浙江省平阳县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0326民初7633号 原告：浙江昆仑建设集团股份有限公司，住所地浙江省杭州市西湖区体育场路**。 法定代表人：叶健，董事长。 委托诉讼代理人：宋子爱，男，1985年2月8日出生，汉族，住浙江省苍南县。 委托诉讼代理人：邱智赟，浙江九段律师事务所律师。 被告：袁星亮，男，1969年9月26日出生，汉族，住浙江省象山县。 委托诉讼代理人：林岩龙，浙江横阳律师事务所律师。 被告：李海兵，男，1975年12月4日出生，汉族，住浙江省象山县。 原告浙江昆仑建设集团股份有限公司（以下简称昆仑公司）与被告袁星亮、李海兵建设工程合同纠纷一案，本院于2019年12月5日立案，并适用简易程序进行审理，后因案情复杂，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。原告昆仑公司委托诉讼代理人宋子爱、邱智赟，被告袁星亮及委托诉讼代理人林岩龙到庭参加诉讼，被告李海兵经本院传票传唤未到庭。诉讼中当事人申请了庭外和解。本案现已审理终结。 原告昆仑公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告偿还款项5678.34527万元人民币，利息损失787.554872万元(详见计算表，之后继续计算至法院判决生效日止，并继续按照判决确定标准计算至义务实际履行完毕之日止)；2.判令本案全部诉讼费用由被告承担。诉讼中原告变更第1项诉讼请求为判令被告向原告偿还款项39304204.76元人民币，利息损失5733176.70元(详见计算表，之后继续计算至法院判决生效日止，并继续按照判决确定标准计算至义务实际履行完毕之日止)。事实与理由：温州中昆房地产开发有限公司开发，原告浙江昆仑建设集团股份有限公司依法中标承建，被告袁星亮负责实际承包施工的平阳鳌江镇蓝田东侧A地块二标段工程，2013年9月9日原被告双方签订了《单位工程内部承包合同》，约定由其负责承包施工，并负责组织人力、物力、机械进行施工及工程维修，承担经济责任，自负盈亏，上缴管理费、税金等，原告对该工程提供技术服务。因被告资金问题，无法继续履行原被告双方签订的《单位工程内部承包合同》。被告于2016年3月25日自行退场，但其施工期间产生的债务未履行支付义务，因此造成原告为被告应承担的材料款和民工工资为其垫付，垫付金额为39304204.76元，该款项由相关的法院判决书，执行通知书，银行票据和被告确认单为证，并且被告方已在(2018)浙0326民初954号一案审理过程中予以认可该金额。综上，原告代其垫付了上述款项，依据《单位工程内部承包合同》有权向被告予以追偿，经原告多次催讨，被告均认可，但仍以各种理由拖延至今仍未归还欠款，被告的行为已严重侵犯了原告的合法权益。 被告袁星亮辩称：1.凡是在（2018）浙0326民初954号案件中，作为昆仑公司已提交的证据，经双方质证，且未被一、二审采纳的证据，属于已审理、判决过，根据一事不再理原则，在本案中应当不予认可，不属于本案受理范围；2.案涉三标段额合同签约价是1.73亿元，实际上被告中途退场，后经法院依据内部承包合同已对工程量进行鉴定，鉴定报告对被告建设完成的工程范围的人工用工天数、钢筋用度、混凝土用量等都有明确数据，凡是超过鉴定报告工程量部分的建设费用，应由原告自行承担；3.前期仅对原件核对，对原告提供的有关支付凭证证据三性均有异议，退场前，凡未按规定审批流程经各方签字且经被告本人签字确认的，不予承担，根据内部承包合同，原告支付款项在公司内是有严格规范流程，若未按流程走，应由原告自行承担，凡是在退场后发生的费用，与被告无关，不予承担。综上，要求法院依法处理。 被告李海兵未作答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐。李海兵未发表质证意见，视为放弃质证权利。对当事人有争议的事实和证据，本院认定如下： 1.原告提供（2016）沪0117民初850号民事判决书、（2016）沪0117执4269号执行通知书、中国建设银行客户回单，以证明原告代被告支付钢材货款，以及诉讼费、执行费，合计7800000元。被告对上述证据的真实性无异议，但认为被告未参与该案诉讼，无法确定钢材用途。本院认为该判决认定被告代表原告采购钢材、结算货款，因此对被告辩解不予采纳，执行通知书确定原告偿付货款3699934元、垫资利息136752元、截止2016年1月6日的逾期付款违约金2782105.31元及以3699934元为基数自2016年1月7日起暂计算至2016年6月24日按日万分之七计算的逾期付款违约金437702.19元、加倍支付迟延履行期间的债务利息、诉讼费34066元、执行费62682元，其中加倍支付迟延履行期间的债务利息、执行费62682元，应由原告自行负担，其余款项合计7090559.50元，属于原告代被告支付，原告主张被司法扣划7800000元，超出部分本院不予采纳。 