湖北省荆州市荆州区人民法院民 事 判 决 书(2020)鄂1003民初671号原告（反诉被告）：湖北佳业石油机械股份有限公司（以下简称佳业公司），住所地:湖北省荆州市荆州区西环路。法定代表人：李宁。委托诉讼代理人：庞炜、赵颜艳，湖北楚韵律师事务所律师。被告（反诉原告）：定边县凯昊隆油气田工程服务有限公司（以下简称凯昊隆公司），住所地：陕西省榆林市定边县定边镇东环路与明珠路交叉口。法定代表人：赵永延。委托诉讼代理人：刘杨、郝非，陕西屹立律师事务所律师。原告（反诉被告）佳业公司与被告（反诉原告）凯昊隆公司买卖合同纠纷一案,本院于2020年5月19日受理后,依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告（反诉被告）佳业公司委托诉讼代理人赵颜艳，被告（反诉原告）凯昊隆公司法定代表人赵永延及委托诉讼代理人刘杨、郝非到庭参加诉讼。在审理过程中，本院扣除了双方庭外和解的期间30天。本案现已审理终结。原告（反诉被告）佳业公司向本院提出诉讼请求：1、判令凯昊隆公司向佳业公司支付货款559000元。2、判令凯昊隆公司向佳业公司支付迟延付款利息26096.8元（以尚欠的559000元为基数，按照年利率6%计算自2019年1月1日算至2019年10月12日），后续利息参照上述标准计算至货款本金支付完毕之日止。3、本案诉讼费由凯昊隆公司承担。事实和理由：2018年2月11日，双方签订了一份《买卖合同》，约定凯昊隆公司向本公司订购型号为JY45-21的固井水泥车1台，销售总价为1370000元，凯昊隆公司采取分期付款的方式支付货款，即合同生效后2日支付30%的车款411000元，提车前支付200000元，2018年7月10日前支付400000元，余款359000元在2019年1月1日前一次性付清。合同签订后，本公司依约交货，凯昊隆公司仅向原告支付货款共计811000元，尚欠559000元至今未付。故诉至法院，要求判如所请。被告（反诉原告）凯昊隆公司辩称，一、双方之间买卖合同属实，本公司至今已向佳业公司支付货款81.1万元。因佳业公司违约，未按合同约定时间交付车辆。导致本公司损失，双方就损失赔偿未协商一致，所以本公司有权拒付余款。二、买卖合同没有对迟延付款损失的计算进行约定，所以佳业公司的第二项诉讼请求没有事实依据，不应予支持。被告（反诉原告）凯昊隆公司向本院提反诉请求：1、判决佳业公司赔偿因其未按时交车对凯昊隆公司造成的损失共计1089695.5元。2、本案诉讼费由佳业公司承担。审理过程中，凯昊隆公司变更第1项诉讼请求为：1、佳业公司赔偿凯昊隆公司因其迟延履行合同义务未按时交车对凯昊隆公司造成支付工人工资损失428200元，车辆停运损失（待鉴定后确定）。事实及理由：2018年2月11日，凯昊隆公司与佳业公司签订了一份《买卖合同》，合同约定凯昊隆公司以总价格137000元向佳业公司购买型号为JY45-21的固井水泥车一辆。佳业公司在2018年4月15日前向凯昊隆公司交付设备。凯昊隆公司在合同生效后2日内向佳业公司支付合同总价款的30%（411000元）作为预付款，佳业公司开始备货，凯昊隆公司提车前支付货款200000元；剩余的759000元在2018年7月10日前支付400000元，最后在2019年1月1日前将剩余359000元结清。合同生效后，凯昊隆公司向佳业公司支付了411000元预付款。到了设备交付时间4月15日，佳业公司称设备还没有准备好，无法交付。之后凯昊隆公司多次催货，佳业公司一直称设备无法交付。凯昊隆公司于2018年7月11日和8月7日向佳业公司支付了合同约定的提车前应付的200000元，直到2018年8月30日佳业公司才将设备交付给凯昊隆公司。在佳业公司迟延交付设备的四个半月期间，造成了凯昊隆公司由于缺少设备无法开工、以及有关的设备配备人员工资等各项经济损失共计1089695.5元。综上所述，在凯昊隆公司已履行了合同先行义务的前提下，由于佳业公司迟延交付设备，对凯昊隆公司造成严重的经济损失，应当依法赔偿，故至法院，要求判如所请。原告（反诉被告）佳业公司反诉辩称，凯昊隆公司未能按照买卖合同足额支付提车前的应付款项，因此本公司有权按照合同法第六十七条的规定，行使先履行抗辩权。在凯昊隆公司未支付第二期进度款的情况下，拒绝其提车请求。同时根据相关规定，先履行抗辩权可以阻却违约责任的产生，因此本公司不构成违约，不应承担违约责任。本院经审理认定事实如下：2018年2月11日，出卖人（甲方）佳业公司与买卖人（乙方）凯昊隆公司签订了一份编号为JY201802-11的《买卖合同》。