西 安 市 长 安 区 人 民 法 院 陕 西 省 西 安 市 长 安 区 人 民 法 院 民 事 判 决 书(2019)陕0116民初11783号 原告：陕西绿建钢结构有限公司，住所地陕西省咸阳市武功县。统一社会信用代码:91610431573545219K。法定代表人：毛勇敢，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：高奎博，陕西端木律师事务所律师。委托诉讼代理人：曹国静，陕西端木律师事务所律师。被告：江苏万融工程科技有限公司，住所地徐州高新技术产业开发区珠江东路11号办公大楼503、506室。统一社会信用代码：91320300562968603U。法定代表人：王优，系该公司董事长。委托诉讼代理人：黄博，北京市康达（西安）律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡盼，女，1986年2月12日出生，汉族，住西安市未央区，系该公司法务专员。原告陕西绿建钢结构有限公司诉被告江苏万融工程科技有限公司加工合同纠纷一案，本院于2019年7月22日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告之委托诉讼代理人高奎博及被告之委托诉讼代理人黄博、胡盼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告陕西绿建钢结构有限公司向本院提出诉讼请求：1、请求确认其与被告之间的《钢结构加工合同》已经解除；2、请求判令被告立即向其支付损失4355818.08元；3、请求判令被告立即向其支付卸车费6071元；4、请求判令被告立即向其支付自2018年10月25日起至实际付款之日期间的仓管费用（其中，暂计算至2019年5月24日为541548.91元）；5、本案的诉讼费由被告承担。事实及理由：其与被告签订《钢结构加工合同》，约定由其为被告承建的长安新区XX路第二热源站结构与建筑工程加工制作各种规格的钢结构产品。合同签订后，被告支付400万元预付款，其按约履行了加工及发货义务。截止2018年9月3日，其公司已发货价值1809357元，已采购材料价值6546461.08元，扣减被告已付款后，尚有4355818.08元未支付。其索要无果，故起诉要求被告付款。被告江苏万融工程科技有限公司辩称，1、其公司承接西安市长安区热力办公楼项目后，受到了常宁管委会规划变更的影响无法继续施工，但该项目仍会继续施工，故不存在合同目的无法实现的情形；2、原告并无合同法规定的法定解除权，故其发出解除通知的行为不能产生合同解除的效果；3、原告主张的卸车费没有事实及法律依据，其公司不认可；5、原告主张的仓储费没有合同依据，其公司不予承担。请求法院驳回原告的诉讼请求。经审理查明，2018年4月25日，原告陕西绿建钢结构有限公司（称甲方）与被告江苏万融工程科技有限公司（称乙方）签订第二热源站办公楼结构与建筑工程项目钢结构加工合同，约定：工程内容为含主材、钢梁、钢柱、钢桁架、圆弧梁、钢楼梯以及钢梁与钢柱的连接构件的加工，所有钢构件的喷砂除锈及防腐油漆，钢材需检验合格方可用于加工，加工用辅料及设备由乙方负责；工期120天，乙方负责构件装车、运输至施工现场，运输费用由乙方承担；具体交货地点为长安区XX路XX学院南门对面，乙方根据甲方要求送货至交货地点；合同签订后5月30日开始交货，按交货计划分批交货的，本合同生效后乙方应根据甲方提供的详细计划，按期交货；乙方负责运输并承担运费，构件到达目的地后由甲方负责卸货。甲方于2018年4与饿6日前向乙方提供施工设计图纸一套，乙方于2018年4月24日向甲方提供钢构主体一层至七层的电子版加工深化图，于2018年4月30日向甲方提供钢构主体七层至顶层的电子版加工深化图，并提供深化设计后的所有工程量清单，加工设计图经甲方、建设单位、设计单位认可后，开始加工钢构件。甲方不能在有效收货期内提供图纸资料，导致逾期收货或超过本合同约定的最后收货日期后6个月内，或超过收货计划确定的任何一批收货日期6个月内，甲方仍未收货的，则甲方必须立即将计划收货相应货款支付给乙方，乙方有权按2元/吨/天收取相应货物的仓管费用。另外，合同中还对钢结构加工的标准及双方的其他权利义务做了约定。合同签订后，被告按约向原告支付预付款400万元，并向原告交付加工图纸，原告累计向被告送货价值为1809357元。2018年5月4日及7月7日，被告向原告发出工作联系单，对施工作业部署提出明确要求。2018年6月6日、7月3日、7月12日，被告向原告发出工作联系单，对原告逾期交货及产品不规范的情形进行了通知。