四川省南部县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)川1321民初1128号 原告（反诉被告）：重庆扶缘商贸有限公司，住所地：重庆市永川区兴南路****楼****。 法定代表人：邓清斌，董事长。 委托诉讼代理人：徐钶钶。 被告（反诉原告）：南部县中天奥力健身管理有限公司，住所地：四川省南部县蜀北街道办水景湾社区幸福路青年广场****。 法定代表人：费代丽，董事长。 委托诉讼代理人：蔡桂平，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：雍全平，四川百柯律师事务所律师。 原告重庆扶缘商贸有限公司(以下简称扶缘公司)与被告南部县中天奥力健身管理有限公司(以下简称中天奥力公司)建设工程施工合同纠纷一案，本院于2020年4月2日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。审理中，中天奥力公司于2020年5月22日提出反诉，本院依法受理并合并审理。原告（反诉被告）扶缘公司法定代表人邓清斌、委托诉讼代理人徐钶钶、被告中天奥力公司的委托诉讼代理人蔡桂平、雍全平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 扶缘公司向本院提出诉讼请求：1、判令被告支付原告工程劳务费111058元及资金占用利息（从2018年8月23日起按年息6%计算至付清之日止）；2、本案诉讼费由被告承担。事实和理由：原告与被告在2018年8月1日签订了《中央空调、新风工程施工合同》，该工程施工地点在南部县青年营销中心。合同签订后，原告组织工人进场施工，按约定履行合同，被告向原告支付部分施工款后未再支付。截止原告起诉之日，被告仍未支付余下工程款111058元，经原告多次催收未果。为维护原告的合法权益，根据相关法律有关规定，特向人民法院提起诉讼。 中天奥力公司辩称，我方已支付工程款16万元，扶缘公司未按约定履行合同，并擅自变更合同履行内容，其行为已构成根本违约，我方享有先履行抗辩权，请求驳回原告的诉讼请求。 针对扶缘公司的诉请，中天奥力公司提出反诉。反诉请求： 1、解除双方签订的《中央空调、新风工程施工合同》；2、判令反诉被告向反诉原告返还已付工程款16万元及其资金占用利息（利息分别以96000元为基数，从2018年8月2日起计算至付清之日止；以64000元为基数，从2018年8月22日起计算至付清之日止）；3.判令反诉被告向反诉原告赔偿违约金16000元；4、判令反诉被告承担本案本诉及反诉诉讼费用。事实及理由： 2018年8月1日，反诉原告与反诉被告签订了《中央空调、新风工程施工合同》，合同总价32万元。合同签订后，反诉原告按约付款，共计付款16万元。然而，反诉被告却不按约定进行施工，不仅已安装设备规格、型号与约定不符，且工程至今未完工，工期远远超出合同20个工作日的约定。反诉被告的违约行为，造成其至今未交付工程给反诉原告，导致反诉原告无法使用该工程，反诉原告的合同目的不能实现，给反诉原告造成了重大经营损失。反诉被告的行为已损害到反诉原告的合法权益，双方所签合同无法继续履行。特向贵院提起反诉，请依法判决。 针对中天奥力公司提出的反诉，扶缘公司辩称，扶缘公司按约定如期施工履行义务，未给中天奥力公司造成损失。中天奥力公司没有按约支付工程款，导致工程停工至今未完工。同意解除合同，请求驳回反诉原告的2、3、4项请求。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年8月1日，甲方建设单位中天奥力公司与乙方施工单位扶缘公司签订《中央空调、新风工程施工合同书》，约定，1、乙方扶缘公司在南部县青年营销中心为甲方中天奥力公司施工安装中央空调与新风系统，工程内容和范围由由乙方附详细清单说明，含设计，安装，选用的材料和设备见设计方案。附件（以报价清单为准、双方签字认可）；2、开工日期由甲乙双方签订合同后甲方确认进场之日起20个工作日内完工。若因不可抗拒原因而影响竣工时间，工期可经甲乙双方协商顺延。