山东省荣成市人民法院民 事 判 决 书(2020)鲁1082民初1117号原告：张柳青，女，1967年10月12日出生，汉族，居住地荣成市杏林**。委托诉讼代理人：张选辉，山东东方未来律师事务所律师。委托诉讼代理人：倪跃华，山东东方未来律师事务所律师。被告：丁震寰，男，1991年6月26日出生，汉族，居住地威海市戚家庄海韵华府**，住威海市戚家庄海韵华府**。被告：威海丁当装饰工程有限公司，住所地威海市火炬高技术产业开发区西郊永盛园**楼303。法定代表人：丁震寰。委托诉讼代理人：宋世界，山东北斗星辰律师事务所律师。原告张柳青与被告丁震寰、威海丁当装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年3月3日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张柳青及其委托诉讼代理人倪跃华、被告威海丁当装饰工程有限公司委托诉讼代理人宋世界到庭参加诉讼。被告丁震寰经本院传票传唤未到庭。本案现已审理终结。张柳青向本院提出诉讼请求：1.请求判令解除原告张柳青与被告威海丁当装饰工程有限公司就荣成市书香世家21#702室房屋签订的室内装饰工程合同；2.请求判令被告威海丁当装饰工程有限公司返还原告张柳青已付款项31956元及利息（以31956元为基数，自2019年2月21日开始计算，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际履行之日）；3.请求判令被告威海丁当装饰工程有限公司支付迟延完工违约金10,000元；4.请求判令被告威海丁当装饰工程有限公司按照月租金2000元标准支付自2019年12月1日至判决生效后五个月期间的损失；5.请求判令被告丁震寰与被告威海丁当装饰工程有限公司承担连带责任；6.请求案件受理费由被告威海丁当装饰工程有限公司、被告丁震寰承担。事实和理由：威海丁当装饰工程有限公司为一人有限责任公司。丁震寰作为威海丁当装饰工程有限公司的股东并担任威海丁当装饰工程有限公司法定代表人。2019年1月22日，威海丁当装饰工程有限公司与张柳青签订合同书，由威海丁当装饰工程有限公司承接张柳青所有的荣成书香世家21#702室室内装饰工程，约定工期2019年1月22日至2019年6月8日，合同价130,000元。张柳青累计付款90,490元，其中施工费用63,000元。丁震寰收款后未按期完工，经与张柳青协商，双方将合同展期至2019年11月30日，但威海丁当装饰工程有限公司只施工了水改造、厨卫电改造，客厅、厨卫瓷砖铺贴和空调安装，后续工程至今未施工，严重影响了张柳青入住，故请求判令解除张柳青与威海丁当装饰工程有限公司之间签订的合同，返还张柳青己付款项31956元及利息，并支付迟延完工违约金10,000元。因威海丁当装饰工程有限公司迟延行合同义务，导致张柳青无法按期入住，请求威海丁当装饰工程有限公司按照月租金2000元标准支付自2019年12月1日至判决生效后五个月期间的损失。丁震寰作为威海丁当装饰工程有限公司公司股东、法定代表人，收取公司业务款项，财产与公司不能独立，应当与威海丁当装饰工程有限公司承担连带责任。威海丁当装饰工程有限公司辩称，合同是双方真实意思表示，合法有效。被告公司与原告无法达成达成一致意见才停止施工，但原告未按约定至木工吊顶前付款，违约在先，被告不应承担违约责任，合同也不具备解除的法定条件。被告已经施工部分的造价和为原告提供的全屋设计、项目耗材、人员调配、安排生产等产生的管理费都应由原告支付。原告先后共付款90490元，只有2019年1月12日至2月21日付款61000元是涉案工程款。另外的22900元是原告后期要求被告购买和升级改造空调的费用，3400元燃气热水器款已退还原告，总阀过滤器900元没有收款人签字盖章，瓷砖加价2000元系双方合同外约定，地下室水泥沙200元不包含在合同价款中。丁震寰未答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。本院经审理认定事实如下：对于当事人双方没有争议的事实，本院予以确认。对双方争议的问题，本院查明，威海丁当装饰工程有限公司（以下简称丁当公司）为自然人独资的有限责任公司。丁震寰作为丁当公司的法定代表人，是公司的唯一股东。