四川省南部县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1321民初3363号 原告：四川汇安电梯工程有限公司，住所地：成都市武侯区洗面桥街******。 法定代表人：李萍。 委托诉讼代理人：黄兴国，北京市惠城（成都）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨宣斌，北京市惠城（成都）律师事务所律师。 被告：南部嘉伦医院，住所，住所地：四川省南部县南隆镇西街div> 投资人：何顺伦。 被告：何顺伦，男，1954年9月19日，汉族，住四川省南部县。 二被告共同委托诉讼代理人：吴洪伟，四川建春律师事务所律师 原告四川汇安电梯工程有限公司（以下简称汇安公司）与被告南部嘉伦医院（以下简称嘉伦医院）买卖合同纠纷一案，本院于2020年7月7日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告汇安公司的法定代表人李萍及委托诉讼代理人杨宣斌，被告嘉伦医院、何顺伦的共同委托诉讼代理人吴洪伟，被告何顺伦到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 汇安公司向本院提出诉讼请求：1、判令两被告立即向原告支付拖欠的设备款和安装款共计393520元；2、判令两被告支付设备款逾期付款违约金（以设备款124520元为基数，自2019年10月19日起按每天万分之五计算，截止2020年6月18日暂计15565元）和安装款逾期付款违约金26900元。3、判令两被告向原告支付拖欠的设备款的资金占用利息（以设备款393520元为基数，自2019年10月19日起至付清之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算。截止2020年6月18日暂计10562.42元）；4、判令两被告立即支付原告维权开支的律师费67352元；5、判令两被告承担本案全部诉讼费、保全费等。审理中，原告变更并增加诉讼请求，其诉讼请求具体为：1、判令两被告立即向原告支付拖欠的设备款和安装款共计393520元；2、对令两被告立即向原告支付原告垫付的验收费16142元；3、判令两被告支付设备款逾期付款违约金（以设备款124520元为基数，自2019年10月19日起按每天万分之五计算至实际全部付清之日止）和安装款逾期付款违约金(以安装款269000元为基数，自2018年10月17日起按每周千分之五计算至实际全部付清之日止）;4、判令两被告向原告支付拖欠的设备款的资金占用利息（以设备款124520元为基数，自2019年I0月19日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算至实际全部付清之日止）和安装款的资金占用利息（以安装款269000元为基数，自2018年10月17日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算至实际全部付清之日止）:5、判令两被告立即支付原告维权开支的律师费67352元、诉讼保全担保的保险费2000元；6、判令两被告承担本案全部诉讼费、保全费等。事实和理由：被告与原告于2016年7月21日签订《电（扶）梯设备合同》和《电（扶）梯设备安装合同》，由原告为嘉伦医院定做安装电梯设备。被告嘉伦医院为一人独资企业，被告何顺伦为投资人，应对被告嘉伦医院的债务承担无限连带责任。原告按照合同约定履行了全部义务，被告未按约付款，原告多次催收未果，遂诉至法院。 嘉伦医院、何顺伦辩称，被告虽尚有安装款269000元，设备款124520元未向原告支付，但被告并不属于拖欠支付，不构成违约。因为被告未付款符合合同约定，是原告违约在先，具体理由是:1、被告按合同约定均按期足额付清了设备款和安装款，有付款凭证为据。2、余下未付款是因为原告所安装电梯在2018年8月23日接受南充市特检科检验时，该所认定:有六台电梯没有轿厢意外移动铭牌与轿厢意外移动试验方法，故“检验中止”。同时，南部县市管局特种设备科即时封存了电梯。这导致原告无法按照合同约定办理电梯的验收、交付，其责任全在原告。由此致使被告的医院无法如期开业，给被告造成了重大损失。有南充市特检科“检验中止”通知为证。3、原告自称检验合格，但至今并未向被告出示检验合格证，所谓移交资料清单也是虚假的。即原告至今没有依法依合同约定向被告办理移交，属于严重违约。4、原告擅自改变合同约定的电梯轿厢尺寸，致使所安装的电梯不能达到被告所需的医院用电梯的空间功能要求。5、被告为了如期使用电梯，于2019年2月向原告发去律师函，指明原告存在的诸多违约情形，并望双方协商解决。但原告置之不理，拖延至今未与被告办理现场验收、交接手续。由于被告医院开业所需，不得不请示南充市特检所出具检验合格证明，办理电梯运行使用证。6、原告没有按合同约定履行维保12个月的义务，而是被告聘请专业维保公司进行了12个月的维保，被告所支付的维保费用66000元，应由原告承担，并在应付原告款项中抵扣。被告聘请的专业维保公司进行维保时，发现电梯设备出现部分零配件缺失和平层等诸多问题，为保电梯安全使用，被告委托维保公司购置零配件进行完善，所开支的费用，也应由原告承担。