山东省泰安市岱岳区人民法院民 事 判 决 书（2020）鲁0911民初3708号原告（反诉被告）：莱芜科瑞机械设备有限公司，住所山东省济南市钢城区汶源街道黄庄一村。法定代表人：夏颖英，该公司总经理。委托诉讼代理人：张新成，山东习德律师事务所律师。委托诉讼代理人：常华，男，1974年2月8日出生，汉族，系该公司经理。被告（反诉原告）：山东克瑞斯重工集团有限公司，住所泰安大汶口石膏工业园。法定代表人：杨明立，该公司总经理。委托诉讼代理人：吴磊，山东泰山蓝天律师事务所律师。委托诉讼代理人：顾文娜，女，1985年10月14日出生，汉族，系该公司员工。原告莱芜科瑞机械设备有限公司与被告山东克瑞斯重工集团有限公司承揽合同纠纷一案，本院于2020年8月3日立案后。依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。上列当事人的委托诉讼代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。莱芜科瑞机械设备有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求依法判令被告支付原告货款246400元及利息（以246400元为本金，自起诉之日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2017年6月16日，原被告签订了名为《机械式停车设备定做合同》，根据合同描述“依照《中华人民共和国合同法》及其他有关规定，买卖双方为实现本合同标的明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。”说明本涉案合同实为买卖合同，合同约定原告向被告出售升降横移类车库126个车位，单价8000元/车位，共计货款人民币1008000元。合同签订后，在实际履行中，根据被告要求，原告实际供货119个车位，实际货款952000元。原告按照被告的要求履行完毕交货义务会，被告却没有依约履行付款义务，经原告多次催要，被告均以各种借口拒绝履行付款义务，至今尚欠原告货款246400元，给原告造成了经济损失，为维护原告合法权益，特诉至贵院，望贵院依法判如诉请。山东克瑞斯重工集团有限公司辩称，原告所诉事实不符，请求人民法院依法驳回原告的诉讼请求。山东克瑞斯重工集团有限公司反诉称，1、请求人民法院依法判令被反诉人向反诉人支付因被反诉人违反合同附件3约定违约金17.76万元；2、请求人民法院依法判令被反诉人向反诉人支付因被反诉人逾期完工违约金26.64万元；3、请求人民法院依法判令被反诉人向反诉人支付其他各项费用97223.1元；4、请求人民法院依法判令被反诉人向反诉人减少合同价款30%即26.64万元。5、本诉及反诉的诉讼费由被反诉人承担。事实和理由：2017年6月16日，反诉人和被反诉人签订《机械式停车设备销售安装合同》。合同签订后，反诉人按照合同约定履行了支付货款等义务。但是，被反诉人却未按照合同的约定履行其义务，提供的设备为旧设备，尤其是设备的钢架结构部分没有按照约定的材料以及规格制造，使每个车位重量减轻了500公斤左右，设备的使用期限也大大缩短，极易造成安全事故的出现；被反诉人用的电机也不符合约定，设备的其他配件也不合适，反诉人派人去进行整改并更换配件等等，给反诉人造成巨大损失。设备直到2018年5月8日才交付使用，逾期9个月左右。根据以上事实和法律的相关规定，请求人民法院依法判令被反诉人向反诉人支付因被反诉人违反合同附件3约定违约金17.76万元；因被反诉人逾期完工违约金26.64万元；各项赔偿金97223.1元；减少合同价款26.64万元；本案的诉讼费由被反诉人承担。望人民法院支持反诉人的诉讼请求。莱芜科瑞机械设备有限公司辩称，一、答辩人按被答辩人要求提供并安装了119个车位设备（2018年7月21日被答辩人出具的工程联系单为证），至于被答辩人所称的实际业主信置房地产开发（天津）有限公司验收交付了111个车位，是被答辩人与信置房地产开发（天津）有限公司之间的合同关系，与答辩人无关，被答辩人仍应按119个车位的价款向答辩人支付剩余货款246400元及逾期利息。二、答辩人向被答辩人提供的涉案设备均是由双方协商一致共同认可的，被答辩人在反诉状中的陈述没有事实依据。答辩人提供并安装的设备经于2017年8月27日至2018年1月12日天津市特种设备监督检验技术研究院出具的监督检验报告为合格，说明答辩人提供并安装的设备为合格品，被答辩人的主张答辩人支付违约金17.76万元没有事实依据。三、答辩人后期设备逾期交货是因被答辩人的合同相对方信置房地产开发（天津）有限公司在答辩人已安装好车位后，改变设计要求，要求答辩人移位，答辩人为满足业主要求拆卸后再安装，从而造成后续设备无法进入工程现场，是被答辩人口头同意和认可的，否则被答辩人当时就及时提出异议了，不会等到答辩人向其追要货款时才提出，被答辩人现在提出，其目的就是要赖账。退一步讲，尽管有逾期，但没有给被答辩人造成任何经济损失，根据《关于适用若干问题的解释（二）》第29条规定被答辩人在无经济损失的情况下向答辩人要求逾期完工违约金26.64万元，明显与法相悖，不符合法律规定。