合同约定，买卖标的JY45-21固井水泥车1台，137万元（含税总价）。交（提）货方、地点：乙方自提。交货期限：设备在4月15日前交付验收。分期付款：在本合同生效后的2个工作日内乙方向甲方支付30%车款411000万元现金作为预付款，甲方开始备货，提车前支付货款200000元现金，余下货款759000元，七月十日前支付400000元，余下车款359000元在2019年1月1日以前一次性付清。前述合同签订后，凯昊公司向佳业公司支付货款的情况为：2018年2月13日付211000元；2018年3月2日付200000元；2018年7月11日付100000元；2018年8月7日付100000元；2018年9月30日付50000元；2018年11月27日付100000元；2019年6月13日付50000元；总计付款811000元，尚欠559000元未付。佳业公司于2018年8月29日交车，并于2018年12月24日开出案涉固井车机动车销售统一发票。庭审中，凯昊隆公司陈述：2018年6月份，双方的法定代表人曾口头约定变更了买卖合同中关于前述二期进度款与提车的顺序，为先行提车后支付二期进度款。佳业公司表示，2018年6月份，双方法定代表人确实对前述事宜进行了口头协商，但对于先支付二期进度款，再行提车的顺序并未变更，只是提车时间要根据凯昊隆公司二期进度款的付款时间来确定。本院认为，当事人双方签订的《买卖合同》，意思表示真实，内容不违反法律、行政法规强制性规定，为有效合同。双方在前述合同中对交货期限有明确约定，即在2018年4月15日前交付验收。同时双方对分期付款亦有明确约定，即凯昊隆公司支付411000元预付款后，佳业公司开始备货。提车前支付货款200000元。据此可知，凯昊隆公司应在2018年4月15日前支付二期进度款200000元，再行提车。庭审中，凯昊隆公司主张双方法定代表人在2018年6月份对前述二期进度款与提车的顺序曾口头约定，变更了合同约定的顺序。佳业公司对此不予认可，凯昊隆公司亦未提交相应的证据佐证，本院依据凯昊隆公司实际支付二期进度款的时间，与佳业公司实际交付车辆的时间，对凯昊隆公司的前述主张不予采信。买卖合同约定的凯昊隆公司先行支付二期进度款，之后再行提车的顺序并未变更。依据《中华人民共和国合同法》第六十七条规定，当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。依据双方签订的买卖合同约定，凯昊隆公司提车前支付二期进度款200000元。可见二期进度款200000元对应的合同义务是提车，凯昊隆公司未按约定支付二期进度款，存在违约行为。佳业公司有权拒绝其提车的要求。凯昊隆公司主张的工资损失与车辆停运损失系其违约行为所致，应自行负担。其鉴定申请，本院亦不予支持。综上，佳业公司要求凯昊隆公司支付下欠货款并支付迟延付款损失的诉讼请求，于法有据的部分，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第六十七条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条、《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条第四款以及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条的规定,判决如下:一、被告（反诉原告）定边县凯昊隆油气田工程服务有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告（反诉被告）湖北佳业石油机械股份有限公司支付下欠购车款559000元以及利息（以下欠的559000元为基数，按照年利率6%计算自固井水泥车尾款支付时间次日即2019年1月2日起算至本判决确定的履行期间届满之日止）。二、驳回原告（反诉被告）湖北佳业石油机械股份有限公司其他诉讼请求。三、驳回被告（反诉原告）定边县凯昊隆油气田工程服务有限公司的反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息(包括迟延履行期间的一般债务利息和加倍部分债务利息)。本案受理费减半收取4825元，反诉费减半收取7303元，均由被告（反诉原告）定边县凯昊隆油气田工程服务有限公司负担。如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于湖北省荆州市中级人民法院。审判员 王 硕二〇二〇年九月八日书记员 黄薇薇