广东省英德市人民法院民 事 判 决 书（2020）粤1881民初3441号原告：广东普利达建设有限公司英德分公司，住所：英德市*******团结路南B.C地块月桂明珠花园商铺1-33号之一。负责人：巫家伟。委托诉讼代理人：周红平，广东浈阳律师事务所律师。被告：陈全坤，男，1973年6月25日，汉族，住广东省英德市*****城监大队，公民身份号码441************310。被告：英德市英红镇清风宾馆，住所地：英德市****************第二层商铺。经营者：张海棠，女，1984年8月8日出生，汉族，住广东省英德市***************，公民身份号码441************026。原告广东普利达建设有限公司英德分公司（以下简称“普利达英德分公司”）诉被告英德市英红镇清风宾馆（以下简称“清风宾馆”）、陈全坤、张海棠承揽合同纠纷一案，本院于2019年8月9日立案受理后【（2019）粤1881民初4285号】，经本院审查于2019年10月17日作（2019）粤1881民初4285号民事裁定驳回起诉，原告不服裁定提起上诉，清远市中级人民法院于2020年3月31日作出民事裁定撤销本院的（2019）粤1881民初4285号民事裁定，指令本院进行审理。2020年7月21日，本院依法适用简易程序对本案进行审理，原告普利达英德分公司的委托诉讼代理人周红平到庭参加了诉讼，被告陈全坤、清风宾馆经本院依法传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。现本案已审理终结。原告提出的诉讼请求：1、被告连带向原告支付剩余工程款共计141595元；2、被告连带支付违约金给原告（违约金自2018年12月27日起按每天3‰计算）；3、本案诉讼费由两被告共同承担。事实与理由：原、被告于2017年12月3日签订了《消防工程施工合同》，上述合同详细约定了双方的权利、义务以及责任，在《消防工程施工合同》的第六条写明1、甲方将按本条款规定以现金、支票或转账形式向乙方支付工程款。2、签订合同后，材料、工人进场需预先支付工程款陆万元整（¥60000.00)。施工完成后经公安消防行政部门验收合格并取得消防合格证时，甲方向乙方支付剩余工程款壹拾贰万柒仟元整（¥127000.00)3、施工过程中，如有因额外增加施工范围或工程量等原因而产生增加的工程款亦按上述支付办法进行支付。现原告已按照双方签订的《消防工程施工合同》完成了相关工程的施工，并于2018年1月26日帮助被告取得了消防验收合格证。按照约定被告应支付剩余的工程款壹拾贰万柒仟元（¥127000)以及增加二次的工程款(¥14595.00)合计141595元给原告，并且按照上述合同约定，如果被告不按期支付工程款，从逾期次日起，每天应向原告支付拖欠工程款的违约金3‰。经原告多次催促被告支付剩余的工程款，并于2019年2月25日发函告知，但是被告总是以各种借口一拖再拖，迟迟不肯将工程款支付原告，而且还不接听原告的电话，一直都不肯出来面对，并且被告陈全坤还将工商登记转到被告张海棠的名下。因此，为维护原告的合法权益，具状至法院。被告陈全坤答辩称，被告陈全坤与原告事实签定了消防工程施工合同，也按合同第六条的2小点约定支付了工程预付款人民币陆万元。原告虽然按照合同的第二条（一）要求完成施工，但违反了合同第三条施工工期的约定。合同第五条约定本工程经公安消防行政部门验收合格为准，但被告陈全坤收到的消防合格时间为2018年12月10日，与原约定的竣工日期为2018年4月1日，相差时间为8个月，造成己装修好无法正常营业，按照合同第九条违约责任的第3点约定，由于乙方原因逾期完工的，甲方有权向乙方追付逾期违约金。违约金为本工程合同造价的3‰每天。前期被告陈全坤己付各项装修费用、人工费用及消防工程预付款人民币陆万元，主要想早点营业，谁料消防工程一直迟迟无法通过验收，造成压力巨大，损失己超过可承受范围。前期装修的费用都是靠借款支撑，负债累累，想通过早点营业来偿还债务。清风宾馆一共房间有36间，每间营业款168元*1间=168元1天，超过约定时间验收，造成损失计140万元。