2.原告提供上海市松江区人民法院（2015）松民二（商）初字第2297号民事判决书、（2016）沪01民终3562号民事判决书、（2016）沪0117执4270号执行通知书和执行裁定书、建设银行客户回单和电汇凭证，以证明原告代被告支付5283135.40元。被告认为款项系二、三标共同所欠，应予区分，由于原告未及时付款，由此产生的违约金、诉讼费、执行费等应由原告负担。本院认为，根据另案中林旭挺与原告的结算，被告在上述案件中欠钢材货款金额为4133247.34元，原告被司法扣划共计7579080.30元，其中执行费67627元由原告自行负担，因此对该笔司法扣划款项，被告应负担的金额为5155349.40元。 3.原告提供杭州市西湖区人民法院（2015）杭西商初字第3288号民事判决书、（2016）浙0106执1594号执行裁定书、银行客户回单等，以证明原告代被告支付1330035.29元，提供（2016）浙0106民初8472号民事判决书、（2017）浙0106执2213号执行通知书、银行客户回单等，以证明原告代被告支付1950206.05元。被告对上述证据的真实性无异议，但认为上述钢管都是宋子爱经手，原告自己也在使用，现在都计在被告名下没有依据。本院认为，被告在2016年3月15日退场后，原告继续使用其留下的脚手架，因此被告只应承担其施工期间相应的脚手架费用。本院（2018）浙0326民初954号民事判决书及温州市中级人民法院（2019）浙03民终5479号民事判决书认定二标地下室和主体上部的综合脚手架及垂直运输计6127305元，其中4013959.8元属于被告，原告代付200000元钢管租赁费已在该案中抵扣。结合原、被告分别使用脚手架的情况，本院确定对上述原告支付的款项，由被告负担1500000元，其余部分由原告自行承担。 4.原告提供（2016）浙0106民初8404号民事判决书、（2017）浙0106执4080号执行通知书、银行电子回单，以证明被告拖欠劳动报酬，导致原告被判决承担责任，被司法扣划11242元。被告认为该证据不能反映与二标段有关。本院认为上述生效判决能证明与被告有关联，扣除执行费66元，余款11176元应由被告负担。 5.原告提供（2016）浙0381民初111374号民事判决书、（2017）浙0381执1028号执行通知书，电汇凭证，以证明原告代被告支付106404.97元。被告认为自己未参加该案诉讼，对该判决认定的事实有异议。本院认为该判决认定二标水泥支撑货款结算金额为69997元，该款应由被告负担。 6.原告提供（2016）浙0106民初12113号民事判决书，（2016）浙0106执2640号执行通知书和执行裁定书、银行客户回单等，以证明原告代被告支付板房承揽款504934元。被告认为该笔款项的结算未经被告确认。本院认为，根据上述生效判决查明的事实，涉案欠款系被告结算，因此扣除执行费7256元，余款497678元应由被告负担。 7.原告提供杭州市西湖区人民法院（2015）杭西商初字第1078号民事判决书、（2015）杭西执民字第3433号执行裁定书、银行凭证、诉讼费票据等，以证明原告代被告支付模板材料款2131154.61元，提供（2018）浙0106民初2375号民事判决书、（2019）浙0106执577号执行通知书、银行客户回单等，以证明原告代被告支付模板材料款380267.90元。被告否认上述款项与二标有关联。本院认为，根据上述生效判决认定的事实，涉案相关合同签订及款项结算均系被告完成，因此被告否认与二标的关联，本院不予采纳，其中代付款2131154.61元中，执行费23433.43元应由原告自行负担，代付款380267.90元中，执行费5470元应由原告自行负担，其余款项应由被告负担。 8.原告提供（2019）浙01民终9662号民事判决书，以证明被告拖欠平阳县真顺墙体材料厂材料款，法院最终判决原告支付393550元及违约金。被告认为原告尚未履行，其无需支付给原告。本院认为该生效判决确定的款项虽未履行，但该款项系被告结算后所欠，应由被告负担，交由原告支付给平阳县真顺墙体材料厂。 9.原告提供杭州三建物资有限公司提货单、银行付款凭证，以及袁星亮签署的承诺书，证明原告代被告支付钢筋款及违约金511463.54元。被告认为杭州三建物资有限公司系原告关联企业，被告与该公司无合同，提货单无被告签字不认可，被告虽出具承诺书，但原告未及时付款，因此原告支付违约金应责任自负。本院认为杭州三建物资有限公司的提货单均有被告现场工作人员签字，可认定被告收到上述钢筋，合计货款311468.22元，但原告未经被告同意即与该公司结算支付违约金，对原告支付的违约金部分不予认定。 