山西省太原市中级人民法院民事判决书（2020）晋01民终5116号上诉人（原审被告）:太原化学工业集团房地产开发有限公司，住所地:太原市万柏林区长兴南街**。法定代表人:闫帅达,执行董事。委托诉讼代理人：朱燕春，山西华炬律师事务所律师。委托诉讼代理人：张勇青，山西华炬律师事务所实习律师。被上诉人（原审原告）:任光耀,男,汉族，1986年9月19日出生,住太原市。被上诉人（原审原告）:刘月仙,女,汉族,1986年8月14日出生,系任光耀的妻子，住太原市。委托诉讼代理人：任光耀,男,汉族，1986年9月19日出生,住太原市。上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司因与被上诉人任光耀、刘月仙房屋买卖合同纠纷一案，不服太原市万柏林区人民法院（2020）晋0109民初186号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭进行了审理。上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司的委托诉讼代理人朱燕春、张勇青，被上诉人任光耀、刘月仙的委托诉讼代理人任光耀到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司的上诉请求：一、依法撤销（2020)晋0109民初186号民事判决;二、依法改判驳回被上诉人的诉讼请求;三、依法判令本案诉讼费用全部由被上诉人承担。事实与理由：一审判决事实认定不完整,请求依法改判。一、一审判决认定上诉人未尽到通知义务属于认定事实错误,相应的2019年7月23日-9月13日《关于太化紫景天城一期住房调整交房时间的敬告函》顺延期限应予认定，一审中,上诉人提交了《商品房买卖合同会签单》,其中买受人任光耀联系电话“135XX******,”通讯地址“西矿街化纤所小区阎家沟千所小区”经被上诉人签字确认,上诉人投寄的快递单上显示该邮寄地址,快递跟踪打印单显示该件快递于8月26日09:16“妥投”“他人代收133化纤所快递柜”,同时，上诉人提供的置业顾问的通话记录显示8月28日主叫135XXXX****通话记录55秒,以上证据形成完整的证据链证明被上诉人提供“......千所小区”的通讯地址,且上诉人按照该地址邮寄,而邮政EMS系统在投递过程中自动确认该地址为“133化纤所小区”,且实际“妥投”,并有上诉人工作人员向被上诉人手机联系通话记录,基于该期间,上诉人与被上诉人之间并无其他需要联系的事宜,可以确认该联系电话是对收件的确认。以上一系列证据可以综合认定被上诉人实际收到了《关于太化紫景天城一期住房调整交房时间的敬告函》,相关期限应予以认定顺延期限。二、一审判决对2019年7月23日前因执行政府指令性文件造成无法施工的期间未予认定,属于认定事实不完整l、项目开工后至2019年7月23日期间确实发生了执行政府指令性文件导致无法施工的情形。项目自2017年4月5日开工至2020年1月1日交房期间,太原市环保局、太原市政府办公室、太原市城乡管理局、山西省住房和城乡建设厅、太原市改善省城环境质量领导小组办公室等单位发布的环保、“二青会”、停止施工、交通管制等通告,内容涉及建筑行业各施工环节,导致项目无法施工共计223天。一审中,上诉人提供了该系列政府文件及监理工作联系单、监理日志予以证明实际停工期限。2、虽然2019年7月23日前发生的停工情形未予通知,但均系政府部门广而告之、众所周知的情形,实际已经形成告知和知晓的效果,应认定为顺延期限以上情形中的雾霾天气环保通告,是太原市极为常见的管制情形,“二青会”是全国性重大活动,二者均是广大民众明确知晓且广泛遵守的情形,实为“众所周知”的无须证明的事实,应认定为相应顺延的交房期。三、一审判决未对消防报验工作因主管部门机构改革及新冠疫情不可抗力影响无法实施进行依法认定,判令上诉人承担该期间的违约责任,违背客观事实，根据山西省住房和城乡建设厅、山西省消防救援总队晋建办字(2019)140号文件,自2019年5月21日起,建设工程消防设计审查、消防验收、备案抽查工作由各级住房城乡建设部门负责组织开展;本项目消防工程于2019年12月建设完成,并经建设单位、设计单位、施工单位、监理单位联合自检验收合格,具备消防验收申请条件之后向主管部门提交消防验收资料,但因变更后的主管机构太原市住房城乡建设局组织机构尚未完善,窗口未予受理报验申请,至2020年1月25日,新冠疫情全面爆发,直至3月10日,新冠疫情突发公共卫生事件一级响应调整为三级,主管部门仍以机构改革为由不予受理,4月16日,太原市行政审批服务管理局官网公开消防验收审批职能，20日,公布申报清单,才明确主管部门及报验资料,但由于之前积攒的代办项目巨多,本项目消防报验于5月份才正式报请验收。以上受疫情和机构改革的双重影响,2019年12月-2020年5月份期间,消防验收无法推进的责任属于无法预见、无法避免、不可抗力的情形,应依法排除上诉人的违约责任。综上,一审判决对于顺延交房情形的认定不完整,请求二审法院依据客观事实,综合实际情况,作出完整、全面的认定。