湖南省株洲市荷塘区人民法院民 事 判 决 书（2020）湘0202民初1061号原告江西力宏钢结构实业有限公司，住所地江西省南昌市进贤县高桥工业区。统一社会信用代码：91360124733899690D。法定代表人赵华荣，系该公司总经理。委托诉讼代理人万有华，江西飞鹏律师事务所律师。被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司，住所地湖南省株洲市天元区湘江大桥南侧亚都花园****（户室号**）、1502号（户室号1201号）。统一社会信用代码：91430200593278031E。负责黄小娟，系该公司负责人。被告湖南省沙坪建设有限公司，住所地湖南，住所地湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段**沙坪商务中心用代码：91430000707213915U。法定代表人陈剑波，系该公司负责人。两被告共同委托诉讼代理人吴盼，男，1993年12月24日出生，汉族，住所地湖南，住所地湖南省汨罗市。原告江西力宏钢结构实业有限公司与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司、湖南省沙坪建设有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2020年5月18日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理，后因案情复杂，转为适用普通程序公开开庭进行了审理。原、被告的委托诉讼代理人均已到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。原告江西力宏钢结构实业有限公司向本院提出诉讼请求：请求判令被告支付原告工程款257万元及利息342000元（此利息按月利率2%以190万元自2019年7月28日起计算至2020年4月27日止，之后产生的按前述标准计算至还清为止，余款67万元自起诉之日起按年利率6%的资金占用计算至结清为止）并承担本案诉讼费用。事实与理由：2018年9月，原、被告签订《钢结构工程施工专业分包合同》，被告将株洲农副产品批发交易物流中心建设项目（一期）市场区2﹟蔬菜交易厅钢构工程，1﹟水果交易厅钢结构工程，2﹟水果交易厅钢结构工程项目分包给原告，后合同价格调整为660万元，并签订《钢结构工程施工专业分包合同补充协议》。2019年7月2日，经业主参与三方协商，就工程款支付及责任签订《（钢结构工程施工专业分包合同）补充协议书》，确认工程总造价为669万元，已支付412万元，尚欠257万元。2019年7月22日原告将工程全部施工完毕，被告拒不组织验收，不进行结算，拒不支付工程款。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请。被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司、湖南省沙坪建设有限公司共同辩称：1、合同总价款为630万元，按照合同的约定被告需付合同价的90%即567万元，被告已经支付了429万元，还欠付工程款138万元；2、被告无需承担违约责任，原告延误工期，应按照合同的约定向被告支付违约金121500元；3、原告暴力催讨，损坏财物，原告需赔偿被告直接经济损失27200元。综上，被告只需支付原告工程款1231300元。当事人围绕诉讼请求向本院提交了证据，本院依法组织当事人进行了质证，经对方当事人质证无异议的证据本院予以认定；经对方当事人质证有异议的证据，本院综合全案予以认定。经审理查明：2018年9月7日，原告（乙方）与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司（甲方）签订《钢结构工程施工专业分包合同》，被告将株洲农副产品批发交易物流中心建设项目（一期）市场区2﹟蔬菜交易厅钢构工程，1﹟水果交易厅钢结构工程，2﹟水果交易厅钢结构工程项目分包给原告，合同约定价款为630万元，除设计变更足以影响合同价款及分包形式约定外，合同价款不做调整；付款方式为：合同签订，甲方预付乙方100万元的预付款，主钢制作完成运至工地现场三天内，支付合同总造价60%的工程款，钢结构构件安装完毕且围护材料进场三天内，支付合同总造价90%的工程进度款，工程竣工验收合格后，乙方向甲方提交完整的工程结算及备案资料，经甲方审核后三天内付至结算金额的97%，余款3%作为质保金；如延期未付款产生乙方经济损失金总工程的10%由甲方负责。合同另对其他事项进行了约定。原、被告均在合同上盖章确认，原告提供的合同易某某作为甲方签约代表人签名，郑某某作为乙方签约代表人签名；被告提供的合同签约代表人处均为空白。2019年1月24日，原告（乙方）与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司（甲方）签订《钢结构工程施工专业分包合同补充协议》，将主合同包干价格调整为660万元，落款处乙方盖章确认，郑某某作为乙方签约代表人签名，甲方未盖章，易某某作为甲方签约代表人签名，并注明同意增加30万元工程价款，其余按主合同条款执行，双方竣工验收合格后一次性支付。