天津市河西区人民法院民 事 判 决 书（2020）津0103民初5592号原告：孙勇，男，1963年4月13日出生，汉族，住天津市河**。原告：孙腾龙，男，1990年8月9日出生，汉族，住天津市河**。委托诉讼代理人：孙勇，原告孙腾龙之父，基本情况同上。被告：天津渤海置业有限公司，住所地天津市河**太湖路**增**。统一社会信用代码9112010330075148XX法定代表人：郭志辉，该公司经理。委托诉讼代理人：李晓娜，该公司员工。原告孙勇、孙腾龙与被告天津渤海置业有限公司商品房销售合同纠纷一案，本院于2020年5月28日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告孙勇、原告孙腾龙的委托诉讼代理人孙勇、被告天津渤海置业有限公司的委托诉讼代理人李晓娜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告孙勇、孙腾龙向本院提出诉讼请求：1、请判令被告给付原告逾期交房应支付已付款利息35335.41元及违约金29649.25元，合计64984.66元。2、诉讼费用由被告承担。事实与理由：原告于2016年4月17日与天津渤海置业有限公司签定天津市商品房买卖合同（以下统称本合同），购买天津市河西区××道××路××号楼××室，总价款2770958元，建筑面积87.55平方米，本合同第三条约定于2017年10月31日之前交房，被告通知2018年7月15日办理入住手续。本合同第五条约定：甲方逾期交付商品房的处理：除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在30日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定，追究甲方违约责任：合同继续履行，甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的0.1‰向乙方支付违约金。据此请求法庭判令被告，按合同约定给付原告已付款利息35335.41元，向原告支付违约金29649.25元。向日，原告与天津渤海置业有限公司签定了《商品房买卖合同补充协议（附件六）》，该协议第五条第10款约定：因政府行为即合同订立后，因政府当局颁布新的政策、法律规定，以及采取的行政措施而致使合同不能履行的；或因政府及相关市政、能源公司不能按期完成相关工作并交付使用的，原告不得主张解除合同且被告不承担违约及赔偿责任。据此扣除因政府行为导致延期交房应付利息，应付违约金。计算依据：利息：总房款2770958元×（逾期交房总天数257天-150天）×同期贷款利率4.35÷365天。违约金：按照合同第五条计算，总房款2770958元×（逾期交房总天数257天-150天）×万分之1。天津渤海置业有限公司辩称，不同意原告诉讼请求，请求驳回原告诉讼请求。1、合同及补充协议对因政府行为导致的逾期交房有明确约定，双方应严格按照合同约定执行，因中高考、达沃斯论坛、国庆阅兵、美丽天津一号工程等政府行为导致停工造成被告重大损失，被告不承担违约责任；2、原告主张的违约金计算标准不符合合同约定，违约金的起算日期应为2017年12月1日，利息的起算日期从2017年11月1日起算。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告主张被告应承担逾期交房违约责任并提交《天津市商品房买卖合同》等证据在案佐证，被告主张在2015年至2018年期间，因本市政府及其相关部门多次发布停止施工或限制施工的行政措施，影响了其施工进度，且因城市配套建设工程延期亦导致其延误交房时间，为此其提交了政府文件、监理日志、相关工程合同及文件等证据在案佐证。上述证据，已经生效判决确认。本院结合当事人所提供的证据及当庭陈述，认定事实如下：2016年4月17日，原告（乙方）与被告（甲方）签订《天津市商品房买卖合同》，原告购买被告开发的坐落于天津市河西区××道××路交口双迎里9号楼-1-1802房屋，房屋价款共计2770958元，交房日期为2017年10月31日前，该合同第五条对被告逾期交付商品房的处理亦进行了明确约定：“除遇不可抗力外，甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房，逾期在30日内的，乙方有权向甲方追究已付款利息，利息自合同约定甲方应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，乙方在向甲方追究已付款利息的同时，还有权按照下列的第1种约定追究甲方违约责任：1、合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息，利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，甲方还应每日按商品房价款的万分之1向乙方支付违约金”。同日，原、被告另行签订了《商品房买卖合同补充协议（附件六）》，该协议第五条第10款约定因政府行为即因政府当局颁布新的政策、法律规定以及采取的行政措施而致使合同不能履行或延期履行的或因政府及相关市政、能源公司不能按期完成相关工作并交付使用的，原告不得主张解除合同且被告不承担违约及赔偿责任。涉案项目于2018年7月12日取得《天津市新建住宅商品房准许交付使用证》。被告于2018年7月15日将涉诉房屋交付给原告。本院认为，原、被告签订的《天津市商品房买卖合同》及《商品房买卖合同补充协议（附件六）》系双方当事人真实意思表示，且内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法有效。原告主张被告应承担逾期交付商品房违约责任，按照合同约定，被告应于2017年10月31日前交付房屋，被告实际于2018年7月15日将涉诉房屋交付给原告。被告存在逾期交付商品房的违约情形，至于如何确定被告应承担的违约责任，具体分析如下：2015年至2018年期间，我市政府及其相关部门，在本市出现天气重污染情况下曾多次发布持续时间不同的限制施工的行政措施，既包括全面停止一切施工的行政措施，也包括停止土石方作业等施工的行政措施。被告为遵守上述限制施工文件，造成的全面停工和部分停工，以及因停工后恢复施工面临的工作安排和衔接等基于建筑行业特性产生的延期问题是客观存在的，且被告取得准许交付使用证必须是在主体和配套项目均完工的情况下才能进行审批。上述一系列直接和间接两方面因素造成的被告延期交房问题，应当是不可完全归责于被告的主观原因造成的。上述限制施工的行政措施系为了降低近年来因城市的大气和环境污染对百姓生活、健康的影响而实施的惠及民生的环保举措，势必会在不同程度上影响涉诉房屋项目的施工进度。据此，本院结合涉案项目的开工时间、原告的诉讼请求、停工令给被告造成的实际影响、停工令后被告采取的复工措施、交房日期、被告履约等情况，依据法律的公平原则，本院酌定将双方合同约定的交房日期予以顺延180天，即被告应于2018年4月29日前将涉诉房屋交付给原告。具体到本案，被告应按照合同约定承担2018年4月30日起至2018年7月15日期间的逾期交付商品房违约责任。原告主张的以房款本金为基数，按照日利率（4.35%/365天）计算利息的标准符合法律规定和合同约定，即被告应当支付的利息为25428.28元[房款本金2770958元×日利率（4.35%/365天）×77天]。被告主张逾期天数中扣除30天再行计算违约金的抗辩意见，符合合同约定，即被告应当支付的违约金为13023.5元[房款本金2770958元×每日万分之1×(77-30)天]。关于被告提出的其他抗辩理由，事实及法律依据不足，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：一、本判决生效之日起5日内，被告天津渤海置业有限公司给付原告孙勇、孙腾龙逾期交房已付款利息25428.28元；二、本判决生效之日起5日内，被告天津渤海置业有限公司给付原告孙勇、孙腾龙逾期交房违约金13023.5元；三、驳回原告孙勇、孙腾龙的其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1425元，减半收取712.5元，由原告孙勇、孙腾龙负担285元，由被告天津渤海置业有限公司负担427.5元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。审判员 潘 烨二〇二〇年九月十八日书记员 李佳琪本案引用的法律条文《中华人民共和国合同法》第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。