甘肃省成县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）甘1221民初705号 原告：牛某，男，汉族，住甘肃省徽县。 委托诉讼代理人：何丽霞，甘肃新视天律师事务所律师。一般代理。 被告：姜某，男，汉族，住甘肃省成县。 原告牛某与被告姜某装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年7月23日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告牛某及其委托诉讼代理人何丽霞、被告姜某到庭参与诉讼。本案现已审理终结。 牛某向本院提出诉讼请求：1、判决被告立即支付原告的欠款本金84740元、利息14165.7元（利息自2017年10月1日起至2020年6月30日至按年利率6%计算），本息共计98905.7元；2、判决被告继续支付原告资金占用利息（按年利率6%计算）直至被告偿还完毕上述欠款；3、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2017年5月，被告将其位于成县抛沙镇姜坪村居民房屋室内装修工程发包给原告，双方于2017年6月16日签订了《室内装修合同》，约定：“原告负责装修被告位于成县抛沙镇姜坪村居民房，总造价18万元，施工期限自2017年6月17日至2017年9月27止，付款方式为合同签订时付工程款6万元整；木工完工时再付工程款6万元整；工程完工，验收合格时付工程款5万元整；剩余工程款1万元作为保修款。合同主要施工内容按附件《抛沙转弯姜坪住宅装修工程施工项目表》为准”。合同签订后，原告根据被告要求，工程内容又增加了吊柜、鞋柜、护墙板、UV板包管子、大门油漆、大门砖面处理、零工、木门喷漆等工程，原告按约定及被告要求完成了全部工程施工。经原告结算，增加后的装修工程总造价实际为209540元。目前，被告已经实际入住该房屋。自工程履行完毕以来，原告多次向被告催要装修工程款。截止2018年年底，被告共向原告支付装修工程款124800元整，剩余84740元至今未付。综上所述，原告认为双方的装修施工合同关系合法有效，应当受到法律保护，被告拒绝支付原告工程款的行为已经严重侵犯到原告的合法权益；现原告为维护自身合法权益，特向法院提起诉讼，请求法院支持原告的诉讼请求。 姜某辩称，一、原告于2017年6月13日和我签订了室内装修合同，工程总造价180000元，工期100天。从合同签订之日起至2017年9月27日交工验收。期间我一直按合同第六条约定支付着工程进度款。但原告并没有按合同约定按期交工，本应2017年9月27日验收交工，但是到2019年1月都没有交工，2019年元月我给他支付最后一笔款后他给我保证在2019年3月前彻底交工，我又给宽限了一个月说在四月份前必须交工并写有承诺保证书。但直到2019年8月还是没给我开工，我是在等不了这样拖延工期，就开始重新找装修工，但都是看了不愿接手，主要是先前施工的人不懂装修（牛某）在施工前没有对装修的墙面进行防水防潮处理，造成一楼墙面严重返水，所装修的一楼墙面板和里面的衬板腐烂发霉严重，导致墙面板全部开裂，发霉变形。2018年5月我发现霉变开裂后，他让我给他一点钱他叫人返工，我给了他钱，同时给我去天水买木板，木板花费2000元，然后在小川加工，加工费1200元，还有天水到小川的运费我还忘了没有算，他说我家墙太湿让人在我家用1000W的电钨灯往干烤，烤了三天就给我把加工好的木板钉上刷漆。2018年11月我回去才发现一楼新返工的部分又霉变了，我给他打电话他不接，几天后才联系上，让他去看他说我家墙当时砌墙时给砖浇的水太多，他现在也没有办法。二、原告说几年后我家墙上的水干了才能返工，我家的房2016年春天就建好了，经过2016年夏天的晒和2016年冬天三九天的风吹，怎么还没有干。最后才知道是他不懂装修，当时叫我们去看了几家他装修的活原来是假的不是他装修的，返工是由于他不懂墙面必须先防水防潮处理后才能进行钉木板再施工，仅用电钨灯烤墙面三天就给我们造成850元的电费损失，天水买木板2000元、小川加工费1200元，这些就4050元。直到2019年8月他不来返工，我只能重新找人，找的人都嫌接别人的活不好干，而且第二次还干不好，并且价太高，后来我朋友给我介绍了一个人，看了后要价36000元，经过几轮谈判才少到16200元（其中和牛某一样仅包工不包料由我们备齐材料开工），经过拆除打磨后，进行了防水防潮处理晾干后才钉的木板，再进行下一步工序。