被上诉人任光耀、刘月仙辩称：1、我方确认的通信地址并不是闫家沟千所小区，而是西矿街化纤所小区，我方没有收到延期的告知书和通知书。上诉人邮寄时没有联系过我方。2、2019年7月23日的政府指令文件，双方2018年9月1日签订的《商品房买卖合同》，在签订合同之前，一审扣除了延期，但是这签订合同之前已经发生的，上诉人在合同中应该已经知晓的内容。3、上诉人延期没有履行到通知我的义务，交房期限不应当予以核减，关于上诉人所说疫情不可抗力的情况交房延期，我方是不予认可的。上诉人到现在未通过消防、人防等验收合格，不具备交付房屋的条件。任光耀、刘月仙向一审法院提出诉讼请求：1.请求判令被告支付二原告从2019年10月1日至2019年12月29日的延期交房违约金34199.2元；2.判令西中环南段129号6幢1单元11层1101号房屋未达到交付使用标准前的相关费用由被告自行承担；3.判令被告按照《商品房买卖合同》中第九条第二款的约定从2019年12月30日至西中环南段129号6幢1单元11层1101号房屋达到交付标准之日为止按照日万分之六承担违约责任；4.诉讼费由被告承担。事实和理由：2018年9月1日，二原告与被告签订了编号为GF-2000-0171号《商品房买卖合同》，二原告作为买受人，向被告购买位于太原市西中环路南段129号6幢1单元11层1101号的房屋（太化﹒紫景天城），二原告按照合同约定首付766637.68元，并于2018年11月2日办理完公积金贷款手续，被告于2018年11月12日收到该款并出具收据。原、被告在合同中约定于2019年9月30日之前交付房屋。交付房屋时被告应按照合同的约定取得该商品房交付使用批准文件。2019年9月30日被告未能按照合同约定如期交房，2019年12月23日被告给原告出具入住通知书，二原告按照约定领取交房号牌，但未见到任何商品住宅交付使用批准文件。2020年1月5日二原告给被告出具拒绝收房通知书，同时2020年1月6日太原市建设工程质量站出具情况说明，被告未经组织竣工验收擅自交付住户。综上，被告的行为构成违约，拒绝按照合同履行自己的义务，故二原告提起诉讼。一审法院认定事实如下：2018年9月1日，二原告作为买受人与作为出卖人的被告签订了《商品房买卖合同》（合同编号：201XXXXXXXX），约定，二原告购买被告开发位于太原市西中环路南段129号“太化﹒紫景天城”小区6幢1单元11层1101号房；该商品房层高3米，建筑层数地上32层；房屋总金额1266637.68元；买受人首付房款766637.68元，剩余公积金贷款；出卖人应当在2019年9月30日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将取得商品房住宅交付使用批准文件并符合本合同约定的商品房交付原告使用；因市政施工或者政府指令性文件，造成无法施工的，且出卖人在发生之日起30日内告知买受人的，除双方协商同意解除合同或者变更合同外，出卖人可以据实予以延期；出卖人逾期交房不超过90日，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之三的违约金，合同继续履行；逾期交房超过90日后，买受人有权解除合同，买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起60天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的1%向买受人支付违约金，买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之六的违约金。合同还对其他事项进行了约定。二原告依约向被告交付了首付款并办理了按揭贷款，被告向二原告出具了收到首付款及银行按揭款的收据。被告在施工建设过程中，受太原市污染天气影响，按照相关部门发布的通告，应监理单位要求，采取了停止土石方作业、砂浆现场搅拌、石材切割、渣土运输、喷涂粉刷及拉运沙石、渣土的车辆禁止通行的应急响应措施，造成施工进度延误。2019年8月，太化﹒紫景天城小区部分业主在小区门前拉起条幅，要求将楼房标准层公共部分改贴瓷砖，被告进行了变更设计、施工，将二原告所购的6号楼标准层公共部分改贴为瓷砖，工期自2019年9月13日至2019年10月15日。2019年12月23日，被告向二原告发出《入住通知书》，通知原告于2020年1月8日交房，二原告因不符合交房标准，于2020年1月5日向被告发出《拒绝收房通知书》，拒绝收房。2019年12月25日，被告及监理单位山西诚正建设监理咨询有限公司、设计单位太原市建筑设计研究院、勘察单位山西华晋岩土工程勘察有限公司、施工单位山西太行建设开发有限公司出具了竣工验收证明书。被告至今未取得原告所购楼房的消防验收合格证明。一审法院认为，原、被告签订的《商品房买卖合同》系双方真实意思表示，不违反法律强制性规定，合同有效，双方均应按照合同约定履行自己的义务。《商品房买卖合同》中约定，被告应于2019年9月30日前向二原告交付房屋，二原告主张被告通知原告2020年1月8日收房不符合交房标准，属于违法交房，被告不予认可，向本院提交了太原市环保局等相关部门发布的通告等文件、监理工作联系单及监理日志及2019年8月23日被告向原告发出的《关于太化﹒紫景天城一期住房调整交房时间的敬告函》，以证明被告未逾期交房。