日出生，汉族，住广东省珠海市香洲区************，公民身份号码342************200。委托诉讼代理人：赵绪(系原告丈夫)，住江苏省东海县*************。被告：中山市凯帝装饰设计有限公司，住所地广东省中山市**********环明珠花园1层32卡A区，统一社会信用代码91442000MA4WTMMA3P。法定代表人：堵某1。被告：堵某1，男，1987年4月28日出生，住湖南省常德市鼎城区*********村民组，公民身份号码430************055。原告赵绪、闫金京与被告中山市凯帝装饰设计有限公司（以下简称凯帝公司）装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年1月16日立案后，依原告申请追加堵某1为本案被告参加诉讼，并依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告赵绪、闫金京到庭参加诉讼。被告凯帝公司、堵某1经本院公告传唤期满无正当理由未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告赵绪、闫金京向本院提出诉讼请求：1.被告向原告支付违约金11547.22元；2.被告偿还未施工部分工程进度款43236.13元；3.被告赔偿因装修延期造成原告经济损失9000元；4.被告按合同约定，对已完成部分装修成果的质量负责，签订质量保修书和押金6000元；5.被告对已施工但未满足业主要求部分，完善达到合同要求标准，如未完善，被告需退回进度款21672.96元。庭审中，原告变更诉讼请求为：1.被告向原告支付违约金8661.16元；2.被告偿还未施工部分工程进度款28805.79元；3.被告赔偿因装修延期造成原告经济损失12000元；4.被告向原告赔偿因装修质量不合格造成原告的经济损失8000元；5.被告对已施工但未满足业主要求部分，完善达到合同要求标准，如再不完善，被告需退回进度款17224.78元；6.被告向原告赔偿精神损失费10000元。事实与理由：2019年7月28日，原、被告签订装修施工合同，约定原告将位于中山市*************交由被告进行装修，由被告全包施工（包工包料），合同总造价为145000元，开工日期为2019年8月9日，施工工期为50个日历天，竣工验收日期为2019年10月26日，签订合同之日支付30%进度款；合同签订后，原告向被告支付了43500元。合同约定的施工期限届满，原告到现场发现装修工程完成不到40%，原告已经支付了60%的进度款合共97000元。经与被告协商，被告承诺于2019年11月26日全部完工。2019年10月30日，原告向被告支付了第三笔进度款即43500元。但到了被告承诺的完工期限，被告仍未将涉案房屋装修完毕，原告多次催促被告尽快完工，被告均以各种理由搪塞。被告的行为已构成违约，按照合同约定被告应向原告赔偿还没有施工项目的20%作为违约金。截至2020年1月15日，未施工完毕的项目有：电视背景墙2304元、电视边柜3468元、电视柜3072元、厨地柜5616元、厨吊柜2788元、阳台洗衣柜地柜2507.1元、阳台洗衣柜吊柜1164.5元、晾衣杆900元、全屋美缝4256元、全屋窗帘5500元、主人房床6500元、客房床4000元、沙发3500元、茶几1800元、餐桌1800元、厨电三件套4800元，合共52175.6元。报价单约定的总价款为175932元，合同约定总价款为145000元，优惠了30932元，相当于打了83折。故被告应向原告赔偿违约金8661.16元（52175.66元×0.83×0.2）。原告已支付130500元，尾款14500元待验收合格后支付，被告应向原告退回未施工项目进度款28805.79元（52175.66元×0.83-14500元）。原告计划装修工程于2019年10月底装修完毕，于2020年春节入住，但因被告无限制延误工期，严重耽误原告入住涉案房屋，导致原告需在外另行租房。从2019年10月26日起至2020年6月底，已延期8个月，每月房租1500元，共计12000元（最终赔偿该部分损失以判决日开始计算延期时间）2019年12月27日，楼下邻居反映原告的天花板存在漏水的情况，因被告未将卫生间的防水做好，导致漏水，楼下业主要求原告赔偿更换卫生间天花板费用，原告的卫生间也需要重新做防水处理，按照市场行情估算，被告需向原告赔偿8000元。已经施工了的部分，被告未完全施工完毕或未按合同约定要求进行施工，存在部分内容需返工和收尾。