湖南省冷水江市人民法院民 事 判 决 书(2020)湘1381民初1090号原告王备青，男，1983年9月26日出生，汉族，住长沙市天心区。委托代理人李海霞，湖南湘旭律师事务所律师。被告李云鹤，男，1988年12月6日出生，汉族，住冷水江市。原告王备青诉被告李云鹤装饰、装修合同纠纷一案，本案于2020年8月18日受理后，依法由审判员刘婕独任审理。原告王备青到庭参加了诉讼。被告李云鹤经本院依法送达起诉状副本和开庭传票等诉讼文书，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。原告王备青诉称，2017年9月29日，原、被告双方签订《冷水江主体酒店室内装饰装修工程施工合同》，工程编号ＱＷＺＳ-第2017［酒店］0999号，工程地址在冷水江市××旁人防办大院内（后定名为：卡斯汀主题酒店），约定由原告对被告投资的该酒店进行室内装修，工程总价款85万元不含税，付款方式为按进度付款，最后一次付款为“余款5%即人民币42500元整，作为工程质量保证金，按甲方验收之日起算，满6个月后无质量问题甲方三日内将结算款全部结清”或“验收合格后3天内结清”。双方并对工期、施工范围、承包方式等进行了约定。合同签订后，原告立即组织人员开始施工，但施工过程中，被告方更改设计方案，并屡次要求提高装修档次，瓷砖和床等家具也改为要求每个房间不一样，被告不仅不愿意按约定增加费用且从第二笔进度款开始拖延付款，导致工期一再顺延。2018年1月25日，原告顺利完工完成自检并申请竣工验收，同时将工程移交给被告，被告即开始试营业。经多次催促，被告于2018年2月14日在竣工验收单上签字。按照合同约定，被告最迟应在2018年8月17日支付尾款42500元，但经原告多次催促，被告以资金紧张等理由拖延付款。原告催讨未果，故诉至法院，请求判令：1、被告支付原告拖欠的工程款共计42500元，并按照中国人民银行同期贷款利率支付自2018年8月17日至2020年7月26日期间的利息共计3926.88元；2、被告承担本案的诉讼费用。被告李云鹤未到庭，未答辩，未提供证据，未发表质证意见。经审理查明：2017年9月29日，原告王备青与被告李云鹤签订了《冷水江主体酒店室内装饰装修工程施工合同》，工程编号ＱＷＺＳ-第2017［酒店］0999号，工程地址在冷水江市××旁人防办大院内（后定名为：卡斯汀主题酒店）。双方约定李云鹤（甲方）将其投资建设的主体影院酒店装修项目委托给王备青（乙方）进行装饰装修，施工面积约1000平方米，承包方式为包工包料、包设计，工程期限85天（自2017年9月30日至2017年12月24日），工程总价款85万元不含税。双方对工程付款方式达成如下条款：“（1）第一次，签订本合同后三日内，甲方向乙方支付合同总价款的5%，即人民币42500元整，作为工程设计意向诚意金。（2）第二次，乙方设计平面方案经甲方签字确定后，乙方进场成立项目部，并前期水电施工人员安排进场后三日内，甲方向乙方支付合同总价款的15%，即人民币127500元整，作为工程预付款。（3）按第三次，墙体改造新建、防水及电气管线、给排水管道敷设验收合格后，支付合同总价款30%，即人民币255000元整，作为工程进度款。（4）第四次，泥水铺贴、木工墙面、顶面、造型基础改造项目完成后，油漆工进场后三日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%，即人民币25500元整，作为工程进度款。（5）第五次，工程完工后，并经甲方验收合格后三日内，甲方向乙方支付合同总价款的15%，即人民币127500元整，作为工程进度款。余款5%即人民币42500元整，作为工程质量保证金，按甲方验收之日起计算，满6个月后无质量问题甲方三日内将结算款全部结清。（6）施工过程中如甲方提出增加项目签证费用或由乙方进行代购代付的材料等费用，在提出后三日内100%付清。”双方对工期延误进行了如下约定：“（1）对以下造成竣工日期推迟的延误，经双方确认，工期顺延，除此之外，工程不能按期竣工，乙方承担违约责任：（2）甲供主材到货周期拖延、重大设计变更、增加工程量等因素造成工期延误，双方协商相应顺延时间。（3）甲方未按合同约定及时支付工程款造成材料采购延误；当日温度低于摄氏5度，因工地施工受到一定限制，工期则相应顺延。（4）乙方在上述情况发生后3天内，就延误的内容向甲方提出延期报告。甲方在收到报告后3天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。（5）因乙方造成工期延误按2000元／天计算。”合同另对施工范围、工程结算方式、工程的验收及保修、争议解决方式等进行了约定。合同签订后，原告于2017年10月12日组织水电施工人员进场开工，并成立项目部。2017年10月20日，原告完成平面设计图纸并经被告签字确认，被告于2017年10月23日支付第二笔工程款8万元，原告于2017年11月22日向被告发送工程联系单及工程款支付申请函，向被告申请支付第二笔工程款余款42500元，被告于2017年11月24日支付该笔款项。原告于2017年11月27日向被告发送工程联系单，并附送关于卡斯汀电影主题酒店室内装饰装修改造工程工期延期的情况说明及工期延期申请，因被告变更设计方案申请工期顺延8天，以及未及时支付第二次应付款申请工期顺延32天，申请顺延工期合计40天，将合同原定于2017年12月24日的竣工日期顺延至2018年2月2日。2017年11月29日，被告组织原告等人就卡斯汀电影主题酒店装饰装修改造工程相关事宜召开了碰头会议，并在会议中承诺：达到付款节点按合同约定及时付款，每拖延一天付款工方工期可相应顺延一天。2018年1月25日，原告完工向被告申请竣工验收，并将工程移交给被告，被告于2018年2月14日在工程竣工移交证书上签字。被告尚欠原告工程尾款42500元，原告催讨未果，遂诉至本院。上述事实，有原告王备青提交的《冷水江主体酒店室内装饰装修工程施工合同》、工程竣工移交证书、卡斯汀主题酒店装修完成移交表、项目物料移交清单、工程联系单二份、工程款支付申请函、工期延期的情况说明、工期延期申请、会议记录、律师函以及当事人的陈述等证据在卷佐证，本院予以确认。本院认为：原告王备青与被告李云鹤签订的《冷水江主体酒店室内装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思的表示，合法有效，双方应按合同约定履行权利和义务。根据双方的约定及被告于2017年11月29日召开的碰头会议上的意思表示，被告延迟32日支付双方约定的第二笔工程款中的42500元，工期相应可顺延32天，双方原定竣工日期为2017年12月24日，故竣工日期至少应顺延至2018年1月25日。而原告于2018年1月25日如期完工并将工程移交给被告，并未延误工期，被告于2018年2月14日在工程竣工移交证书上签字，按照合同约定，被告最迟应在2018年8月17日将工程结清，但被告尚欠原告工程款42500元至今未付，故对原告要求被告支付其工程款42500元的诉讼请求，本院予以支持。原告要求被告按照中国人民银行同期贷款利率支付自2018年8月17日至2020年7月26日期间的利息3926.88元，该诉请未超出法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，判决如下：限被告李云鹤本判决书生效之日起十日内向原告王备青支付工程款42500元及利息3926.88元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费960.67元，减半收取480.34元，财产保全费484元，合计964.34元，由被告李云鹤承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省娄底市中级人民法院。审判员 刘 婕二〇二〇年九月九日书记员 章露茜