若因甲方原因而导致不能如期竣工，工期可经甲乙双方协商顺延；3、本工程合同总价款为32万元，签订合同之日，甲方预付乙方30%工程款96000元，新风机、盘管材料到甲方工地现场，甲方支付乙方20%工程款64000元，室内安装完主机进场前甲方支付30%工程付款96000元，主机安装调试完甲方支付15%工程款48000元，剩余5%工程款一年内甲方支付16000元；4、甲乙双方必须相互遵守本合同的所有条款，如有一方违约，违约方必须承担违约责任，赔偿守约方的5%经济损失并承担由此而产生的其他费用，否则双方均可按法律程序解决。… 合同签订后，2018年8月2日，甲方中天奥力公司向乙方扶缘公司付款96000元，扶缘公司在同年8月9日左右进场施工。2018年8月22日，甲方中天奥力公司向乙方扶缘公司付款64000元。乙方扶缘公司完成室内安装后，甲方中天奥力公司未支付室内安装完主机进场前30%工程款96000元，乙方扶缘公司停止施工。 案件审理中，2020年7月10日，扶缘公司提出鉴定申请，申请对已施工安装部分价值进行鉴定。本院依法委托四川中审华泰工程咨询有限公司进行鉴定。因扶缘公司未在指定期间缴纳鉴定费，四川中审华泰工程咨询有限公司将本案予以退回。2020年8月26日，扶缘公司向本院邮寄撤诉申请书，申请撤诉。本院依法裁定准予扶缘公司撤诉。 本院认为，原告申请撤诉，是对自己享有诉讼权利的处分，符合法律规定，本院予以支持。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十九条规定，人民法院准许本诉原告撤诉的，应当对反诉继续审理。本案反诉争议的焦点是反诉原告的诉请是否成立。 反诉原告中天奥力公司诉请解除双方签订的《中央空调、新风工程施工合同》，庭审中反诉被告扶缘公司表示同意解除，现本诉原告扶缘公司已申请撤诉，鉴于双方当事人意思表示真实一致，本院予以支持。 反诉原告中天奥力公司主张反诉被告扶缘公司不按约定进行施工，已安装设备规格、型号与约定不符，工期远远超出合同20个工作日的约定，工程至今未完工，反诉被告行为已构成违约，诉请反诉被告返还已付工程款16万元及资金占用利息，赔偿违约金16000元。反诉被告扶缘公司抗辩认为，因反诉原告装修导致工期顺延，工期顺延及安装设备部分变更，是与反诉原告经办人唐强协商一致，部分变更设备不影响其正常使用。反诉原告未按约定在室内安装完主机进场前支付30%工程款96000元，导致合同不能履行，反诉原告行为构成违约， 反诉被告没有违约。本院认为，合同的双方当事人应当按照诚实信用原则全面正确的履行合同。合同中双方明确约定室内安装完主机进场前甲方支付30%工程款96000元，反诉原告在反诉被告完成室内安装主机进场前，未按约定支付工程款，反诉原告行为已构成根本性违约，应承担违约责任。反诉原告未按约定支付工程款是导致主机未能安装，合同不能继续履行，工期延误的根本原因。反诉被告扶缘公司实际安装设备的规格、型号与报价清单载明的存在差异，扶缘公司虽主张与反诉原告经办人唐强协商同意，变更设备不影响正常使用，但未举出充分的证据证明，应承担举证不能的法律后果。扶缘公司的行为构成一般性违约。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十条“当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”规定，对反诉原告的诉请本院不予支持，双方对自己的损失自行承担。 综上所述，对反诉原告中天奥力公司的诉讼请求本院予以部分支持。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百二十条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百三十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条规定，判决如下： 一、解除反诉原告南部县中天奥力健身管理有限公司与反诉被告重庆扶缘商贸有限公司于2018年8月1日签订的《中央空调、新风工程施工合同书》； 二、驳回反诉原告南部县中天奥力健身管理有限公司的其他诉讼请求。 反诉案件受理费1750元，由反诉原告中天奥力公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人人数提出副本，上诉于四川省南充市中级人民法院。 审 判 员 马文洪 二〇二〇年九月四日 法官助理 敬秋平 书 记 员 杜睿漪