陕西省西安市中级人民法院 民  事  判  决  书 （2020）陕01民终6679号 上诉人（原审原告）：刘延磊，男，1987年6月5日出生，汉族，住福建省福州市晋安区。委托诉讼代理人：余日升，陕西百望律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晶，陕西百望律师事务所实习律师。上诉人（原审原告）：郝亚妮，女，1987年4月19日出生，汉族，住建省福州市晋安区。委托诉讼代理人：余日升，陕西百望律师事务所律师。委托诉讼代理人：王晶，陕西百望律师事务所实习律师。上诉人（原审被告）:陕西华龙建工集团有限公司，住所地:西安市碑林区。法定代表人:白光磊，该公司副董事长。委托诉讼代理人:丁锦安，陕西博硕律师事务所律师。委托诉讼代理人:赵蓓，陕西博硕律师事务所律师。上诉人刘延磊、郝亚妮与上诉人陕西华龙建工集团有限公司（以下简称:华龙公司）房屋买卖合同纠纷一案，不服西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14476号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。本案现已审理终结。原审法院经审理查明，2017年4月，刘延磊、郝亚妮与华龙公司签订《西安市商品房买卖合同（预售）》，购买华龙公司位于西安市碑林区XX环与太乙路十字东北角的祭台村城中村改造项目，3栋2单元26层22603号房，房屋预测建筑面积为：91.86平方米。该合同主要约定：该商品房单价为每平方米9293.29元，总价款为853682元，后刘延磊、郝亚妮付清了所有价款，华龙公司为刘延磊、郝亚妮出具了购房发票。合同第九条约定：“商品房交付条件：交付时应当符合下列第1、2、3、项条件：1、该商品房已经取得建设工程竣工验收备案证明文件；2、该商品房已取得房屋测绘报告；3、该商口房为住宅的，出卖人还需提供《住宅使用说明书》和《住宅质量保证书》。”该合同第十一条约定的内容包含：“交付时间和手续，(一)出卖人应当在2018年12月31日前向买受人交付该商品房。……交付该商品房时，出卖人应当出示满足第九条约定的证明文件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，不能满足第九条约定条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交付责任由出卖人承担，并按照第十二条处理。”第十二条指向第8.1（逾期付款责任部分，合同第十页）条，为违约金不低于按日计算已付房价款的万分之一。该合同第十条商品房相关设施设备交付条件约定，公共服务及其他配套设施按工程进度分批交付。该合同第二十八条约定：“补充协议，对本合同中未约定或约定不明的内容，双方可根据具体情况签订书面补充协议（补充协议详见附件十二）。补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”合同第二十九条约定了生效条件，并约定合同附件与本合同具有同等法律效力。附件十二补充协议，第四条（关于本合同正文第九条、第十一条）：“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38度及以上高温天气、火灾等）造成施工不能进行的；因政府行政行为、政策法律变化及其他非出卖人之人为干扰因素等造成施工调整或不能施工的；施工中遇到的重大技术问题或异常困难不能及时解决的；对第九条中的第一项变更为为双方同意该商品房在交付时经验收合格即符合交付条件，非因出卖人原因导致该商品房未取得建设工程竣工验收备案证明文件的出卖人不承担责任；因法律、法规、国家政策的变更对验收标准和交付条件另有规定导致延期交付的；以上特殊原因若为众所周知的，出卖人无须承担30日内告知的义务；属于其他情形的，出卖人于发生之日起60日内书面告知买受人。”附件十二补充协议，第七条，1、例如出卖人不能按照本合同第十一条规定期限交房，买受人同意给予三个月（即至2019年3月31日，含该日）的交房宽展期（宽展期自合同第十一条约定的商品房交房期限届满次日开始计算；若发生本合同、及本合同补充协议规定的据实延期的情形，则宽展期亦据实顺延），允许出卖人在该宽展期届满日前具备交付条件，并将符合本合同约定的商品房交付买受人。