具体内容为：全屋的墙面油漆不合格，涂漆厚度不均，墙角边线未出，需要返工，费用为3880元；客厅风管机空调，虽然已经按照，但空调墙面控制面板和分管机进出入口百叶挡板未安装，无法正常使用，费用为450元；全屋灯具品牌不符合原告的要求，且全屋的筒灯、灯带、厨房和卫生间灯具未安装，造价为742.56元；入户屏风鞋柜酒柜，鞋柜缺少面板，吧台支撑尚未安装，无法使用，造价为146.22元；主卧和次卧衣柜未按合同约定样式制作，无法使用，造价为主卧为7242元，次卧4164元；书房榻榻米未安装抽屉和柜门，收尾款项为600元；共需赔偿的费用为17224.78元。被告凯帝公司、堵某1经本院公告传唤期满无正当理由未到庭参加诉讼，亦未提交书面答辩意见及证据。本院经审理认定事实如下：凯帝公司于2017年7月10日成立，法定代表人堵某1，企业类型为有限责任公司（自然人独资），经营范围承接装饰工程机设计、园林绿化工程等。2019年7月28日，闫金京（发包人、甲方）与凯帝公司（承包人、乙方）签订施工合同，约定：甲方将位于金筑美居7栋704房的装修工程发包给乙方装饰装修，工程设计人为周宇，项目负责人为堵某1；工程内容为承包范围内的水电工程、泥水工程、木作工程、油漆工程等（详见附件一：施工图纸，附件二：工程报价单）；承包方式为乙方包工包料（详见附件：承包人提供装饰装修材料明细表）；施工工期为50天，开工日期为2019年8月9日，竣工日期为2019年10月26日；合同工程总造价为145000元（双方协商确定总造价，并以实际工程量据实结算工程价款，如增补项目另计，详见附件：双方签字确认的报价单），合同签订之日支付30%即43500元，木工完工支付30%即43500元，批灰完工支付30%即43500元，验收之日支付10%即14500元；乙方委派堵某1作为驻工地代表，负责履行合同，解决由承包人负责的各项事宜，按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务；因一方原因（不可抗力原因除外），造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿还没施工项目的20%作为违约金；由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延；在施工过程中，甲方未经与乙方协商私自更改施工内容，所引起的施工问题，责任自负，乙方未经甲方同意私自更改，后果由乙方自负；合同还约定了其他事项。凯帝装饰工程预算报价清单约定总金额为174932元，实收金额145000元。其中电视背景墙2304元、电视边柜3468元、电视柜3072元、厨地柜5616元、厨吊柜2788元、阳台洗衣柜地柜2507.1元、阳台洗衣柜吊柜1164.5元、晾衣杆900元、全屋美缝4256元、全屋窗帘5500元、主人房床6500元、客房床4000元、沙发3500元、茶几1800元、餐桌1800元、厨电三件套4800元，合共53975.6元。合同签订后，赵绪、闫金京分别于2019年7月28日、9月28日、10月30日各向凯帝公司支付43500元，合共130500元。赵绪提供其与堵某1的微信聊天记录记载，2019年10月24日，赵绪：我想问一下，装修的怎么样了，基本差不多了吧？堵某1：下个礼拜基本上可以做完。2019年10月30日，堵某1：老板，你看什么时候方便转一下款，我这边要安排定软装了。2019年11月24日，赵绪：我们那个厨具三件套选的是燃气灶、抽油烟机和热水器。堵某1：好。2019年11月29日，堵某1：老板，你们下个礼拜过来吧，基本上所有都做好了，包含家私。2019年12月21日，堵某1：明天过来吧，我来珠海了临时处理点事，您这边的灯已经找人定了，到了我就找人安装，在就是那个电视柜正在整改，下个礼拜安装好。2019年12月28日，堵某1：橱柜，其他收尾等他们做好我马上安排，绝不后拖。2020年1月3日，赵绪：堵工，我们明天上午十点过去，麻烦你也过去一趟，有什么问题，可以当年沟通。堵某1：今天没有钱给别人，因为经济出现了问题，所以没有办法，如果今天可以打钱给厂家橱柜和阳台柜今天明天就能安装好。2020年3月30日，珠海市斗门区*****家私出具的订货单（NO000657），记载中山金筑美居B7栋704房订购的货物为主人房衣柜7242元、次卧衣柜4164元、电视柜背景柜5529元、衣柜伸缩镜200元、电视柜石面1085元、阳台吊柜1232元、阳台洗衣柜1400元、洗手盘280元、不锈钢水龙头120元、加三块板100元。