对于被告是否延期交房的问题，按照合同约定，被告应在无法施工的情形发生之日起30日内告知买受人即二原告，被告于2019年8月23日向二原告发出的《关于太化﹒紫景天城一期住房调整交房时间的敬告函》，但该敬告函邮寄地址错误，二原告并未收到，被告未尽到通知义务，故被告交付房屋的期限不应以该敬告函所列事项予以扣除；2019年8月，太化﹒紫景天城小区部分业主在小区门前拉起条幅，要求将楼房标准层公共部分改贴瓷砖，被告进行了变更设计、施工，将原告所购的6号楼标准层公共部分改贴为瓷砖，工期自2019年9月13日至2019年10月15日，因施工的整体性，被告将楼房标准层全部改贴瓷砖，原告因此获利受益，应视为小区全体业主与被告对交房条件的变更，交房期限应予顺延，被告可延期交房33天，被告应在2019年11月3日前向原告交房。《中华人民共和国消防法》第十三条规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收……依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，禁止投入使用。原告购买的房屋所在楼栋建筑层数为地上32层，层高3米，属于我国规定的一类高层民用建筑，应当进行消防验收，现被告尚未取得消防验收合格证明，不符合双方《商品房买卖合同》中约定的交房条件，被告不能向原告交付符合合同约定的房屋，构成违约，应向原告支付违约金。被告辩解违约金应当以原告已经交付的首付款为基数进行计算，而被告实际收到了全部购房款，向原告出具了全部购房款的收据，故对被告的该辩解意见本院不予采纳。被告辩解合同约定的违约金过高，本院酌定以原告缴纳的全部购房款为基数，按照日万分之一点五计算自2019年11月4日至被告取得消防验收合格证明时的违约金。二原告请求所购房屋未达到交付使用标准前的相关费用由被告自行承担，因使用房屋中相关费用的承担问题不是房屋买卖合同该纠纷，故本院对原告的该请求不予处理。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款、第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条第二款、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：一、被告太原化学工业集团房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内，支付原告任光耀、刘月仙自2019年11月4日至2020年7月15日的违约金48448.89元。二、被告太原化学工业集团房地产开发有限公司在取得消防验收证明后十日内，向原告支付2020年7月16日至取得消防验收合格证明之日的违约金（以1266637.68元为基数，按日万分之一点五计算）。三、驳回原告任光耀、刘月仙的其它诉讼请求。本院二审查明的事实与一审基本相同。本院认为，2018年9月1日，上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司作为出卖人与被上诉人任光耀、刘月仙作为买受人签订了《商品房买卖合同》，双方签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方均应按照合同约定履行自己的义务，被上诉人任光耀、刘月仙依约支付了全部房款。根据双方签订的《商品房买卖合同》约定，上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司应于2019年9月30日前向被上诉人交付房屋，但上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司未能按照合同约定按期交付房屋，确因客观原因影响施工交房期限应当顺延，原审对交房期限也予以了顺延，上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司至今未取得楼房的消防验收合格证明，不能向被上诉人任光耀、刘月仙交付符合合同约定的房屋，构成违约，应当支付违约金。2019年8月23日，上诉人向被上诉人邮寄了《关于太化﹒紫景天城一期住房调整交房时间的敬告函》，邮寄地址为太原市西矿街阎家沟千所小区，被上诉人未签收，系他人收，被上诉人提供的通讯地址为太原市西矿街阎家沟化纤所小区，上诉人的邮寄地址错误，现上诉人不能提供有效的证据证明其尽到了合同约定的通知义务，故原审判决并无不当。综上所述，上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司的上诉理由不能成立，应予驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费654元，由上诉人太原化学工业集团房地产开发有限公司负担。本判决为终审判决。审判长 任 峥审判员 赵耀功审判员 段雪丽 二〇二〇年九月二十八日书记员 王 娜