河北省元氏县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）冀0132民初1150号 原告：侯萍，女，1962年5月4日出生，汉族，住元氏县。 委托诉讼代理人：刘增利，元氏鸿宇法律服务所法律工作者。 被告：河北韵驰建筑装饰工程有限公司，住所地石家庄市长安区广安大街**官鲤公寓****公寓式酒店1-2002。 法定代表人：骆成林，总经理。 被告：骆成林，男，1983年1月5日出生，汉族，住江苏省滨海县。 二被告委托诉讼代理人：崔文瑞、谷德雨，河北俱时律师事务所律师。 原告侯萍与被告河北韵驰建筑装饰工程有限公司（以下简称“韵驰装饰公司”）、骆成林建设工程合同纠纷一案，本院于2020年7月3日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告侯萍及其委托诉讼代理人刘增利和被告韵驰装饰公司、骆成林的委托诉讼代理人崔文瑞、谷德雨到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告侯萍向本院提出诉讼请求：1、责令被告返还原告工程款150000元，并赔偿原告损失50000元（待定）。2、诉讼费用由被告负担。事实与理由：2019年10月15日，被告承包原告房屋建设工程，工程期限自2019年10月15日施工至2019年12月31日完工，原告依照被告给原告出具的使庄村新建二层楼报价清单，报价总额为431350元。原告分三次将工程款410000元转入被告骆成林指定的账户，被告未完成全部实际工程项目，只完工地面基础、主体结构施工，其它施工项目停止后撤离场地。原告认为，原告按照工程报价已将工程款给付被告骆成林，但被告没有实际完成全部工程，造成该工程为“半拉子”工程。依照法律规定，被告除返还原告全部工程款外，被告应承担因停工给原告造成的所有损失，故请求法院支持原告的诉讼请求。 被告韵驰装饰公司辩称，被告依照合同完成了自己的工程量，未有违反及合同的情况。本案系因原告单方变更合同违约所致，被告不存在违约，合同第8条明确而约定变更发生的费用由原告承担，原告在施工期间加高了围墙，由2.5米加高至4米，超出了报价清单约定面积77.5平方米，但实际施工是120平方米左右，但是拒不支付相关费用。 被告骆成林辩称，依据合同相对性，发包方甲方是侯萍，承包方乙方是韵驰公司，骆成林作为本案被告主体不适格，其他同韵驰装饰公司答辩。 经审理本院认定事实如下：原告侯萍与被告韵驰装饰公司于2019年10月15日签订了一份《工程施工合同》主要内容为：被告韵驰装饰公司为原告在元氏县使庄村建造二层楼房屋，工程总价款431350元，房屋工程项目按清单结算，施工日期自2019年10月15日起至2019年12月30日止。被告装饰公司给原告出具的《使庄村新建二层楼报价单》其中列明了：1、、地面基础300平方米单价110元，合价33000元；2、主体结构360平方米，单价700元，合价252000元；3、水电预埋360平方米，单价50元，合价18000元；4、二次结构360平方米，单价100元，合价36000元；5、门窗，10000元；6、顶面防水200平方米，单价60元，合价12000元；7、院子围墙77.5平方米，单价420元，合价32550元；8、院子地面广场砖120平方米，单价65元，合价7800元；9、利润30000元，总计431350元，并注明，此报价不包含税金。此后，原告先后三次共转给被告骆成林41万元。对上述事实，原、被告均无异议，本院予以确认。在庭审中，原告为支持其诉讼请求提供了如下证据：1、2019年10月15日原告与被告韵驰建筑公司签订的施工合同，证明被告包工包料负责给原告建设二层农村住宅，约定总价款为431350元，施工期限自2019年10月15日至2019年12月30日完工；2、被告韵驰装饰公司给原告出具的新建二层楼报价清单，总工程款为431350元；3、元氏县使庄村侯萍住宅二层平面图，证明现状。4、2019年10月16日原告转给被告骆成林名下20万元、2019年11月8日原告转给被告骆成林名下10万元、2019年11月22日原告转给被告骆成林名下11万元，三笔工程款共计41万元；5、2020年7月13日由元氏县公证处公证员王某、马某，摄像是殷海峰，公证书（附光盘），证明被告给原告所建房屋只完成了地面基础、主体结构两项，公正机关对所建房屋现状进行了证据保全；6、外墙东面被告抹了一半，整个房顶扣瓦是我做的，也在工程范围内，但我已经付了款，我有证据证明，因被告没有做防水，原告扣了瓦，该增加项目11200元应视为被告所做工程范围内，由被告承担。被告韵驰装饰公司、骆成林对原告提供的上述证据质证称，对证据1真实性无异议，但是证明目的不认可，合同双方约定第8条工程变更产生的费用由原告承担。收到原告工程款41万元。对证据2有异议，实际施工工程量远超报价清单，不包含增项内容。对证据3不认可，原告单方制作，没有双方确认签字，不是当时施工的平面图。对证据4，对骆成林代公司收款，我公司予以认可，所产生的责任由我公司承担。对证据5，施工现状无异议，但是与施工图纸、报价清单不一致。对证据6，墙抹了一半无异议，扣瓦是报价清单外的项目与被告无关。防水是我范围之内，扣瓦不是我范围之内。