2020年4月4日，赵绪与珠海曼丽美家有限公司签订产品订货合同，记载赵绪向珠海曼丽美家有限公司订购厨房定制橱柜一套，产品总价款13911元。2020年7月26日，赵绪（委托方、甲方）与陆地（施工方、乙方）签订防水补漏合同，约定：工程名称卫生间补漏，东工程地点金筑美居B7-704，工程内容卫生间补漏工程，本工程包工包料，按128元/斤计算，最终结算价格按实际工程量结算。同日，中山市阜沙镇如通防水补漏工程部出具收据记载，今收到今筑美居卫生间补漏工程补漏费用5600元，已付4000元，欠1600元于10月26日付清。2020年8月3日，成都全友电子商务有限公司出具的四川增值税电子普通发票记载，赵绪购买了餐椅、餐桌、床、床头柜、沙发、茶几等分别为2014元、10820元。本院认为，本案为装饰装修合同纠纷。闫金京与凯帝公司签订的施工合同是双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。合同约定装修总价款为145000元，赵绪、闫金京已支付130500元，但凯帝公司仅完成部分装修，应向赵绪、闫金京退还未施工项目的进度款。经查，凯帝公司尚未施工的项目为电视背景墙2304元、电视边柜3468元、电视柜3072元、厨地柜5616元、厨吊柜等，合同价格为53975.6元。根据预算报价清单约定的总金额为174932元，实收金额145000元计算出折扣，凯帝公司应退还进度款30240元[53975.6元×145000元÷174932元-（145000元-130500元）]，现赵绪、闫金京主张凯帝公司退还进度款28805.79元，是其对民事权利的自由处分，本院予以支持。双方约定因一方原因，造成合同无法继续履行的，应当赔偿没有施工项目的20%作为违约金。因此凯帝公司应向赵绪、闫金京支付违约金8948元(53975.6元×145000元÷174932元×20%)，赵绪、闫金京主张支付违约金8661.16元，未超出法律规定及合同约定，本院予以支持。关于因装修延期造成的租房损失，因双方已经约定了合同无法继续履行的违约金，故对于该项请求本院不予支持。关于装修质量不合格赔偿的问题。案涉房屋洗手间漏水，属于装修质量问题，赵绪、闫金京因此支付维修费5600元，凯帝公司应予赔偿，赵绪、闫金京主张的后续维修费用，因尚未实际发生，其可待费用实际发生后另行主张。关于赵绪、闫金京在诉状中主张墙面油漆重做、客厅空调收尾、全屋灯具、鞋柜酒柜收尾、书房榻榻米收尾等费用，因其未能提供证据证明，本院不予认定。凯帝公司施工的主卧、次卧衣柜不合格，导致返工，票据记载赵绪、闫金京返工重做主卧、次卧衣柜花费11406元（7242元+4164元），凯帝公司应予赔偿。赵绪、闫金京主张精神损失费，因缺乏事实和法律依据，本院不予支持。关于堵某1承担责任的问题。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。凯帝公司是堵某1独资的一人有限公司，堵某1未举证证明凯帝公司财产独立于其个人财产，赵绪、闫金京主张堵某1承担连带清偿责任，理据充分，本院予以支持。凯帝公司、堵某1经本院公告传唤期满无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃举证、质证、辩论等权利，由此产生的诉讼风险由其自行承担。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条,《中华人民共和国公司法》第六十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第九十二条、第一百四十四条规定，缺席判决如下：一、被告中山市凯帝装饰设计有限公司于本判决生效之日起七日内向原告赵绪、闫金京返还装修进度款28805.79元、支付维修费17006元及违约金8661.16元；二、被告堵某1对本判决第一判项中的债务承担连带清偿责任；三、驳回原告赵绪、闫金京的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1917元（原告已预交），由原告赵绪、闫金京负担684元，被告中山市凯帝装饰设计有限公司、堵某1负担1233元（被告中山市凯帝装饰设计有限公司、堵某1于本判决生效之日起七日内迳付原告）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省中山市中级人民法院。审 判 长  陈 睿人民陪审员  陈少华人民陪审员  吴振华二〇二〇年九月一日书 记 员  蔡文华李晓童