10.原告提供汇款给平阳安信混凝土有限公司的证明，以及付款凭证，以证明原告代付二标混凝土款项624882元。被告认为只有平阳安信混凝土有限公司单方出具的证明，不予认可该款系其所欠。本院认为，原告仅提供平阳安信混凝土有限公司的证明复印件，且不是被告与该公司的结算，因此原告主张其代被告支付，依据不足，本院不予认定。 11.原告提供的领款凭证、银行交易明细、结算单据等，以证明原告为被告代付人工、材料款19413274.54元。被告认为上述领款凭证无被告签字不予认可，其他人签字不能代表被告。本院认为，被告是二标实际施工人，原告主张被告在相关凭证上签字即代表被告认可该款项是其施工部分的支出，本院予以采纳。被告对原告代付不予认可，但未提供证据证明其已支付相应款项或证明被告超付相应款项，且原告代付的金额未超出被告的结算金额，因此本院对被告主张不予采纳。结合被告与相关班组的结算单复印件，本院对可以认定的金额15912551元另行制作附表（附表一），其余部分金额因无被告确认，且原告亦无证据证明与被告有关联，因此均不予认定。 经审理，本院认定的事实如下：2013年7月29日，原告与案外人温州中昆房地产开发有限公司签订《协议书》，约定由原告承建坐落于浙江省平阳县鳌江镇蓝田东侧A地块的建设工程。2013年9月9日，原告与被告袁星亮、李海兵签订《单位工程内部承包合同》，约定：双方商定平阳县鳌江镇蓝田东侧A地块三标段工程由原告提供管理及技术服务，被告袁星亮、李海兵进行承包经营，在保证工程质量的前提下按时完成工程施工任务，合同金额暂定168788712元……承包形式：按上述约定的工程造价为基数全额经济风险承包，原告负责技术，承担技术风险责任，被告袁星亮、李海兵负责组织人力、物力、机械进行施工及工程维修，承担经济责任，自负盈亏，享有工程结余利润或承担工程亏损责任……材料供应及采购：涉案工程材料由被告袁星亮、李海兵采购，在材料采购前10天，被告袁星亮、李海兵须按照规定将大宗材料采购、租赁合同上报原告审核后方可签订，并将所签订的合同报原告备案，否则原告有权拒付款项；被告袁星亮、李海兵须按规定上报原告大宗材料每月供货量，大宗材料款结清时负责提供结清证明，否则原告有权拒付相应款项，对于垫资施工的施工项目，在建设单位支付工程款以前需支付前述大宗材料款的，或需支付的大宗材料款超过建设单位付款额，须由被告袁星亮、李海兵将所缺款项汇入原告后再支付给材料供应商……在本工程承包经营中所发生的债权、债务均由被告袁星亮、李海兵承担……被告袁星亮、李海兵不履行生效的法律判决书、调解书，造成原告账户被强制划拨，被告袁星亮、李海兵应在7日内到原告处办理借款手续，并承担因资金被划出之日起开始计算的利息，诉讼时账户已被冻结，自冻结之日开始计算利息，逾期视为认可。合同签订后袁星亮、李海兵即进场施工，2016年3月15日，袁星亮、李海兵退场，与昆仑公司就其已完成的部位进行了交接。涉案工程于2016年12月17日通过竣工验收。 被告施工期间及退场后，关于脚手架费用，代付钢筋款、混凝土款，代付人工、材料款等，除本院（2018）浙0326民初954号民事判决书及温州市中级人民法院（2019）浙03民终5479号民事判决书认定原告代付的部分，原告还替被告代付脚手架费用1500000元，代付钢材货款7090559.50元和5155349.40元、311468.22元，代付水泥支撑货款69997元，代付劳务报酬11176元，代付板房承揽款497678元，代付模板材料款2482519.08元，代付人工材料款15912551元。（2019）浙01民终9662号民事判决书判决原告支付平阳县真顺墙体材料厂材料款393550元及违约金（从2016年7月29日起按每日万分之三计算至货款付清之日止），该款系被告结算后所欠。 本院认为：昆仑公司违反法律、法规的强制性规定，通过和袁星亮、李海兵签订《单位工程内部承包合同》的形式，将其承包的工程转包给袁星亮、李海兵施工，故其和袁星亮、李海兵签订的《单位工程内部承包合同》无效。但袁星亮、李海兵对案涉工程进行了实际施工，且工程经过竣工验收合格，昆仑公司和袁星亮、李海兵可以参照《单位工程内部承包合同》的约定结算工程款项。根据该合同的约定，袁星亮、李海兵在工程承包经营中所发生的债权、债务均由袁星亮、李海兵负担。袁星亮、李海兵在承包经营过程中，以昆仑公司的名义对外签订合同，购买工程所需材料、转包部分工程等，不论案涉工程款结算与否，袁星亮、李海兵都应当及时支付相应款项。因袁星亮、李海兵未及时付款，导致昆仑公司代为支付，或者作为合同相对方被起诉，昆仑公司代为支付的费用，生效判决确定昆仑公司须承担的货款、工程款和租金及相应的利息、违约金和诉讼费用，应当由袁星亮、李海兵负担。昆仑公司作为裁判文书确定的履行主体，在法院作出生效判决文书后，理应及时履行生效判决确定的义务，其未履行生效判决确定的义务，导致被法院强制执行产生的执行费用，应当由昆仑公司自行承担。