被告清风宾馆、张海棠答辩称，被告陈全坤与原告签定了消防工程施工合同，被告清风宾馆及张海棠尚未在施工合同上签字及加盖公章，宾馆及张海棠不知此事，在收到法院寄来诉状，才知道有合同纠纷一事，此事与清风宾馆及张海棠无关，有关纠纷的工程款应与被告陈全坤协商。当事人围绕诉讼请求提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证，本院认定事实如下：2017年12月3日，原告与被告陈全坤签订《消防工程施工合同》，约定原告（乙方）以187000元的工程造价承包被告清风宾馆（甲方）的消防工程。工程内容为1、自动喷淋系统2.火警自动报警3．应急照明灯、安全指示牌、干粉灭火器4．第三方检测费5．图纸设计6．防排烟系统。工程承包方式为乙方包工包料，乙方负责办理消防申报及消防验收，工程承包范围内包本次消防验收合格；设备材料供应承包范围所需要的材料和设备均由乙方负责采购供应，所有材料达到消防验收标准。工程开工日期为2017年12月15日，竣工日期为2018年4月1日。工程款在签订合同后，材料、工人进场需预先支付工程款60000元，施工完成后经公安消防行政部门验收合格并取得消防合格证时，甲方向乙方支付剩余工程款127000元，如有因额外增加施工范围或工程量等原因而产生增加工程款的亦按上述支付办法进行支付。违约责任约定，乙方申请甲方验收，应在5日内组织验收。甲方逾期参加验收或因甲方无法组织验收、或因非乙方原因造成工程验收不合格的，视为本工程验收合格，甲方须按本合同规定向乙方支付工程款。甲方不按期支付工程款，从逾期次日起，每天向乙方付拖欠款的3‰的违约金；由于乙方原因逾期完工的，甲方有权向乙方追付逾期违约金。违约金为本工程合同造价的3‰每天......。上述施工合同签订后，被告陈全坤依约向原告支付了60000元工程预付款，原告入场施工并办理消防申报手续。2018年7月，原告协助进行案涉工程的第一次消防设计备案申报，2018年8月3日，消防部门出具建设工程消防设计备案复查合格意见书，2018年8月，原告基本施工完成申报消防竣工验收备案。2018年8月24日，清远市消防支队英德市大队出具英公消竣查字[2018]第0020号《建设工程竣工验收消防备案检查不合格通知书》，主要内容：英德市英红镇清风宾馆，你单位向我大队备案的英德市英红镇清风宾馆室内装修工程......综合评定该工程消防验收不合格，主要存在问题：1、该场所两条室外楼梯周围2m内的墙面上设置有窗口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第6.4.5.5条的规定；2、该场所一条楼梯间内未设置疏散照明，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.1.1条的规定；3、该场所一个安全出口处未设设置灯光疏散指示标志，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5.1条的规定；4、该场所消防水泵房未采用耐火极限不低于2.Oh的隔墙与其他部位隔开，不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.5.12.3条的规定......。2018年9月12日，原告与被告陈全坤签名确认《增加工程确认书》，主要内容：清风宾馆因水泵消防水池改建，增加DN100镀锌钢管101米，共人民币：9595元。包含零件（卡箍、弯头、法兰片、麻丝、生料带）人工。2018年9月28日，原告与被告陈全坤签名确认《增加工程确认书》，主要内容：清风宾馆水泵房消防水池改建，增加自动行压泵1台，共人民币：5000元。包含零件（电线2.5平方约200米，4分线管约20条，40管1条，100×40机三（2个），40软接2个，40止回阀1个，40法兰片2个，40胶垫2个，40三通1个，40弯头7个，12×60螺丝8套，自动行压设备1个）人工。期间，原告对案涉消防水池等进行整改，并于2018年10月12日竣工。2018年12月10日，案涉消防工程取得消防验收合格证。2019年1月，被告清风宾馆开始营业。因被告未按约定支付案涉消防工程款，原告将被告诉诸法院。