湛江市麻章区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0811民初760号原告：卓钟明，男。被告：湛江市乐尚家源装饰工程有限公司（以下简称乐尚装饰公司），住所地：湛江市赤坎区********粤京基城秋盛苑1幢一层09、10、11号商铺。法定代表人：吴某1。被告：吴贵山，男。原告卓钟明与被告乐尚装饰公司、吴贵山装饰装修合同纠纷一案，本院于2020年5月27日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告到庭参加诉讼，二被告经本院依法传唤，无正当理由拒不出庭。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告乐尚装饰公司向原告支付2019年7月19日起至实际竣工之日止按每日50元计算的违约金，暂计至2020年5月20日的违约金为13650元；2.被告乐尚装饰公司按照《室内装饰装修施工合同》中第九条约定，将赠送的价值1500元的美的净水器、价值3200元的美的厨房三件套、价值1299元的美菱冰箱一台、价值3000元的55寸电视一台、价值1880元的美的小一匹空调交付给原告，并将原告现有的橱柜升级为4.4米（价值1880元/米）；3.被告吴贵山对上述第一项、第二项诉讼请求承担连带责任；4.本案诉讼费由二被告承担。事实和理由：2018年9月15日，原告与被告乐尚装饰公司签订了《室内装饰装修施工合同》，原告将位于湛江市麻章区********************发包给被告乐尚装饰公司进行装修。合同约定，由被告乐尚装饰公司包工包料，工期为80个实际工作日，合同价款为89860元；被告乐尚装饰公司承诺赠送原告如下物品或项目：价值1500元的美的净水器、价值3200元的美的厨房三件套、价值1299元的美菱冰箱一台、价值3000元的55寸电视一台、价值1880元的美的小一匹空调，并将原告现有橱柜升级为4.4米（价值1880元/米）等。合同订立后，原告依约支付了工程款，被告乐尚装饰公司于2019年3月22日开始施工，竣工日期应至2019年7月18日。但在装修施工期间，被告乐尚装饰公司没有按合同约定的进度施工，至原告提起本案诉讼，仍有少部分工程尚未完成，也未依约赠送以上物品项目。2020年春节过后，原告至被告住所地，发现被告乐尚装饰公司已搬迁，负责人也不接听电话。原告为维护其合法权益，故提起本案诉讼。二被告不出庭应诉，亦不作书面答辩。本院经审理认定的事实如下：2018年9月15日，原告与被告乐尚装饰公司签订了《室内装饰装修施工合同》，双方约定，原告将位于湛江市麻章区********************发包给被告乐尚装饰公司进行装修；工期为80个实际工作日；合同价款为89860元；因被告乐尚装饰公司的原因逾期竣工的，每逾期一天，向原告支付违约金50元；被告乐尚装饰公司承诺赠送原告如下物品项目：价值1500元的美的净水器、价值3200元的美的厨房三件套、价值1299元的美菱冰箱一台、价值3000元的55寸电视一台、价值1880元的美的小一匹空调，并将原告现有橱柜升级为4.4米（价值1880元/米）等，以上项目不得折现或抵用工程款；工程款分三期支付，原告应在签订合同当日支付首期款50%，即44930元，在水、电、管线隐蔽工程验收三天内支付二期款45%，即40437元，在验收合格当日支付尾款4493元；若原告未能按上述进度交款，所造成工期延误由原告负责。根据原告提交的《收款明细单》，合同订立的当日，原告向被告乐尚装饰公司支付了定金10000元（两笔，分别为9000元和1000元）；2019年3月22日支付了34930元。另，2019年4月19日，原告与中国银行股份有限公司湛江分行签订了《中国银行股份有限公司信用卡优客分期业务协议》，原告向中国银行股份有限公司湛江分行申请房屋装修贷款。原告确认被告乐尚装饰公司于2019年3月22日开始施工，但至今仍有少部分工程尚未完成。另，被告乐尚装饰公司系被告吴贵山投资成立的一人有限责任公司，于2017年9月30日注册成立。本院认为，本案属装饰装修合同纠纷。关于原告主张被告支付违约金的问题。合同约定工期为80个实际工作日，原告确认被告乐尚装饰公司于2019年3月22日开始施工，但至今尚有少部分工程尚未完成，显然被告没有在合同约定期限内完成装修工程，构成违约。但是，合同同时约定原告应在签订合同当日支付首期款50%，即应支付44930元给被告乐尚装饰公司，原告于2019年3月22日才支付完毕首期款，故原告也存在违约行为。可见，双方在合同履行过程中均存在违约行为，且合同约定若原告未能按期付款，所造成工期延误由原告负责，故原告主张被告乐尚装饰公司支付违约金的条件不成就。虽合同约定因被告乐尚装饰公司的原因逾期竣工的，每逾期一天，向原告支付违约金50元，但双方在合同履行过程中均存在违约行为，按照过错相抵原则，原告主张被告支付违约金的理由不成立。因此，原告主张违约金没有事实和法律依据，本院予以驳回。关于原告主张被告履行合同，交付约定赠送物品和升级橱柜的问题。合同约定被告乐尚装饰公司赠送原告价值1500元的美的净水器、价值3200元的美的厨房三件套、价值1299元的美菱冰箱一台、价值3000元的55寸电视一台、价值1880元的美的小一匹空调，并将原告现有橱柜升级为4.4米（价值标准为1880元/米）等。虽合同没有约定被告乐尚装饰公司履行该义务的具体期限，但被告乐尚装饰公司于2019年3月22日开始装修施工，原告也确认主要的装修工程已完成，现被告乐尚装饰公司已搬迁住所地，不知去向，显然存在主观恶意，故原告提出该主张合情合理，本院予以支持。另，被告乐尚装饰公司系被告吴贵山投资成立的一人有限责任公司，被告吴贵山未对其个人财产独立于被告乐尚装饰公司的财产进行举证，故被告吴贵山应对被告乐尚装饰公司的债务承担连带责任，原告的该主张有理有据，本院予以支持。综上，二被告经本院依法传唤，无正当理由不到庭参加诉讼，视为放弃对原告主张的抗辩权利。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零八条、第一百二十条、《中华人民共和国公司法》第六十三条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条的规定，缺席判决如下：一、限被告湛江市乐尚家源装饰工程有限公司于本判决发生法律效力后十日内向原告卓钟明交付价值1500元的美的净水器、价值3200元的美的厨房三件套、价值1299元的美菱冰箱一台、价值3000元的55寸电视一台、价值1880元的美的小一匹空调和完成4.4米的橱柜升级（价值标准为1880元/米）。二、被告吴贵山对被告湛江市乐尚家源装饰工程有限公司所负上述义务承担连带责任。三、驳回原告卓钟明的其他诉讼请求。本案受理费620.03元，由二被告共同负担。原告已预付受理费620.03元，本院不作退还，由二被告在上述履行期限内迳付原告。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于湛江市中级人民法院。审 判 长  谢法算人民陪审员  蔡一萍人民陪审员  李京奎二〇二〇年九月二十一日书 记 员  邓海梅附：相关法律条文《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。第一百二十条当事人双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国公司法》第六十三条一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。