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。2、出卖人超过约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后六个月内(即至2019年6月30日，含该日）交房的，自约定的宽展期届满日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。3、出卖人超过约定的宽展期届满日六个月(即至2019年6月30)仍未交房的，买受人应书面催告出卖人交房，自收到买受人书通知后三十日仍末交付的，买受人有权解合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前向出卖人书面提出，出卖人于解除和注销本合同各项登记手续之起十日内退还全部已付房款，并按买受人累计已付房价款1%向买受人支付违约金。若在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前，未书面提出解除合同，或买受人要求继续履行合同的合同继续履行，出卖人应于约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金。4、若因国家政策、法律法规调整，导致商品房实际交付时及其后买受人办理房屋交接手续和房地产权证的税、费调整的，买受人均应按届时的政策、法律法规相关规定自行足额支付。5、买受人同意出卖人除承担本条约定的违约金外不再承担其他责任。6、买受人同意，出卖人以该商品房交付日为履行行为或承担责任起始日的，如遇该商品房延期交付或执行宽展期的，则上述起始日均据实顺延。附件十二补充协议，第五条约定：基础设施设备即公共服务及其他配套设施未按本合同正文第十条交付的，买受人同意给予三个月的交房宽展期；该三个月同时适用于出卖人未按照合同规定期限交房。买受人同意宽展期内合同继续履行，宽展期内不视为出卖人延期交付，且不承担违约责任。双方所签订的合同约定，由于出卖人原因导致未能按期交付的，双方同意按照以下方式处理：详见补充协议。上述商品房合同签订后，刘延磊、郝亚妮依约履行了给付房款的义务。2017年4月17日刘延磊、郝亚妮向西安爱房传播有限公司另行支付了10000元团购费。2019年3月31日，华龙公司作为建设单位组织监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位完成了五方竣工验收，并出具了《建设工程竣工验收报告》，综合验收结论为“验收合格”。关于刘延磊、郝亚妮要求华龙公司承担该商品房逾期交房期间的物业管理费用的诉讼请求，刘延磊、郝亚妮并未举证任何证据对该部分主张的事实进行证明。后因收房等事项双方发生纠纷，故刘延磊、郝亚妮诉至法院，主张自己的权利。另查明，本案所涉建设工程，华龙公司截止法庭辩论终结时尚未取得建设工程竣工验收备案证明文件。刘延磊、郝亚妮诉至原审法院称，2017年4月17日，其与华龙公司签订《西安市商品房买卖合同（预售）》，合同约定其购买华龙公司预售的位于西安市碑林区XX环与太乙路十字东北角的祭台村城中村改造项目，3栋2单元26层22603号房，总房款853682元。后与华龙公司因收房等问题多次协商无果，故诉至法院，请求：1、判令华龙公司退还其团购费用10000元；2、判令华龙公司支付其逾期交房违约金（截止起诉之日暂计为13317元），并一直支付至该商品达到合同约定的交付条件且实际交付之日止；3、判令华龙公司按合同约定对电梯前室加装石材和装饰砖；4、判令华龙公司承担逾期交房期间物业管理等相关费用；5、本案诉讼费由华龙公司承担。华龙公司辩称，刘延磊、郝亚妮与其公司签订的《商品房买卖合同（预售）》明确约定如遇特殊原因，出卖人可据实予以延期,本案所涉房屋应据实延期295日；且出卖人若未按约定期限交房，买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期，宽展期内不视为出卖人延期交付。综上，涉案房屋的交付时间应为2020年1月20日前，刘延磊、郝亚妮认为应在2018年12月31日前交房并依此为据提出的诉请不成立。《商品房买卖合同（预售）》补充协议约定买受人与出卖人同意该商品房在交房时经验收合格即符合交付条件。目前，涉案房屋符合约定的交付条件。