原告主张代付费用的利息损失，其中涉诉讼代付费用的利息，可自其被法院强制扣划之日或向法院主动履行之日起算，对其余代付款项，原告主张自工程竣工之日起算，本院予以采纳，按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日共计4126586.42元（另见附表二），从2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。（2019）浙01民终9662号民事判决书判决原告支付平阳县真顺墙体材料厂材料款393550元及违约金（从2016年7月29日起按每日万分之三计算至货款付清之日止），该款确系被告结算后所欠，因此可由被告负担，交由原告支付给平阳县真顺墙体材料厂。原告主张的交易服务费和工伤保险，已经温州市中级人民法院（2019）浙03民终5479号民事判决书作出处理，原告再行主张与法无据。原告主张的对被告在施工过程中的罚款，因涉案施工合同无效，因此也不予认定。原告主张的其他代付费用均依据不足，本院不予采纳。被告原起诉原告要求支付工程款的案件，与本案原告起诉要求被告支付代付款项，虽属于同一建设工程，但两案法律关系并不相同，而且前案中只对双方无争议的原告代付款项予以抵扣工程款，其余的原告代付款存在争议，因原告在前案诉讼中提出反诉后，未交纳受理费而按撤诉处理，故对相关证据未作认定，因此原告提起本案诉讼合法，被告主张本案原告起诉的相关证据违反一事不再理原则，本院不予采纳。被告李海兵经本院传票传唤未到庭，按缺席处理。 依照《中华人民共和国合同法》第五十二条第一款第（五）项、第五十八条，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下： 一、袁星亮、李海兵于本判决生效之日起十日内支付浙江昆仑建设集团股份有限公司款项33031298.20元，并赔偿利息损失（按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算至2019年8月19日共计4126586.42元，从2019年8月20日起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，计算至款项清偿之日止）； 二、袁星亮、李海兵于本判决生效之日起十日内支付浙江昆仑建设集团股份有限公司按照（2019）浙01民终9662号民事判决书应支付给平阳县真顺墙体材料厂的材料款393550元及违约金（从2016年10月11日起按每日万分之三计算至货款付清之日止）； 三、驳回浙江昆仑建设集团股份有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费266987元，由袁星亮、李海兵负担234073元，浙江昆仑建设集团股份有限公司负担32914元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省温州市中级法院。 本判决生效后，负有义务的一方当事人不履行判决书确定的义务，另一方当事人应当在本判决书确定义务履行之日起二年内向本院申请执行。 审 判 长 杨 隆 隆 审 判 员 陈 海 琴 人民陪审员 陈 蓓 蓓 二〇二〇年九月三十日 法官 助理 施白德华 代书 记员 应 培 雷 附表一： 鳌江蓝田2标袁星亮 编号 收款时间 收款金额 用途 收款人 备注 1 2015/3/16 50000 人工 何玉生 2 2015/3/16 200000 人工 汪天军 3 2015/3/16 100000 人工 李明国 4 2015/3/16 300000 人工 练云汉 5 2015/3/16 50000 人工 赖冬雷 6 2015/3/16 20000 人工 李** 7 2015/3/16 20000 人工 祝雪礼 8 2015/3/14 100000 人工 袁星亮 9 2015/3/17 30000 人工 袁友根 10 2015/3/19 20000 人工 袁振岳 11 2015/3/2 20000 人工 周成锡 12 2015/4/23 10000 人工 袁友根 13 2015/7/30 1200000 木工 练云汉 现金领取证明 14 2015/7/30 50000 砂石料 陈先锁 15 2015/7/31 40000 木工 练云汉 16 2015/7/31 10000 压力焊 李** 17 2015/8/10 100000 砂石料 陈先锁 18 2015/8/10 200000 安装班组 李明国 19 2015/10/28 100000 泥工 陈树林 20 2015/10/16 30000 架子班 赖朝阳 21 2015/10/23 100000 砌体 陈树林 