诉讼中，原告撤回对被告张海棠的起诉；原、被告均确认案涉工程（含增加工程）完工时间为2018年10月12日前；被告陈权坤确认两次增加工程的工程款为14595元，并对尚欠工程款141595元无异议，但认为原告未按合同约定在2018年4月1日竣工，导致宾馆无法营业造成了经济损失。另查明，1、根据英德市市*监督管理局英德核变通内字【2019】第1900178630号《核准变更登记通知书》显示：登记事项企业名称；变更前内容广东普利达建设有限公司英德分公司；变更后内容广东普利达建设有限公司英德分公司。2、英德市市*监督管理局2018年1月10日颁发的营业执照（统一社会信用代码92441881MA51880W4H）显示：经营者：陈全坤；名称：英德市英红镇清风宾馆；类型：个体户；经营场所：英德市********侧峰景豪庭二层132号铺；组成形式：个人经营；注册日期：2018年1月10日；经营范围：住宿业；零售业。3、英德市市*监督管理局2018年5月11日颁发的营业执照（统一社会信用代码92441881MA51NGA774）显示：经营者：张海棠；名称：英德市英红镇清风宾馆；类型：个体户；经营场所：英德市********************铺；组成形式：个人经营；注册日期：2018年5月11日；经营范围：住宿业；零售业。4、英德市领峰房地产有限公司2018年6月26日出具的证明显示：英德市消防大队：兹有我公司同意把英红镇为民西路峰景豪庭A3A4栋首层132号商铺及二层商铺，建筑面积共1485平方米房屋租给张海棠使用，用途为：商用，可作商业使用。2018年6月28日，英德市英红镇规划建设管理所在该证明加注：情况属实，此证明仅用于A3A4栋首层132号商铺及二层商铺办理消防报批手续使用。以上事实，有原告、被告提交的证据、庭审笔录予以证实，本院予以认定。本院认为，原告与被告陈全坤签订的《消防工程施工合同》、《增加工程确认书》是当事人的真实意思表示，且合同内容没有违反法律、行政法规的强制性规定，该合同合法、有效，当事人应当按照合同约定履行义务，被告陈全坤在案涉消防工程竣工并验收合格后，未按照约定支付工程款，其行为已经构成违约，应承担违约责任。本案中，被告清风宾馆在成立之前，由原经营者即被告陈全坤以清风宾馆的名义与原告签订《消防工程施工合同》并实际履行完毕，该合同对被告清风宾馆具有法律约束力。被告清风宾馆是具有独立民事诉讼资格的个体工商户，虽然变更了经营者，但是对外仍然以清风宾馆的名义承担民事责任。至于被告陈全坤与被告清风宾馆如何承担案涉工程款的给付责任则属于其内部问题，不影响本案的处理。关于原告逾期竣工是否违约的问题。案涉消防工程逾期竣工是客观存在的事实，但是案涉消防工程增加工程量、因房屋性质影响消防报批手续也是客观存在的事实，对于原告是否违约的问题，因被告没有提出反诉，本案不作实体处理，当事人可以另寻途径解决。综上所述，原告请求被告陈全坤、清风宾馆支付消防工程款141595元及违约金理据充分，本院依法予以支持，但是违约金应以原告实际损失即年利率6%的标准计算；被告陈全坤抗辩原告逾期取得消防验收合格造成被告损失缺乏理据且没有提出反诉，本院依法不予采纳；被告清风宾馆抗辩案涉欠款与其无关缺乏理据，本院依法不予采纳；依据照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》六十四条、第一百四十四条的规定，虽然判决如下：一、限被告陈全坤、被告英德市英红镇清风宾馆在本判决发生法律效力之日起三日内向原告广东普利达建设有限公司英德分公司支付工程款141595元及违约金（违约金自2018年12月27日起至清偿之日止，按年利率6%计算）。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费1565.95元，由被告陈全坤、被告英德市英红镇清风宾馆负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省清远市中级人民法院。审判员  黄文裕二〇二〇年九月十日书记员  黄嘉慧附相关的法律条文内容:《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。