至于刘延磊、郝亚妮主张的团购费，因其组织方、收款方并不是其公司，也没有计入购房价款，与其公司无关。因其公司方不存在逾期交付的情形，则刘延磊、郝亚妮应当按约向物业公司支付物业管理费，其主张由其公司承担逾期交付期间的物业管理费与事实不符，应予驳回。涉案合同约定的电梯前室地面就是采用“石材＋装饰砖”铺设，墙面采取粉白处理，合同中并未约定墙面采用石材装饰，刘延磊、郝亚妮方关于该条的诉请不符合合同约定。故表示因合同原因导致交房期限顺延，但顺延后的交房期限未届满，刘延磊、郝亚妮主张逾期交房的违约责任、并要求其公司立即交房等诉请无事实依据，也无法律依据，刘延磊、郝亚妮的诉请应予以驳回。原审法院认为，民事主体从事民事活动，应当遵循公平原则，合理确定双方的权利和义务。本案双方系商品房期房买卖法律关系，因此交房时间及交房标准构成该合同的主要条款，也是出卖人应当履行的主要义务。由于庭审中，刘延磊、郝亚妮与华龙公司已确认，涉案的商品房买卖合同与其补充协议系同一时间签订，而合同与补充合同中对交房时间、交房标准表述不一致，导致在履行过程中刘延磊、郝亚妮与华龙公司双方对此产生争议，成为本案争议焦点。一、关于双方争议的交房标准，原审法院认为，国务院于2000年1月30日颁布的《建设工程质量管理条例》第49条规定：“建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。”《住房和城乡建设部关于进一步加强房地产市场监管完善商品房预售制度有关问题的通知》第十一条规定：“商品房交付使用条件应包括工程竣工验收合格和验收合格并在当地主管部门备案”。据此，我国目前的房屋经过验收和验收合格的标志应当是取得工程竣工验收备备登记表。综上，原审法院认为，建设工程竣工验收备案表是指建设单位在建设工程竣工验收后，将建设工程竣工验收报告和规划、消防、环保出具的认可文件或准许使用的文件，报行政主管部门审核，审核通过即备案登记，标志着行政主管部门对商品房质量综合验收合格的认可。反之，只能说明房屋质量综合验收尚未被主管部门认可。华龙公司仅取得建设工程竣工验收报告，但未取得建设工程竣工验收备案登记表，不符合现行行业及法律对商品房质量验收的相关规定。因此，补充协议将交房标准降低，违反了现行法律法规对交房标准的规定，侵犯了买受人的合法权益，属无效条款。二、关于双方争议的交房时间，原审法院认为，合同约定的交房时间为2018年12月31日，进而双方又在补充协议中约定买受人同意给予出卖人三个月的交房宽展期限，交房时间即为2019年3月31日。上述约定系双方当事人真实意思表示，且不违反法律规定，原审法院予以确认。而后华龙公司在其提供的补充合同中又加进第四条约定：关于本合同正文第九条、第十一条，“如遇下列特殊原因，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期增加如下情形：遭遇自然灾害（包括但不限于六级以上大风、中雨以上、38度及以上高文天气、火灾等）等造成施工不能进行的”的内容，使交房时间具有了不确定性，该条款减轻了出卖人的义务，侵犯了买受人的合法权益。原审法院认为，刘延磊、郝亚妮与华龙公司双方签订商品房买卖合同约定交房时间之时，华龙公司作为开发商已经取得了该楼盘的预售许可证，这就意味着该楼盘主体已经封顶，且华龙公司与各施工方之间已经签订了相应的施工合同，施工合同内包括了明确的施工期限和竣工日期，其中已充分考虑到了西安地区的气象规律、自然灾害、政策因素、重大技术问题等据实延期的情形。如果施工方拖延工期，华龙公司可向其主张违约责任并以此作为未能向买受人按时交房的违约赔偿。且合同中专业术语解释第五项不可抗力：是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。出卖人在补充协议中增加上述内容明显侵犯了买受人的合法权益。违反了该合同第二十八条的约定：“补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准。”因此华龙公司依照合同约定理应交房时间应确认为2019年4月1日。综上，华龙公司未能取得建设工程竣工验收备案登记表，未达到交付房屋的条件，且逾期交付房屋其行为已构成违约，但刘延磊、郝亚妮愿继续履行合同，双方间达成的买卖合同继续履行，故华龙公司应向刘延磊、郝亚妮承担逾期交付房屋的违约金，违约金按合同约定自2019年4月1日起至其合法交付日止，按日向刘延磊、郝亚妮支付其已付房价款万分之一计算。