22 2015/10/24 50000 钢筋班 汪天军 23 2015/10/24 220000 袁星亮 24 2015/10/25 50000 木工班 练云汉 25 2015/10/25 50000 钢筋班 汪天军 26 2015/10/31 50000 安装班组 李明国 27 2015/11/3 3200 毛竹片 陈大永 28 2015/11/3 50000 安装 李明国 29 2015/11/4 150000 砂石砖 陈先锁 30 2015/11/4 250000 钢筋 汪天军 31 2015/11/6 50000 袁星亮 32 2015/11/13 100000 木工 练云汉 33 2015/11/14 250000 砌体 陈树林 34 2015/11/14 50000 钢筋 汪天军 35 2015/11/14 100000 安装 李明国 36 2015/11/14 50000 水泥 温州思源 37 2015/11/14 200000 项目部+架子 袁友根 38 2015/11/14 40000 浇砼泥工 袁友根 39 2015/11/15 10000 植筋 吴龙好 40 2015/11/16 23850 工字钢 黄美素 41 2015/11/17 10000 压力焊 李** 42 2015/11/22 50000 塔吊 章董董 43 2015/11/22 2000 中秋节月饼 44 2015/11/26 5000 项目部 袁友根 45 2015/12/1 50000 架子班 蔡琴琴 46 2015/12/2 90000 砌体 陈树林 47 2015/12/2 10000 项目部 周建纲 48 2015/12/3 200000 砂石砖 陈先锁 49 2015/12/3 10000 袁星亮 50 2015/12/4 20000 木工 练云汉 51 2015/12/4 45950 袁星亮 52 2015/12/8 20000 安装 朱少平 53 2015/12/10 30000 项目部 周建纲 54 2015/12/12 10000 木工 练云汉 55 2015/12/12 20000 钢筋 汪天军 56 2015/12/17 5000 袁星亮 57 2015/12/23 10000 木工 练云汉 58 2015/12/25 40000 木工 练云汉 59 2015/12/25 30000 钢筋 汪天军 60 2015/12/25 30000 水电 李明国 61 2015/12/25 50000 砌体 陈树林 62 2015/12/25 20000 架子 赖朝阳 63 2015/12/25 100000 项目部 袁友根 64 2015/12/27 70900 项目部 袁友根 65 2015/12/31 130000 钢筋 汪天军 66 2015/12/31 80000 安装 李明国 67 2015/12/31 10000 预算 章晓波 68 2015/12/31 50000 水泥 温州思源 69 2015/12/31 50000 砌体 陈树林 70 2015/12/31 80000 项目部 袁友根 71 2016/1/2 20000 钢筋 汪天军 72 2016/1/2 13000 止水钢板 孙万义 73 2016/1/2 20000 工字钢 黄美素 74 2016/1/2 20000 水泥款 梅胜梭 75 2016/1/2 20000 祝雪礼 76 2016/1/3 20000 泥工 吴得意 77 2016/1/3 37000 项目部 袁友根 78 2016/1/8 200000 木工 练云汉 79 2016/1/16 350000 木工 练云汉 80 2016/1/16 50000 钢筋 汪天军 81 2016/1/21 400000 水电 李明国 82 2016/1/22 100000 砌体 陈树林 83 2016/1/22 100000 钢筋 汪天军 84 2016/1/23 30000 项目部 袁友根 85 2016/1/29 76172 人工工资 史以锋 86 2016/1/30 6210 水电点工 李小国 87 2016/1/30 100000 项目部 周建纲 88 2016/2/3 100000 塔吊 祝雪礼 89 2016/2/4 1900000 木工 练云汉 90 2016/2/4 700000 砌体 陈树林 91 2016/2/4 590000 安装班组 李明国 92 2016/2/4 850000 钢筋班 汪天军 93 2016/2/4 300000 砂石砖 陈先锁 94 2016/2/4 430000 土方 范再璋 95 2016/2/4 145000 泥工 吴得意 96 2016/2/4 126400 工资 徐孝森 97 2016/2/4 55040 工资 姚迪 98 2016/2/4 102933 