广西壮族自治区南宁市江南区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）桂0105民初10015号 原告：梁秋婷，女，1984年1月1日出生，壮族，住广西柳州市柳**。 委托诉讼代理人：梁慕霞，广西欧亚嘉华律师事务所律师。 被告：广西置信房地产开发有限责任公司，住所地南宁市壮锦大道******“商务秘书企业（南宁市经开商务秘书有限公司）托管”，统一社会信用代码91450100729784217J。 法定代表人：莫才军。 委托诉讼代理人：张莎，广西司善律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张凝凯，广西司善律师事务所律师。 原告梁秋婷与被告广西置信房地产开发有限责任公司（以下简称置信公司）商品房预售合同纠纷一案，本院于2020年8月28日立案后，依法适用小额诉讼程序，于2020年9月17日公开开庭进行了审理。原告梁秋婷的委托诉讼代理人梁慕霞，被告置信公司的委托诉讼代理人张莎、张凝凯，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告梁秋婷向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付违约金¥8604.66元（520846元×603天×（1%÷365）＝8604.66元；违约金计算期限从2018年5月25日起，暂计至2020年1月17日为止，实际以被告将为取得《商品房现售备案证明》需由被告提供的资料报送产权登记机关之日为准）；2.本案诉讼费全部由被告负担。事实与理由：原告作为买受人与被告作为出卖人，签订《南宁市商品房买卖合同》，根据《南宁市商品房买卖合同》约定：出卖人将位于南宁市江南区以¥520846元的价格出售给买受人；出卖人在720个工作日内完成产权登记手续；因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，出卖人应承担违约责任并赔偿违约金等。合同生效后，原告已按合同约定向被告支付全部房款，被告于2015年6月30日向原告实际交付了上述商品房。但被告未能按合同约定将办证材料递送至产权登记部门，造成原告迟迟未能取得不动产权证书。原告认为，原告与被告签订《南宁市商品房买卖合同》，是双方真实意思表示，该合同内容没有违反国家法律法规强制性规定，因此该合同合法生效，双方应全面履行合同约定的义务。被告将办理不动产权证的申请资料提交不动产登记中心的时间，已超过合同约定的“商品房实际交付原告使用后的720个工作日”，其行为构成违约，应承担违约责任。 被告置信公司辩称：1.原告并未因被告逾期提交办理现售备案材料产生实际损失，且造成被告逾期提交材料也是因为原告违规打开墙体并已利用抗震板所致，同时，因被告为原告等人支付了1185091.81元罚款从而使原告可合法使用利用抗震板形成的套内面积，原告等人因此获得近100000元利益，该收益远远超过其诉请的逾期办证违约金（即其认可的损失），可见，原告不仅不存在任何损失，同时还取得了大额收益，故原告要求被告支付逾期提交前述材料违约金无法律依据。原告不存在任何实际损失，且原告未举证证明其损失，其依法应承担举证不能的不利后果；2.假设法院认定被告仍须支付逾期提交办理现售备案材料违约金，也应当适用合同第十七条约定的“已付房价款的2‰”的标准计算违约金；假设法院认定被告须按逾期提交办理现售备案材料天数按日计算违约金，则自2018年12月4日至2019年8月15日期间共计254天（该期间已用于处理原告打开墙体并已利用抗震板的违规行为）也应扣除，且原告诉请按年利率1%计算违约金过高，被告请求法院调低违约金计算比率。综上所述，原告的全部诉请无事实及法律依据，故恳请法院依法驳回原告的全部诉请。 经审理查明：2014年1月25日，原告与被告签订一份《南宁市商品房买卖合同》，合同约定：原告购买被告开发的位于江南区，房屋总价520846元；被告应当在2015年6月30日前，依照国家和地方人民政府有关规定，将具备以下第5种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人使用：5.该商品房经建设单位、施工单位、监理单位、勘查单位、设计单位五方签字单体验收合格；被告应当在商品房交付使用后720个工作日内，将为取得《商品房现售备案证明》需由被告提供的资料报送给产权登记机关。如因被告的责任，原告不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按第2项处理：2.原告不退房，被告按已付房价款的2‰向原告支付违约金。 上述合同签订后，原告于2016年6月19日接收了案涉房屋。2019年12月31日，被告将为取得《商品房现售备案证明》需由被告提供的资料报送给产权登记机关。 另查明：2012年10月12日，被告取得整个汇东星城小区的规划总平图，小区分为四期建设。其中三期有8个建筑单体（3A、3B、3C、3D、3E、3H、3F、3G），8个建筑单体中的6个（3A、3B、3C、3D、3E、3H）于2013年取得了建设工程规划许可证，另外的2个建筑单体因增容手续未获得建设工程规划许可证。在办理增容手续的过程中，收到了南宁轨道交通集团有限责任公司的函件，告知轨道交通4号线的附属设施等与“汇东星城”项目冲突，要等4号线方案设计获批后再与被告沟通“汇东星城”项目。2015年12月11日，广西壮族自治区发展和改革委员会《关于南宁市轨道交通4号线一期工程初步设计的批复》中明确4号线相关方案。