因为我家装修用的木板都是从上海木材加工厂按要求加工的成品。这次的返工又得在上海让人家再次加工，木板费是5000元、从上海发往成县的运费800元、从成县货运部运回姜坪我家120元，这就是5920元，还有返工用的木油漆6桶×200元就是1200元。窗台台板板缝修理、打胶清渣6000多元。三、增加项目就得给甲方报价商量同意后才能施工，为什么不提前给我报价，如果价太高我就不同意用，可以另行找其他材料，他凭什么给我做主，是谁委托他去选用的。四、牛某不懂装修工艺流程把一个房装修了三年，还存在很多问题，后面装修是返工装修，前面是整体装修我十分不满意，因为局部装修和整体是不能按一个标准执行的，更不能和原来一样整体喷漆，这样就会破坏其他四壁空间和顶板的漆面。去年因为先做了防水防潮处理后至今一年了一切正常，只是楼道右侧大面积没有返工的墙面又出现霉变现象，还是因为牛某没有做防水防潮处理的原因，现在让他给我进行赔偿，还是自己去返工，做好让他看一下，一切都是他造成的。五、工程既然签有合同就得按合同执行工期，按工期进行验收结算，原告给我验收了吗？合格吗？有人在验收单上签字吗？结算单呢？六、合同期限是100天，牛某让我三年搬不了家，还给我算利息。我给原告给钱有条子，还有几张条子都没有打的。七、牛某要是会装修，从开始就给我们所有要包的墙面进行防水防潮处理，我想也不会给我后期造成近100000元的损失和2017年10月至2020年5月才搬家的损失。究其原因是对我们的欺骗，现在没有进行防水防潮处理的地方还有开裂。我花了30000元进行返工，但是和先前整体打磨的要求和水平相差很远，严重影响我巨大的投资的要求和设想，都是原告造成的恶果。八、本案涉及一切装修材料都是我花100%的代价从上海亲自监督加工好后发来的，180000元人工是其中很小的部分，怎么赔偿需要评估定性。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：1、原告提交了《室内装修项目决算表》复印件，被告对该组证据不认可，未经其同意增加装修事项。经审查，原被告双方均未在该组决算表上签字确认，无法对装修增项及价款进行确认，不予采信。2、被告提交的承诺书，原告对其真实性认可，但表示被告承诺资金到位的情况下才给其施工。该承诺书由原告亲笔承诺，对其真实性有予以采信，对其证明目的应结合本案事实和其他证据予以综合认定。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月16日，原被告签订《室内装修合同》，约定由原告牛某对被告姜某位于成县抛沙镇姜坪村居民房室内进行装修。该合同甲方为姜某、乙方为牛某。工程总造价：180000元；施工日期自2017年6月17日至2017年9月27日，共100天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。合同对付款方式、质量要求、双方权利义务等事项进行了约定。合同签订后，原告到被告处为其房屋进行装修施工，被告分多次向原告支付装修款211000元（2017年5月21日20000元、2017年6月19日60000元、2017年8月22日10000元、2017年10月18日40000元、2017年11月7日20000元、2018年1月3日10000元、2018年2月12日10000元、2018年5月28日10000元、2018年11月10日5000元、2019年1月23日11000元、2019年1月31日15000元）。后双方因装修质量、工期、价款支付等发生纠纷，原告认为已按合同约定完成了装修任务，并增加了装修工程量；被告认为原告未按期完成装修任务，质量不符合要求造成返工，也未经其同意增加装修事项。双方对增加装修工程事项未达成一致确认。 本院认为，原、被告双方签订装修装饰合同的工程总造价为180000元，原告提出增项部分价款为29540元，但未经双方认可，对原告提出的增项部分价款无法确认。双方确认被告已向原告支付211000元，原告以工程总造价209540元，要求被告支付下欠84740元装修款的诉求，证据不足，本院予以驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决如下： 驳回原告牛某的诉讼请求。 案件受理费2272元，减半收取计1136元由牛某负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省陇南市中级人民法院。 审 判 员 姚茂贤 二〇二〇年九月十四日 法官助理 杨 建 书 记 员 彭卫东