工资 周会停 99 2016/2/4 44320 工资 朱文泉 100 2016/2/4 80320 工资 陈庙存 101 2016/2/4 57600 工资 周敏杭 102 2016/2/4 31333 工资 王振 103 2016/2/4 8194 工资 钟如意 104 2016/2/4 8194 工资 王秀强 105 2016/2/4 30000 工资 何宗凯 106 2016/2/4 25566 工资 何薛礼 107 2016/2/5 50000 电渣焊 李** 108 2016/2/5 10000 植筋 吴龙好 109 2016/2/5 17500 工资 陈汉寅 110 2016/2/5 18917 工资 李成宝 111 2016/2/5 15555 工资 颜贻山 112 2016/2/5 25000 工资 郑余水 113 2016/2/5 40416 工资 陈荣美 114 2016/2/5 126373 工资 袁振岳 115 2016/2/5 57000 工资 陈荣品 116 2016/2/5 62946 工资 袁友根 117 2016/2/5 50000 工资 周成锡 118 2016/2/5 964 工资 陈彩结 119 2016/2/5 21400 工资 陈彩丽 120 2016/2/5 22500 工资 陈琴英 121 2016/2/5 19500 工资 陈和枝 122 2016/2/5 22100 工资 陈美娥 123 2016/2/5 32333 工资 柳国明 124 2016/2/5 4000 工资 张成凉 125 2016/2/5 49772 防水 周泽武 126 2016/2/5 20000 塔吊 祝雪礼 127 2016/3/4 20000 工资 周成锡 128 2016/4/22 10000 工资 黄建平 129 2016/4/22 10000 工资 刘道伟 130 2016/6/9 20000 塔吊 祝雪礼 131 2016/6/9 10000 植筋 刘艳青 132 2016/6/10 150000 塔吊 章董董 133 2016/6/25 20000 工资 周成锡 134 2016/7/30 20000 泥工 吴得意 135 2016/8/9 24960 网格布欠款 石长河 136 2016/8/31 31000 工资 周建纲 137 2016/12/12 30000 泥工 吴得意 138 2016/12/25 6000 铁板挖机 应孔克 139 2016/12/31 20000 网格布 石长河 140 2016/9/12 100000 木工班 练云汉 141 2016/8/12 500000 人工 陈先锁 142 2016/9/26 200000 塔吊 祝雪礼 143 2017/1/25 263494 钢筋班 汪天军 144 2017/1/25 300000 人工 练云汉 145 2017/1/25 85559 人工 李** 146 2017/1/25 15250 人工 吴龙好 147 2017/1/25 52000 人工 周建纲 148 2017/1/25 31600 人工 徐孝森 149 2017/1/25 25733 人工 周会停 150 2017/1/25 13760 人工 姚迪 151 2018/2/12 100000 人工 练云汉 152 2018/2/12 58055 人工 李彩霞 153 2018/2/12 28682 人工 梅胜梭 154 2015/12/7 119100 建测费 平阳县建筑材料检测所 155 2016/1/4 50000 预算 浙江建安工程管理有限公司 备注 祝雪礼在2016年1月26日与袁星亮结算，欠款金额297900元，昆仑公司在此后支付祝雪礼340000元，多支付42100元，由昆仑公司自行负担。 合计： 15912551 附表二： 截止2019年8月19日利息明细表 序号 项目名称 计算基数（元） 起算时间 金额（元） 1. 脚手架费用 1500000 2017.6.17 143731.25 2 钢材货款 7090559.50 2016.7.2 979294.90 3 钢材货款 5155349.40 2016.7.2 712018.19 4 钢材货款 311468.22 2019.5.5 3989.39 5 水泥支撑货款 69997 2017.3.14 7510.68 6 劳务报酬 11176 2017.9.21 941.25 7 板房承揽款 497678 2017.6.8 48229.15 8 模板材料款 2107721.18 2015.11.4 352481.24 9 模板材料款 374797.90 2019.4.17 5615.72 10 人工材料款 15912551 2016.12.18 1872774.65 合计 4126586.42