四、在答辩人提供并安装的涉案设备为符合验收标准的合格品情况下，在没有给被答辩人造成任何经济损失的情况下，被答辩人要求答辩人支付其其他各项费用更是无稽之谈，毫无事实和法律依据。综上所述，被答辩人的各项反诉请求根本不能成立，倒是被答辩人无故拖欠答辩人货款246400元至今没有支付，构成严重违约，被答辩人除依法支付答辩人货款外，还应依约承担每逾期一天向答辩人支付合同价款十分之一的违约金，保留另行起诉的权利。故请求法庭依法驳回被答辩人的反诉请求，支持答辩人的答辩意见。鉴于被答辩人增加了一项减少合同货款30%的反诉请求，答辩人认为被答辩人的反诉请求没有事实和法律依据，应当与上述要求综合一起驳回被告答辩人的反诉请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行证据交换和质证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月16日，原被告签订了名为《机械式停车设备定做合同》，合同约定原告向被告出售升降横移类车库126个车位，单价8000元/车位，共计货款人民币1008000元。合同还约定合同签订3日内被告支付30%预付款，总工期为并自收到预付款之日起60天，还约定任何一方未按合同约定履行义务则视为违约方承担违约责任，并向对方支付合同总金额20%的违约金，因乙方（原告）原因导致总工期拖延，每逾期一天，乙方向甲方（被告）缴纳合同总金额十分之一的违约金，甲方未按合同付款方式及期限向乙方支付合同款，每逾期一天，甲方向乙方缴纳合同总金额十分之一的违约金。合同签订后，被告于2017年6月17日支付预付款20万元，于2017年6月20日支付预付款102400元，总工期从2017年6月20日起算至2017年8月20日，原告并于该日开始发货。在实际履行中，根据被告要求，原告实际供货119个车位，并安装于置信房地产开发（天津）有限公司（该公司为实际使用方，且该公司已于2017年8月7日分两次将工程款1159950元支付给被告）地下车库内，并于2018年1月12日取得检验合格证。实际货款952000元，被告已支付710600元，尚欠原告241400元。被告反诉要求，1、被反诉人向反诉人支付因被反诉人违反合同附件3约定违约金17.76万元，未提供相关证据，且合同第10页最后双方有个约定，以上主要购件在具体的设计过程中可能有个别材料规格需要进行适当调整，但会保证其强度性能的要求。2、被反诉人向反诉人支付因被反诉人逾期完工违约金26.64万元合（被告要求按同价款30%计算）；总工期从2017年6月20日起算至2017年8月20日共计60天，2018年1月10日天津市特种设备监督检验技术研究院提出两项整改意见，a、应加装阻车装置；b、防坠器应调整适宜。整改后2018年1月12日取得天津市特种设备监督检验技术研究院出具的监督检验合格报告。3、被反诉人向反诉人支付其他各项费用97223.1元；被告所交证据为被告方单方制作。4、被反诉人向反诉人减少合同价款30%即26.64万元；被告未提供有效证据予以证明。本院认为，原被告签订的《机械式停车设备定做合同》系双方真实意思表示，属有效合同，双方均应按合同约定履行自己的义务。合同约定总工期从2017年6月20日起算至2017年8月20日，原告所干工程于2018年1月12日才检验合格，有明显逾期，属违约行为，应承担违约责任，合同约定因乙方（原告）原因导致总工期拖延，每逾期一天，乙方向甲方（被告）缴纳合同总金额十分之一的违约金，此约定违约金高出法律规定，被告自愿将逾期完工违约金要求按同价款30%计算为26.64万元，符合法律规定，本院予以支持。被告尚欠原告工程款241400元，事实清楚，证据充分，本院予以确认。被告的其他反诉请求因未提供有效证据予以证明，本院不予支持。为此，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百零七条、第一百零九条规定，判决如下：一、限被告山东克瑞斯重工集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告莱芜科瑞机械设备有限公司工程款241400元及利息（以241400元为本金，自起诉之日起至实际给付之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、限原告莱芜科瑞机械设备有限公司于本判决生效后十日内支付被告山东克瑞斯重工集团有限公司逾期完工违约金26.64万元；三、驳回原告的其他诉讼请求，驳回被告的其他反诉请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2498元，财产保全费1770元，由被告承担；反诉案件受理费4606元，由原告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院。审判员  田纪峰二〇二〇年九月八日书记员  翟伟伟