有配件购买合同、发票为证。基于上述原告所供电梯及其安装存在的严重质量瑕疵及诸多违约情形，被告有权行使抗辩权拒付原告下余款项。另，原告的其余诉讼请求缺乏法律依据和合同约定。请求法院驳回原告的诉讼请求，维护被告的合法权益。 本院经审理认定事实如下：2016年7月21日，原告（作为乙方）与被告（作为甲方）签订《电（扶）梯设备合同》和《电（扶）梯设备合同》，合同内容为：“《电（扶）梯设备合同》……1、……设备总价合计（大写）：贰佰肆拾陆万贰仟元整……2、付款方式……甲方应在本台同设备安装完并取得技术监督局检验合格证12个月后7天内。将本合同设备总价的_5%(第三期款)，计人民币123100.00(大写):壹拾贰方叁仟壹佰元整。直接付给本合同乙方指定帐户。如因甲方原因导致设备不能及时安装，或因甲方原因不能及时报验，或因甲方原因不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地质量技术监督部门规定的法定检测机构验收的，对于设备验收合格后应付的款项，甲方应于设备到货之日起满六个月后七天内支付。乙方收到此款后，双方办理电梯资料移交……3、技术条款的确认,甲方应当于本台同签订后对包括但不限于土建布置图、规格参数表在内的所有技术条款进行书面确认，并于本台同签订之日起10日内将确认的技术条款交付乙方。4、……注:上述发贷日为预计发货日。实际发货日由甲方以书面形式通知乙方，实际发货日不得早于甲方确认所有技术条款(包括土建布置图、规格参数表)及支付排产款之日起45个工作日。如果甲方在本合同生效后的十二(12)个月内未能最终发货，乙方有权对设备价款进行调整……6、产品质量保证……6.3乙方负责安装，本合同的产品质量保证期自当地质量技术监督部分规定的法定检测机构对电（扶）梯验收合格之日起12个月，但本合同产品的质量保证期最长不超过乙方发货之日起的18个月，若分批验收，质量保证期分批计算。在质量保证期内，乙方免费提供正常消耗磨损的电（扶）梯零部件（不包括照明灯具和油脂），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任何费用，乙方提供有偿服务……8、合同变更、解除和违约……8.3由于非不可抗力原因，乙方逾期发货或者甲方逾期付款或逾期提货的，违约方应按逾期部分电（扶）梯设备金额万分之五/天的比例向另一方支付逾期滞纳金，但违约金总额不超过本合同总价的5%……”“《电（扶）梯设备安装合同》……1、设备型号、数量及安装价格……安装总价（含调试）合计（大写）：伍拾叁万捌仟元整……2、付款方式2.2电（扶）梯调试完成，在通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起5日内，甲方按照合同要求向乙方支付剩余的50%安装费，计人民币26900.00元……4、乙方责任和费用……4.2.8负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和费用……5免费保修期5.1本合同产品的免费保修期自当地质量技术监督部门规定的法定检测机构对电（扶）梯验收合格之日起12个月，但本合同产品的免费保修期最长不超过乙方发货之日起的18个月。若分批验收，免费保修期分批计算……9、违约条款……9.2甲方应按本合同规定的付款方式按时付款，如甲方由于非不可抗力原因不能再本合同规定的时间内按时支付合同相关款项时，则甲方应向乙方支付延迟付款违约金，具体计付方法为：每延误一周，违约金为延迟支付部分金额的千分之五，不足一周的以一周计，但此违约金最多不超过延迟支付部分金额的百分之十……”2016年8月19日，原告与被告嘉伦医院就案涉电（扶）梯设备的安装图纸进行了确认。 上述合同签订后，原告于2017年4月20日发货，并于2017年4月22日向被告嘉伦医院交付了案涉电（扶）梯设备。其后，原告对案涉电（扶）梯设备进行了安装。2018年8月23日，南充市特种设备监督检验所对案涉案涉电（扶）梯设备进行了检验，并出具《特种设备检验意见通知书（电梯）》，以该批次电梯未体现GB7588-2003第1号修改内容，亦无“质检总局特种设备局关于GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》第一号修改单位的意见（质检特涵[2016]22号）”相适应文件为由通知嘉伦医院检验中止。2018年9月28日，南充市特种设备监督检验所再次对电（扶）梯进行检验，于2018年10月12日核准案涉电（扶）梯检验合格，原告将检验合格的消息通知被告嘉伦医院并要求支付欠付的电（扶）梯设备款124520元和电（扶）梯设备安装款269000元。其后，被告未支付货款，原告亦未向被告移交案涉电（扶）梯验收合格的资料。2018年8月7日，南充市特种设备监督检验所向原告出具了项目名称为嘉伦医院，金额为16142元的检验费票据一份。2018年1月-2019年2月原告为被告嘉伦医院提供电（扶）梯维修保养。 另查明，嘉伦医院系何顺伦投资的个人独资企业。 审理中，本院依据原告的申请，对被告嘉伦医院、何顺伦的财产进行了冻结，由此产生保全费2922元。 