不是我们不做防水，是原告改成扣瓦后拒付增项费用；被告在庭审中提交了如下证据：1、报价清单为二层楼，不包含大门过道、大院进门门厅的顶层，公证录像显示这些都是增加的项目，是合同不包含的项目，原告未支付相关费用。证据为报价清单和原告提交的公证录像。2、公证录像和报价清单分别显示实际建造的围墙高约4米，面积约120平方米，报价清单约定围墙为77.5平方米，实际施工超过报价清单。被告2020年9月10日现场走访情况。原告未支付变更费用。3、门窗公证录像显示为断桥铝门窗，价格是由原来的塑钢窗变更为断桥铝，实际施工的断桥铝门窗价格远高于1万。塑钢报价1万，断桥铝2万。公证录像显示偏房防水已做。对被告提供的上述证据原告质证称，被告只完成了地面基础33000元和主体结构252000元，共完成了285000元的工程量，但主体房顶没有做防水，故从两项中扣除11000元，东墙只抹了一半应扣除13000元，故被告应返还工程款为150000元；被告在庭审中辩称，1、、地面基础已完成33000元2、主体结构已完成252000元；3、水电预埋已完成18000元；4、二次结构（楼梯和抹灰）已完成36000元，楼梯已完成，东墙抹了一半；5、门窗已安装10000元；6、院子围墙已完成32550元，超标1米5，建成后高4米多，约120平方米。被告在庭审中提交了如下证据：1、2020年9月17日被告骆成林给施工现场队长曹云辉通话录音，证明地基基础追加费用20000元、门窗追加费用10000元、顶面扣瓦（未施工）追加10000元、院子围墙追加20000元。2、在施工期间窦妪村一个姓蒋的供货商送了4次白灰，共计20420元。3、2019年11月27日支出赵永亮机械费17500元。4、2020年3月26日支付师向雨门窗款20000元。5、曹云辉收到工程款共计310000元。6、曹云辉收到防水（偏房）1500元。对此原告质证称，对证据1有异议，因为被告与第三人的通话录音是否涉及该房屋的增加费用原告不知情，该证据与本案无关。对证据2、3、4、5，关于被告提交的支付的货款是被告与第三人之间的关系，但工程施工合同是原被告之间签订的不涉及第三人，故被告提交的证据与本案没有关联性不认可；上述事实有：工程施工合同、原、被告提供的证据和庭审笔录在案予以佐证。 本院认为，建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。在本案中，因原、被告于2019年10月15日签订的《工程施工合同》是双方当事人的真实意思表示，故该合同合法有效。根据原、被告在庭审中所提供的证据和双方均认可的事实，本院依法认定被告完成的工程量为：：地面基础33000元主体结构252000元和院子围墙32550元，共计317550元。根据合同法的有关规定，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行的自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。在庭审中，因原告提供的元氏县公证处的现场勘验光盘所录制的内容和原、被告在庭审中的陈述，能够证明被告对原告二层楼房的水电预埋、二次结构、门窗、顶面防水和院子地面广场砖的工程均未完成，故被告应当返还原告工程款410000元-317550元=92450元。因原告要求赔偿其他经济损失的诉讼请求无事实和法律依据，故应依法予以驳回。对被告辩称本案系原告单方变更合同违约所致，二层楼报价单不包含大门过道、大院进门门厅的顶层、围墙加高和门窗由塑钢变成断桥铝的主张，因被告在庭审中未提供与原告签订的变更、增加合同，只提供了曹云辉的录音，且曹云辉未到庭出庭作证，故本院对被告的上述主张均不予支持。对被告骆成林辩称其作为被告不适格的问题，虽被告韵驰装饰公司是合同的当事人，但被告骆成林作为公司的法人，却以个人的名义收取原告的工程款41万元，据此能够认定被告骆成林与被告韵驰装饰公司的资金混同，故应依法判决被告骆成林承担连带责任。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第二百六十九条、第二百七十五条，《中华人民共和国民法通则》第四条、第五条、第一百三十四条第一款第（四）项的规定，判决如下： 一、被告河北韵驰建筑装饰工程有限公司在本判决生效后五日内返还原告侯萍工程款92450元。 二、被告骆成林对上述返还款项92450元承担连带责任。 三、驳回原告侯萍的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费4300元，减半收取计2150元，由原告侯萍负担850元、被告韵驰公司负担1300元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于河北省石家庄市中级人民法院。上诉状及相关材料向本院诉讼服务中心材料收转窗口递交，或邮寄至本院诉讼服务中心（邮寄地址：河北省元氏县，邮编51130，收件人：材料收转窗口，联系电话：0311-806××××7）。 上诉案件受理费4300元，应当在上诉期限届满之日起7日内预交，（收款单位：河北省石家庄市中级人民法院，账号62×××47，开户银行：河北银行华兴支行）。逾期未交也未提出缓交申请的，按自动撤回上诉处理。 审判员  贾竹林 二〇二〇年九月二十三日 书记员  李青青