整个汇东星城小区建筑总平图要相应变更，2017年11月23日，汇东星城项目建筑总平图获南宁市规划管理局审批通过。2018年10月11日，被告还取得经南宁市国土资源局下发的桂（2018）南宁市不动产权第0191042号不动产权证（整个小区）。此外，2018年4月办理完土地调容手续（容积率由2.58调整至3.69），原南宁市规划管理局南宁市经济技术开发区分局于2018年10月31日审批核发了汇东星城项目三期剩余两个建筑单体（3F、3G）的建筑工程规划许可证。 2019年8月15日，南宁经济技术开发区管理委员会向被告作出南经管（规）罚决字（2019）第159号《行政处罚决定书》，以被告在实际建设过程中未按规划许可进行建设为由对被告进行处罚。2019年8月21日，被告向南宁经济技术开发区财政局缴纳罚款1185091.81元。 本院在审理同类案件过程中，为核实规划总平、不动产权证变化是否影响案涉房屋的不动产权证书办理，本院前往南宁市不动产交易中心询问，其告知此由自然资源局进行确定，开发商能提供房屋的规划验收核实等材料，可按程序办理不动产权证书。本院遂再分别去函南宁市住房和城乡建设局及南宁市自然资源局南宁经济技术开发区分局。 南宁市住房和城乡建设局2019年9月18日书面回复称：申请办理《商品房现售备案证明》时，需提供经核验的国有土地使用证及其附图（即不动产权证书及附图）复印件；对于已办理预售许可证的楼栋无需提供规划总平图及施工图审查报告书，但是小区总体规划发生变更后，新的规划总平图须在建筑工程竣工验收材料中体现。 南宁市自然资源局南宁经济技术开发区分局于2019年9月17日书面回复称：1.置信公司称未按2012年总平约定的3.89补办土地增容手续主要原因在于那洪大道延长线及绿化用地调整、轨道4号线占用项目用地等城市规划影响，需待上述城市建设项目最终确定后方能办理土地增容手续。经核，置信公司所反馈的情况属实。受城市建设影响的房地产项目原则需相应办理项目的总平、不动产权证变更。2.经核，汇东星城项目总平调整不涉及三期的建筑单体，主要针对该项目的四期。小区总平调整、不动产权证变化不影响2013年所核发的汇东星城项目三期6栋楼（3A、3B、3C、3D、3E、3H）的规划验收核实。3.原南宁市规划管理局南宁市经济技术开发区分局于2018年12月4日收到置信公司提交的汇东星城三期3A、3B、3C、3D、3E、3H号楼共计6个单位的初步核实手续，上述6个建筑单体因存在违规使用抗震板的问题，根据《南宁市人民政府关于调整城市管理综合行政执法机关行政处罚权范围的通知》文件精神，原南宁市规划管理局南宁市经济技术开发区分局于2018年12月10日已移交经开区城市管理综合行政执法队查处违建事宜。4.截止本文发函之日，置信公司未再次向南宁市自然资源局南宁经济技术开发区分局提交汇东星城三期3A、3B、3C、3D、3E、3H号楼的初步核实材料。 本院认为，民事活动应当遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。 关于《南宁市商品房买卖合同》的效力问题。《南宁市商品房买卖合同》是原告与被告的真实意思表示，合同内容并不违反法律、行政法规强制性规定，合同合法有效，对合同当事人具有约束力。 关于被告是否逾期将为取得《商品房现售备案证明》需由被告提供的资料报送给产权登记机关的问题。被告已于2016年6月19日交付了房屋。根据《南宁市商品房买卖合同》约定，被告应当在商品房交付使用后720个工作日内，将为取得《商品房现售备案证明》需由出卖人提供的资料报送给产权登记机关。依据上述约定，自2016年6月19日起，扣除720个工作日后，被告应在2019年5月23日之前将为取得《商品房现售备案证明》需由出卖人提供的资料报送给产权登记机关，但被告于2019年12月31日方才报送上述资料，已构成违约。 关于原告诉请被告支付违约金的问题。根据《南宁市商品房买卖合同》约定，如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，买受人不退房，出卖人按已付房价款的2‰向买受人支付违约金。本案中，被告遭受行政处罚的原因在于被告在实际建设过程中未按规划许可进行建设，因此，被告以其已缴纳罚款且原告已实际获利为由要求免除或减少违约金的主张，无事实和法律依据，本院不予采信。原告主张违约金约定过低，违背了合同法设置违约金的惩罚性质同时也违反了合同法公平公正的原则，应依法适当调高违约金的计算标准。本院认为，因被告逾期将为取得《商品房现售备案证明》需由被告提供的资料报送给产权登记机关，导致了原告的损失，结合本案实际情况、逾期时间、过错程度等因素，本院对原告主张的违约金标准予以采纳。因此，被告应向原告支付自2019年5月23日起至2019年12月31日止的违约金3182.16元。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、被告广西置信房地产开发有限责任公司向原告梁秋婷支付违约金3182.16元； 二、驳回原告梁秋婷的其他诉讼请求。 上述付款义务,义务人应于本判决发生法律效力之日起十日内履行完毕。义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本判决指定的履行期限最后一日起二年内,向本院或与本院同级的被执行财产所在地人民法院申请执行。 案件受理费25元，由被告广西置信房地产开发有限责任公司负担。 本判决为终审判决。 审判员  黄友双 二〇二〇年九月二十三日 书记员  马子惠