关于刘延磊、郝亚妮诉请要求华龙公司返还10000元团购款一节，该款项并未交给华龙公司，本案中刘延磊、郝亚妮并未举证证明华龙公司与爱房传播有限公司属同一家公司，亦未递交两公司人格混同的任何证据，故对刘延磊、郝亚妮该项诉请不予支持。关于刘延磊、郝亚妮主张的要求华龙公司给电梯前室加装石材和装饰砖一节，因本案所涉房屋尚未进行合法交付，庭审时，亦未达双方合同中约定的交付附属设施的时间，华龙公司是否履行了其关于该部分的合同义务尚无法判断，故刘延磊、郝亚妮该项诉请缺乏合同依据及法律依据，依法不予支持。关于刘延磊、郝亚妮要求华龙公司承担该商品房逾期交房期间的物业管理费用一节，目前本案所涉房屋尚未交付，刘延磊、郝亚妮亦未举证任何证据对该部分主张的事实进行证明，原审法院依法不予支持。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第六条，《中华人民共和国合同法》第五条、第三十九条、第五十六条、第一百零七条，《建设工程质量管理条例》第四十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、〈最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释〉第九十条、第九十一条之规定，原审法院遂判决：一、被告陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效后十日内支付原告刘延磊、原告郝亚妮从2019年4月1日起至2019年12月24日止的延期交房违约金22878.68元；并从2019年12月25日始以853682元基数按每日万分之一为标准支付延期交房违约金至合法实际交房日止；二、驳回原告刘延磊、原告郝亚妮的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费382元，原告刘延磊、原告郝亚妮已预交，由原告自行承担191元；由被告陕西华龙建工集团有限公司承担191元，于支付上述款项时一并支付给原告。宣判后，刘延磊、郝亚妮与华龙公司均不服，向本院提起上诉。刘延磊、郝亚妮上诉称，一、涉案合同文本双方已经明确约定了交付时间，华龙公司完全没必要在补充协议中针对交付时间另作约定，而华龙公司未尽提示义务单方在附件十二补充协议第七项空格部位中又填写了“三个月交房宽展期”的约定，实属变相降低了交房标准，侵犯了其的合法权益，应被认定为无效条款。二、本案中“三个月交房宽展期”实属格式合同中格式条款的免责条款，该条款完全排除了华龙公司按时交房的义务，也免除了其可能存在故意或者重大过失的责任，对其极其不公且华龙公司并未采取合理方式提请其注意，故应当认定该条款无效。综上，请求：一、依法改判西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14476号民事判决第一项为华龙公司向其支付延期交房违约金（以853682元为基数，支付自2019年1月1日起按每日万分之一至合法实际交房日止即在一审判决第一项的基础上同时支持“三个月宽展期”的延期违约金7683元）；二、依法判令华龙公司承担本案一、二审诉讼费用。华龙公司辩称，其公司已尽到提示义务，格式条款合法有效。买受人作为完全民事行为能力人有自主选择权利决定是否购买，合同没有排除其权利，买受人在合同上签字表明其同意合同相关规定，对双方均具有约束力。华龙公司上诉称，一、涉案房屋明显已经具备了法定及约定的交付条件，故应依法撤销一审判决。1、《商品房买卖合同》明确约定涉案房屋的交付条件为验收合格，且该约定不违反法律、行政法规的强制性规定，应为有效。一审法院认为涉案房屋验收合格即进行交付，降低了交付标准，违反了法律规定的观点是错误的。2、一审法院以涉案房屋未取得竣工验收备案表为由认定补充协议将房屋的交付条件降低没有合同及法律依据，事实上，竣工验收备案仅为建设行政主管部门的行政监督程序，并非法定交付条件。3、一审法院以住房和建设部发布的部门规章认定涉案合同约定的交付条件无效，明显属适用法律错误。二、依据合同约定涉案房屋的交付期限，因可延期事项交付期限应顺延295天，但一审法院认定2019年4月1日即为房屋的交付期限与合同约定明显不符，属于事实认定错误。