本院认为，本案争议的焦点：1、原告是否违约，被告是否能够行使抗辩权。被告抗辩原告提供的电（扶）梯及安装在南充市特检科检验检查时不合格、交付的电梯轿厢尺寸不符以及电（扶）梯存在大量瑕疵、未按合同约定提供保养、未按约交付检验资料，给被告造成了各项损失，被告有权行使抗辩权拒付下余货款并主张损失的问题。依据原、被告签订的《电（扶）梯设备合同》和《电（扶）梯设备安装合同》，合同中明确约定了案涉电（扶）梯的交付标准、验收方式以及安装后的电梯的检验方式。原告按照合同约定的时间交付了电梯设备，被告进行了验收，应当视为交付的电梯设备符合验收标准。关于轿厢尺寸不符的问题，原、被告签订《电（扶）梯设备合同》和《电（扶）梯设备安装合同》中虽然约定了轿厢尺寸，但其后双方另行确认了电梯安装图纸，对电梯的尺寸进行了变更，系双方对原有合同的变更，不能归责于原告。案涉电（扶）梯虽曾于2018年8月23日经南充市特种设备监督检验所检验中止，但2018年10月12日经南充市特种设备监督检验所检验合格，原、被告在合同中并未约定电（扶）梯发生二次检验，视为电（扶）梯不合格或者原告违约，且被告已经将案涉电梯投入使用，原告在此项上不存在违约。关于未交付资料问题，原、被告签订的《电（扶）梯设备合同》和《电（扶）梯设备安装合同》合同中明确约定被告支付完成剩余尾款后，原告交付相关资料给被告，现在被告未按约支付设备款和安装款，原告有权拒绝交付资料。关于未按合同约定提供保养的问题，《电（扶）梯设备安装合同》约定“免费保修期自当地质量技术监督部门规定的法定检测机构对电（扶）梯验收合格之日起12个月，但本合同产品的免费保修期最长不超过乙方发货之日起的18个月”原告发货时间为2017年4月20日，原告截至2019年2月仍然在为案涉电（扶）梯提供保养，不存在违约行为。综上，原告按照合同履行了自己的全部义务，不存在违约行为，被告不能行使抗辩权。2、案涉欠款的付款责任问题。被告嘉伦医院未按照合同约定支付欠付货款，属于违约，应当向原告支付欠款并承担相应的违约责任。被告嘉伦医院系被告何顺伦投资的个人独资企业，依照《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条“个人独资企业财产不足以清偿债务的，投资人应当以其个人的其他财产予以清偿”的规定，被告何顺伦在被告嘉伦医院的财产不足以清偿案涉债务时，负有偿还义务。3、违约金和利息问题。电（扶）梯设备经南充市特种设备监督检验所检验合格时间为2018年10月12日，依据《电（扶）梯设备安装合同》约定，剩余设备款被告支付截止时间为2019年10月19日；依据《电（扶）梯设备安装合同》，剩余安装款被告支付截止时间为2018年10月17日。原告同时主张了违约金和利息，本院认为无论违约金和利息均是对原告损失的补偿，现在原告主张的违约金和利息过高，本院依法予以调整为从违约之日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍进行计算。4、原告主张的验收费、律师费、诉讼保全担保的保险费问题。被告抗辩验收费中含二次检验费用，未提供证据证明，本院依法不予采纳。原告与被告嘉伦医院签订的合同中明确约定了验收费由被告承担，现在该费用已经实际产生，本院依法支持原告的主张。原告主张的律师费、诉讼保全担保的保险费双方未在合同中约定，本院依法不予支持。 依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第一百一十四条，《中华人民共和国个人独资企业法》第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定，判决如下： 一、被告南部嘉伦医院在本判决生效后十日内向原告四川汇安电梯工程有限公司支付欠付的设备款、安装款、验收费合计409662元，并支付违约金和利息【违约金和利息计算方式：以124520元为基数，从2019年10月20日始计算至判决确定的本金给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍进行计算。以269000元为基数，从2018年10月18日始计算至2019年8月19日，按照中国人民银行规定的金融机构同期同类贷款利率的4倍计算；从2019年8月20日始计算至判决确定的本金给付之日止，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的4倍进行计算】，若未按本判决确定的给付之日给付欠款，上述利息计算至欠款付清之日止； 二、若被告南部嘉伦医院的财产不足以清偿上述债务时，被告何顺伦对上述债务承担偿还责任。 三、驳回原告四川汇安电梯工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费8939元，减半收取计4469.5元，保全费2922元，合计7391.5元，由南部嘉伦医院负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 员  赵 丹 二〇二〇年九月二十七日 法官助理  黄子洁 书 记 员  邓 银