2019年1月22日，丁当公司与张柳青签订合同书，由丁当公司承接张柳青所有的荣成书香世家21#702室室内装饰工程，约定工期2019年1月22日至2019年6月8日，工程价款130,000元，“进场施工以支付65000元，工程进度木工吊顶支付55000元，尾款验收支付10000元。”张柳青累计付款90,490元，其中2019年1月12日至2月21日付工程款款61000元（丁震寰通过手机收款40000元），2019年3月26日付瓷砖加价2000元。被告收款后开始施工，后双方因对第二期付款55000元应在“木工吊顶”前或后发生争议，被告停工。经协商，原告与丁震寰签订项目表（无落款时间），约定将合同展期至2019年11月30日，“如工期到没完工，是甲方原因与乙方无关，如乙方原因，退还未完成的工程款，并赔偿一万元”。被告除前期施工了水改造、厨卫电改造，客厅、厨卫瓷砖铺贴和空调安装外，后续工程一直未施工。原告也未再付款。本案审理过程中，经原告申请，本院委托山东省方盛价格询证有限责任公司对被告施工部分的价值进行鉴定，评估意见为丁当公司施工部分价值31044元。上述事实，有合同书、项目表（补充协议）、收款收据、转账记录、微信聊天截屏、现场照片、评估报告等证据证明，本院予以确认。本院认为，原、被告签订的装饰装修合同及补充协议（项目表）系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立并生效，当事人均应按合同约定全面履行各自义务。导致付款和施工停滞的主要原因，是双方的缔约过失造成了付款进度和施工进度的约定（木工吊顶）不明确，即使补充协议也未进一步明确。双方在合同履行过程中，均以自己对合同约定的理解迟延履行合同义务，致使合同目的不能实现，因此，该装饰装修合同应该解除，被告应在扣除施工部分工程造价后，将原告已支付的工程款予以退回，并自原告主张权利之日起，按贷款市场报价利率计付利息。原告除了前期支付工程款61000元外，单独支付了2000元瓷砖加价款，而鉴定机构在评估被告施工价值时，已将施工的各类瓷砖计算在内。因此，原告的付款总数应将该加价部分计算在内。双方对于空调机的购买和安装表述不尽一致，补充协议也进行了约定，但原告并未对此提出相关诉讼请求，被告也未表示异议和举证，本院对此不予审理。原告虽然在付款总额举证时提交了热水器、总阀过滤器、地下室水泥的收据，但并未对此提出诉讼请求，被告称或已退款、或不在合同义务之内，故在本案中不予认定。被告既未举证证明其取费的资质，也未举证证明相关费用的实际发生，故其主张的设计费、管理费等直接费和间接费，本院不予支持。由于涉案合同主要义务的履行期限约定不明，缔约过失责任在双方，无法确认被告单方违约或违约在先，故原告关于违约责任的请求，本院不予支持;由于双方的原因，可能给原告造成一定损失，但原告并未就其主张的租金损失举证证明，导致损失金额无法认定，故该请求不能予以支持。丁震寰作为一人有限公司的股东，在履行合同过程中以个人账户收取工程款，不能证明公司财产独立于其自己的财产，应当对公司债务承担连带责任。综上所述，原告关于解除合同、退还工程款的诉讼请求理由正当，应予支持，利息应自原告起诉主张权利之日起算；原告关于违约金和赔偿损失的请求于法无据，不予支持；被告丁震寰对公司债务应承担连带责任。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）款、第九十七条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、解除原、被告签订的装饰装修合同及补充协议（项目表）。二、被告威海丁当装饰工程有限公司于本判决生效后十日内退还原告工程款31956元，并自2020年3月3日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计付利息。三、被告丁震寰对上述债务承担连带清偿责任。四、驳回原告其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费425元、鉴定费3000元，由被告威海丁当装饰工程有限公司、丁震寰负担。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。审 判 长  刘学军人民陪审员  岳天信人民陪审员  刘孟德二〇二〇年九月十五日书 记 员  褚军伟