2018年11月5日，因项目手续不全涉案工程停工，原告与被告之间的合同未能继续履行。2019年3月27日，原告向被告发出催款函，提出其已经按照被告要求履行了材料购买及加工义务，要求被告支付货款及仓管费用。被告未付款，原告于同年4月10日向被告发出解除合同通知书。2019年7月22日，原告起诉至本院要求判如所请。被告以其答辩意见不同意原告的诉讼请求，同时提出涉案工程因手续问题暂时停工，其公司与原告同建设方共同会谈过此事，双方合同仍然需要继续履行，不存在合同目的无法实现的情形。2019年10月15日，西安市长安区新区热力有限公司向被告发出情况说明，声明受政策原因影响，导致第二热源站项目基础工程建设完成后一直处于停工状态，经过与常宁管委会沟通，该项目手续预计在2020年6月审批完成并恢复施工。2019年10月17日，被告向原告发出情况说明，载明：“我公司与贵公司签订《第二热源站办公楼结构与建筑工程项目钢结构加工合同》，约定由贵公司加工钢构件约5050吨，我公司支付了400万元预付款，但由于受常宁宫土地整体规划调整影响，导致项目基础工程建设完成后一直处于停工状态，该项目停工后，我公司一直积极与西安市长安区新区XX沟通协商，要求对方尽快完善土地规划审批手续早日恢复工程施工，对方已明确回复，该项目预计将于2020年6月份恢复施工，我公司本着友好合作的精神，希望与贵公司继续合作该项目。”又查明，原告在未接到被告方加工图纸及加工计划的情况下，自行采购原材料，目前尚未加工。 审理中，原告申请对其自行采购的原材料价格进行鉴定，经本院委托西安市建华资产评估有限责任公司进行鉴定，该公司以评估原材料的数量无法确定，导致评估范围无法确定为由将案卷退回本院。至今，第二热源站项目仍未恢复施工。因原、被告各持己见，本案调解无果。以上事实，有第二热源站办公楼结构与建筑工程项目钢结构加工合同、催款函、情况说明及庭审笔录等在卷佐证。本院认为,原告与被告签订的《第二热源站办公楼结构与建筑工程项目钢结构加工合同》，系各方真实意思表示，合同的内容不违反法律、行政法规的强制性规定,应为有效。依法成立的合同，对双方均具有约束力,双方均应依约行使合同权利并履行合同义务。合同签订后，被告已支付400万元预付款，原告累计向被告提供已加工产品1809357元，后由于受常宁宫土地整体规划调整影响，项目基础工程建设完成后一直处于停工状态，进而导致原、被告之间的合同未能继续履行。在未接到被告加工图纸及加工计划的情况下，原告自行采购原材料，且未加工，故其要求被告支付其材料损失4355818.08元之主张，缺乏依据，本院不予支持；原告主张被告承担其将原材料卸到其厂区的卸车费，该费用系其自行采购材料产生，故应由原告自行承担。对于原告按计划加工的钢结构产品被告已经全部接收，原告未接到加工计划而自行采购的原材料产生的仓管费用，应由其自行承担。《中华人民共和国合同法》第九十六条规定:“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的,应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的,可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”由此可见,适用通知解除合同的前提是具有法定或约定的解除合同条件。原、被告合同中并未约定解除合同的条件，因此本案的争议的焦点为原告是否具有法定的解除权。根据已查明的事实，被告已经支付原告预付款400万元，原告仅向被告提供已加工产品1809357元，尚有120余万元产品未加工送货，而且涉案合同未能如期履行不能完全归责于被告,原告不能以被告未通知其加工产品为由解除合同。虽然原告于2019年4月10日向被告发出了解除通知,但被告明确表示不同意解除合同，且被告已付款部分的产品原告并未加工完毕，因此不能认定其享有法定的合同解除权，其要求确认与被告之间合同已经解除之主张于法无据，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十六条之规定，判决如下：驳回原告陕西绿建钢结构有限公司的诉讼请求。本案受理费46028元，原告已预交，由原告承担。                                    如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于陕西省西安市中级人民法院。                           审  判  长     刘文让审  判  员     种郁花审  判  员     肖维超二O二O年 九 月 二 日 书  记  员      周  雯 1