2019年7月2日，原告（乙方）与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司（甲方）、株洲市某某经营有限公司（业主方）签订《补充协议书》，确认工程总造价为669万元，包括原合同约定的630万元、材料调差增加30万元、变更不锈钢9万元，乙方同意在本协议签订后将屋面瓦施工完毕，在乙方完工后五日内甲方支付总工程款的90%即602万元，扣除已支付的412万元，甲方应支付190万元，如甲方继续违约付款，每逾期一日，按千分之一支付利息。落款处甲、乙双方均未盖章确认，郑某某作为乙方签约代表人签名，易某某作为甲方签约代表人签名，刘某某、陶某某作为业主方见证人签名。工程完工后于2019年7月10日进行了钢结构工程分部（子分部）工程质量验收并经施工、设计、勘察、监理、建设单位验收盖章，但至今未进行整体竣工验收。被告已支付原告工程款412万元。本院认为，本案系建设工程分包合同纠纷。原告与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司自愿签订《钢结构工程施工专业分包合同》，系双方真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方均应按照协议的约定履行各自的义务。关于双方签订的补充协议，虽没有甲方盖章，但易某某作为合同签约代表人签字确认，且第二份补充协议有业主方人员签名见证，故本院对补充协议的效力予以认定。现工程已完工，未进行整体竣工验收，按照合同的约定，被告应支付原告合同约定工程价款的90%为602万元，被告已经支付412万元，还应支付190万元。对于余下的工程款，按照合同约定待工程竣工验收合格，原告向被告提供完整的工程结算及备案资料经被告审核后，由原告另行主张权利。案涉工程于2019年7月10日进行了钢结构工程分部（子分部）工程质量验收，符合补充协议中约定的付款90%的条件，被告未按约付款，按照补充协议的约定应当向原告支付逾期付款利息，原、被告约定的日千分之一利率过高，本院按照全国银行间同期拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍作为标准，原告诉请从2019年7月28日计算逾期付款利息，系其自由处分民事权利的行为，本院予以准许，故被告应以190万元为基数，按照全国银行间同期拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍向原告支付从2019年7月28日起至该款付清之日止的逾期利息。因案涉工程未全部竣工验收，未达到余款付款条件，故对原告请求被告支付余款及其逾期付款利息的诉请本院依法不予支持。被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司系被告湖南省沙坪建设有限公司的分公司，被告湖南省沙坪建设有限公司应对被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司所负债务承担民事责任，故被告湖南省沙坪建设有限公司应与被告湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司共同清偿上述对原告所负的债务。经本院组织调解、双方无法达成一致意见。据此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第二百六十九条，《中华人民共和国公司法》第十四条之规定，判决如下：一、被告湖南省沙坪建设有限公司、湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司于本判决生效之日起十日内共同支付原告江西力宏钢结构实业有限公司工程款人民币190万元；二、被告湖南省沙坪建设有限公司、湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司以190万元为基数，按照全国银行间同期拆借中心公布的贷款市场报价利率的四倍共同向原告江西力宏钢结构实业有限公司支付从2019年7月28日起至该款付清之日止的逾期利息；三、驳回原告江西力宏钢结构实业有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费30096元，保全费5000元，共计35096元，由原告江西力宏钢结构实业有限公司承担7096元，由被告湖南省沙坪建设有限公司、湖南省沙坪建设有限公司株洲分公司共同承担28000元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省株洲市中级人民法院。提起上诉状的，应在递交上诉状后七日内，按照不服本判决部分的上诉请求数额向株洲市中级人民法院交纳案件受理费。现金交纳的，直接向银行驻株洲市中级人民法院收费点交纳；汇款或转账的，开户行：华融湘江银行长沙分行营业部，收款单位：湖南省财政厅国库处非税收入汇缴结算处，账号：810103210********。逾期未缴纳的，将承担按自动撤回上诉处理的后果。审 判 长  舒 睿人民陪审员  蒋丽云人民陪审员  陈小伟二〇二〇年九月二十二日法官助理田丽丽书记员黄郅附相关法律条文：《中华人民共和国合同法》第四十四条依法成立的合同，自成立时生效。法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的，依照其规定。第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。《中华人民共和国公司法》第十四条公司可以设立分公司。设立分公司，应当向公司登记机关申请登记，领取营业执照。分公司不具有法人资格，其民事责任由公司承担。