1、补充协议关于如遇特殊原因房屋交付期限可据实顺延的约定合法有效，并不存在无效的情形，应当作为本案的定案依据。2、涉案合同约定的顺延事项并非不可抗力，一审法院认定该条款为不可抗力有误。3、一审过程中，其公司提供了在合同履行过程中应当按照合同约定据实顺延交付期限的证据，其中可以显示政策变化导致房屋交付期限顺延尤为严重，该等变化是其公司及施工单位无法预料的。三、涉案合同并未不合理的减轻或免除应由其公司承担的责任，也没有排除刘延磊、郝亚妮的主要权利，且买受人在购买涉案房屋签订《商品房买卖合同》时已明确理解、同意合同条款及其附件条款，在合同不存在无效情形的情况下，应当结合合同全部条款对房屋交付条件、交付期限进行认定。四、刘延磊、郝亚妮已接收房屋，但一审法院却判决其公司支付自2019年4月1日起至合法交付房屋之日止的违约金错误。综上，请求：一、撤销一审判决，改判驳回刘延磊、郝亚妮的全部诉讼请求；二、本案一、二审诉讼费用由刘延磊、郝亚妮承担。刘延磊、郝亚妮辩称，一、涉案商品房买卖合同中本合同与补充协议中对于交房标准表述不一的，应当以本合同第九条的约定为准。1、《商品房买卖合同》补充协议中将涉案房屋的交付条件变更为“经验收合格”。该变更约定违反了法律、行政法规的强制性规定，应当无效。2、竣工验收备案是法定的交房条件，备案登记合格并取得《商品房竣工验收备案表》是商品房“验收合格”的标准，也是交付的先决条件、法定条件。对建设工程是否验收合格，最终有审查权和监督权的机关是建设行政主管部门，其颁发的《商品房竣工验收备案表》才是证明商品房经验收合格的法定依据。华龙公司认为仅为建设行政主管部门的行政监督程序实属法律适用错误。3、《商品房买卖合同》补充协议中将涉案房屋的交付条件变更为“经验收合格”。该变更约定侵害了购房人的合法权益，应当无效。只有以《商品房竣工验收备案表》作为交房的法定条件，才能保障购房者酌知情权等合法权益。4、《商品房买卖合同》补充协议中将涉案房屋的交付条件变更为“经验收合格”。该约定即使有效，也属于格式条款，在格式条款约定与非格式条款不一致的应当采用非格式条款，即采用《商品房买卖合同》第九条的约定。二、涉案商品房买卖合同中本合同与补充协议中对于交房时间以及宽展期的表述不一的，应当以商品房买卖合同中本合同的约定为准。1、商品房买卖合同补充协议中关于交房宽展期的约定是一种格式条款，不能代表双方的真实意思表示，应当无效。2、开发商在确定交房时间时应当对据实顺延交房的情形具有计划性和可预见性，且在无证据证明上述情形确实导致其无法施工时，应当承担相应的违约责任。本院经审理查明，一审判决认定的事实中“合同第十二条指向第8.1（逾期付款责任部分，合同第十页）条，为违约金不低于按日计算已付房价款的万分之一”有误，本院予以纠正。合同第十二条指向补充协议第七条第2、3项（合同第55、56页），第七条第2项约定：“出卖人超过本条第1款约定的宽展期届满日但未超过宽展期届满日后六个月内（即2019年6月30日，含该日）交房的，自本条第1条款约定的宽展期届满日的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，出卖人按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金，合同继续履行。”第3项约定：“出卖人超过本条第1款约定的宽展期届满日六个月（即至2019年6月30日）仍未交房的，买受人应书面催告出卖人交房，出卖人自收到买受人书面催告交房通知后三十日仍未交付的，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，应在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前向出卖人书面提出，出卖人于解除和注销本合同各项登记手续（包括但不限于撤销本合同及所涉及的登记、备案及买受人自行在该商品房上设定的抵押等任何限制）之日起六十日内退还全部已付房款，并按买受人累计已付房款1%向买受人支付违约金。若在出卖人书面交房通知确定的交付日之首日前，未书面提出解除合同，或买受人要求继续履行合同的合同继续履行，出卖人应于本条第1款约定的宽展期届满的次日起至出卖人书面交房通知确定的交付日之首日止，按日向买受人支付其已付房价款万分之一的违约金。”其余事实一审判决认定属实，本院予以确认。另查明，涉案房屋所在的大楼尚未经消防验收备案。刘延磊、郝亚妮于2020年7月20日已经办理了收房手续。本院认为，依法成立的合同，受法律保护。刘延磊、郝亚妮与华龙公司签订的《商品房买卖合同（预售）》系双方当事人真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方当事人应按照合同约定全面履行各自义务。刘延磊、郝亚妮依约交纳了购房款，华龙公司亦应按照合同约定向刘延磊、郝亚妮交付房屋。双方对于合同约定交付条件及约定交付时间发生争议。对此华龙公司上诉主张双方在补充协议中约定交房条件变更为验收合格，并主张其提交了相关证据证明遭遇合同约定政策变化等情况，涉案房屋可顺延295天的交付期限，一审法院认定的交付条件与交付期限均有误。本院认为，虽当事人可以协议变更合同内容，但华龙公司在补充协议中与业主约定交房条件为验收合格，不包含消防验收通过备案，违反了《中华人民共和国消防法》第十三条的规定，故华龙公司上诉主张交房条件为验收合格的理由，本院不予采纳。另，双方当事人签订《商品房买卖合同（预售）》时，华龙公司应当已经取得涉案楼房的预售许可证，涉案楼层主体封顶，天气情况及政府政策等情况对涉案楼房内室二次结构及门窗的安装施工影响不大；且合同约定的交房时间为2018年12月31日，补充协议中又给予三个月的交房宽展期限，华龙公司作为开发房地产企业，在签订合同时应已充分考虑到了西安地区的气象规律、政策因素等问题；补充协议第四条对于交付房屋期限顺延的相关约定使交房期限不确定，也不合理的减轻了出卖人的义务，合同第二十八条约定“补充协议中含有不合理的减轻或免除本合同中约定应当由出卖人承担的责任，或不合理的加重买受人责任、排除买受人主要权利内容的，仍以本合同为准”，综合以上理由，一审判决确认交房时间为2019年4月1日前，并无不当，华龙公司的该上诉主张理由，依法不能成立。关于刘延磊、郝亚妮上诉主张华龙公司未尽提示义务在附件十二补充协议第七项空格部位填写“三个月交房宽展期”的约定，降低了交房标准，侵犯了其的合法权益，且该条款为格式条款中的免责条款，应为无效条款的理由。本院认为，双方当事人在附件中约定的“三个月交房宽展期”仅是延长了交房期限，并未降低交房标准；且作为开发商开发建设高层楼房，考虑到气候原因或其他不可预测的原因可能耽搁工期造成延迟交房的情形下，与业主约定三个月的交房宽展期，并未违反公平原则；该条款下加下划线具有提示作用，业主在签合同时应当注意该条款内容，该条款亦不属于免责条款，综合以上理由，刘延磊、郝亚妮的上诉主张理由，依法不能成立。因刘延磊、郝亚妮已经于2020年7月20日收房，故华龙公司应当向刘延磊、郝亚妮支付自2019年4月1日至2020年7月20日期间的逾期交房违约金。综上，上诉人刘延磊、郝亚妮及华龙公司的上诉请求均不能成立。一审判决华龙公司按照合同约定支付刘延磊、郝亚妮逾期交房违约金正确，惟一审判决违约金计算至实际合法交付房屋之日不当，本院予以调整。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下：一、撤销西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14476号民事判决第二项；二、变更西安市碑林区人民法院（2019）陕0103民初14476号民事判决第一项为：陕西华龙建工集团有限公司于本判决生效后十日内支付刘延磊、郝亚妮从2019年4月1日起至2020年7月20日止的逾期交房违约金（以853682元为基数，按每日万分之一为标准计算）；三、驳回刘延磊、郝亚妮的其余诉讼请求。如果未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。刘延磊、郝亚妮预交的382元一审案件受理费，由其自行承担191元，由陕西华龙建工集团有限公司负担191元；刘延磊、郝亚妮预交的50元二审案件受理费，由刘延磊、郝亚妮负担；陕西华龙建工集团有限公司预交的372元二审案件受理费，由陕西华龙建工集团有限公司负担。本判决为终审判决。  审 判 长  董   凡审 判 员  肖 晓 通审 判 员  辛   娟 二〇二〇年九月二十二日  书 记 员  胡 雨 欣  1